Čerpání prostředků: Jemně se nedočerpává, ale v predikci není vidět DPČ, nicméně je to potřeba doladit (převést z NCE, které se přečerpává). Ostatní přímé se pravděpodobně utratí (komponenty), případně se převede do mezd. Ale cíl je spíš dodržet rozpočet.
Plnění výsledků: 
Laboratorní zásobník postaven a vylepšuje se a zkouší, jde to dle harmonogramu, oficiální deadline je konec projektu, bude se reportovat letos; 
Terénní zásobník dohodnuté umístění v Josefu včetně technických a datových podmínek, hotový basic design, bude se stavět. Ještě se nebude reportovat jako hotový.
Horninový zásobník - dohodnutá koncepce, realizovat se bude příští.
Dávají se podklady na Analýzu.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Kamil ověří, jak je to s aktualitou, ale stále platí úkol domluvit PR s Terkou a partnery. Články - Šťástka měl zájem, Kamil domluví.
Rizika: viz tabulka, v pořádku
Ostatní: (přesah projektu do jiných) Šťástka chce zapojit Špaldu do nějakýho něčeho asi přes DPČ. Jinak to zatím na nic dalšího nevypadá.
Účastníci (partneři):  fungujou
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou
            