Etapa B - realizace výběrového řízení

a)	Revize relevance uvedených referenčních zakázek v rámci kontroly splnění kvalifikačních kritérií. Výstup: písemné vyjádření ČVUT UCEEB. Termín: 8 dnů od předložení žádosti o účast. SMA: 2, TMA: 2
b)	Posouzení splnění kritérií u 1. předběžných nabídek – fáze 6 (5 nabídek). Výstup: posudek ČVUT UCEEB (podklad pro zadavatele). Termín: 18 dnů od dodání podkladů. SMA: 20, TMA: 20
c)	Účast na jednání s účastníky (1x) výběrového řízení směřující k vylepšení předběžných nabídek v roli externího konzultanta, upřesnění zadání pro 2. předběžné nabídky (zejm. kvalitativní kritéria),. Výstup: podklad s upřesňujícími požadavky na účastníky pro zadavatele. Termín: 5 dnů od posouzení splnění kritérií u prvních předběžných nabídek. SMA: 20, TMA: 20
d)	Posouzení splnění požadavků u 2. předběžných nabídek – fáze 9 (5 nabídek). Výstup: posudek ČVUT UCEEB (podklad pro zadavatele; elektronicky). Termín: 25 dnů od dodání podkladů (elektronicky). SMA: 10, TMA: 10
e)	Posouzení finálních nabídek – fáze 12: kvantitativní kritéria budou ze strany ČVUT UCEEB přezkoušena (přezkušovací řízení, 3 nabídky), pro kvalitativní kritéria v oblasti energetiky a architektonicko-stavebního řešení bude vypracováno posouzení. Výstup: zpráva z přezkušovacího řízení, posouzení splnění kvantitativních kritérií. Termín: 30 dnů od dodání podkladů. SMA: 10, TMA: 36
f)	Účast odborníka na energetiku v hodnoticí komisi pro hodnocení finálních nabídek ve fázi 12 (1 jednání v JMK). TMA: 12
g)	Účast odborníka na architektonicko-stavební část v hodnoticí komisi pro hodnocení finálních nabídek ve fázi 12 (2 jednání v JMK). SMA: 1
