Čerpání prostředků: lehce nad, ale vzhledem k plovoucímu rozpočtu je to v pořádku (Pozn.MR: projekt končí v r.2028 s čerpáním do konce března 2028 s tím, že do konce června 2028 čerpání neprobíhá, jen příprava finálního reportu)
Plnění výsledků: úprava Joint Report za SEM 1 - hotovo; Regional Market Analysis DRAFT - splněno, nyní kompletace analýzy - v procesu; Interregional Meetings - chybí. Doplní MR. 
MR: Aktuálně nešlo splnit termín uzávěrky daný řešitelským týmem na interní uzávěrku/kontrolu vloženého do systému, jelikož podklady z účtárny byly k dispozici až 7/4/2025. Požadavek na Kubu, zda by šlo podklady dodávat včas, aby projektové mohlo následně splnit tyto časové limity. 

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)

Rizika: nejsou. Aktuálně je potřeba nastavit role v PŘ v rámci rozdělení práce mezi řešiteli a OGP.

Ostatní: (přesah projektu do jiných) V rámci interních revizí zůstávají přístupová práva/práva k editaci výsledků projektu na OGP; report za SEM2 - veškeré podklady nahrány na SharePoint pod projekt - ověření přístupů řešitelského týmu. V případě, že řešitelský tým složku nevidí tak MR, na základě požadavku, nastaví. Štěpánka si již složku upraví dle svého. EZOP - MR: nastaveny za admin Štěpánka a Markéta s právem editace. Report za SEM2 připraven - bude podán přes Portál 11/4/25 (po odsouhlasení Štěpánky a Michala) + dokumenty budou odeslány na CRR poštou do termínu uzávěrky (15/4/25). Dokumenty budou následně předány do šanonu, v rámci povinné archivace.

Účastníci revize za UCEEB: Michal Tobiáš, Štěpánka Holečková, Markéta Růtová, Kuba Dytrich
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano
            