Projekt ostrovní vending machine pro prodej chlazených nápojů je předběžně rozdělen do třech fází vývoje v logické posloupnosti, a to studie, realizace prototypu, produkce. Předmětem této nabídky v první fázi je tedy studie projektu.

Cílem studie je sběr dat a veškerých okrajových podmínek s požadavky investora, specifikovat zadání pro následný vývoj prototypu ostrovního vending machine a vytvořit základní studii s vizualizacemi a předběžnými rozměry a výkony. Výstupem studie bude hmotová studie s navrženými materiály, kde budou stanoveny základní rozměry zamýšleného přístřešku pro vending machine i v závislosti na počtu fotovoltaických panelů, velikost bateriového úložiště, možné možnosti a kapacity vending machine. Tyto prvky budou popsány textově s uvedením případných příkladů řešení. Bude specifikováno místo pro osazení prototypu. Předpokládán je rozměr přístřešku půdorysně cca 2,0 x 3,5 m. 

V další fázi projektu v přímé návaznosti na studii se předpokládá předložení nabídky ze strany UCEEB ČVUT Praha na realizaci jednoho kusu prototypu. Součástí realizace projektu bude tvorba projektové dokumentace a legalizace umístění ve smyslu projednání územního souhlasu s umístěním. Bude vytvořena projektová dokumentace pro realizaci prototypu včetně přesného návrhu počtu a rozměru panelů, velikosti bateriového úložiště, maximálního přípustného příkonu vending machine. Již ve fázi realizace prototypu budou přizváni jako subdodavatelé konkrétní výrobci, kteří v navazující třetí fázi budou schopni výroby většího počtu kusů na základě dokumentace a získané zkušenosti při vývoji prototypu. Hrubý odhad nákladů pro fázi prototypu je: Projektová dokumentace a inženýring 40 tis. Kč, realizace podpůrné konstrukce – ocelového skeletu s částečným opláštěním 130 tis., návrh, realizace a vývoj technologie prototypu – fotovoltaické panely a bateriové úložiště – 150 tis., doprava, montáž a manipulace 20 tis., koordinace a jednání 20 tis. Pokud bude vending machine součásti naší dodávky prototypu, odhaduji dle poptávky náklad k 