Shrnutí(MR online)

finance&reporting 
- aktuální čerpání (CVUT k dočerpání do konce projektu 178 016 EUR, nutné hlídat průběžně čerpání do výše 85% - více nelze)
- nutnost zdůvodňovat jakékoliv odchylky v PM rates, PM usage, Travel Costs, Other costs a zdůvodňovat specifické položky ve spojení s konkrétními tasks (Part B, Technical Report)
- platba za RP2 proběhne po finálním schválení EU (léto 2025)
- další reporting: deadline 30. 11. 2025 (M37-M47) - RP3 je delší jak 18 měsíců (reportujeme výdaje kumulativně)
- poslední reporting za období: 1/1/2025 - 31/12/2026 (finální platba obvykle 6 měsíců po skončení projektu)
- doporučení k internímu monitoringu projektu 1x za 6 měsíců 

project current status&impact
- nad očekávání callu
- shrnuty energetické úspory na již aktuálně běžících demech
- ARV final conference&consortium meeting - podzim 2026: ČR (Prg+Karviná)!

risk management 
- rizika pod kontrolou (př. zpoždění v instalaci demo kvůli povolovacím procesům v Norsku, Itáli apod.)
