Čerpání prostředků: mzdově se přečerpává na VO0, ostatní VO spíš nedočerpávají, byl zmatek ve verzích, Michal pošle finální verzi 2.7, Zuzka zadá; Michal bude přesunut za 220 tis. na RESPED a 111 tis. GlocalFlex a Janu Sv. 24 tis na Monuped. Ostatní přímé vycházejí, postupně se tam čerpá jedna velká faktura (která tam je už zadaná i v celku), je potřeba pohlídat, jestli je správně začištěno.
Plnění výsledků: TAČR vyhlásil možnost dofinancovat 15 mil na projekt na vytvoření Spinoff, zvažuje se, ale spíš ne.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): doufá se v komercializaci (14 licencí na krajské úrovni, TAČR, CzechInvest, všichni! :-)); PR se dělá průběžně, jinak je ještě trochu brzy; články by měli být - z jiné instituce, ale měli bychom tam mít přicmrndávky.
Rizika: viz tabulka
Ostatní: (přesah projektu do jiných) plánovaný přesah na všechny týmy, ale ještě tam nejsme; SLužby infrastruktury - bereme z nich zkušenosti, na mezinárodní je ještě brzo
Účastníci (partneři): good enough
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano
            