Tvorba Metodiky	01.11.2018	31.07.2019
Zpracování návrhu metodiky	01.01.2019	31.07.2019
M2 - Vytvořený návrh metodiky pro pilotní ověření		31.07.2019
Evaluace postupu a zpětná klíčová vazba klíčových zainteresovaných stran	01.12.2019	31.01.2020
Interní oponentura s aplikačním garantem	01.02.2020	28.02.2020
optimalizace metodiky	01.02.2020	30.06.2020
Pilotní ověření a optimalizac metodiky	01.08.2019	30.09.2020
Metodiky plánování veřejných prostranství v digitálním věku - certifikace	01.07.2020	30.09.2020
M3 - Dokončení ověření a certifikace metodiky		30.09.2020
Odborné akademické články	01.11.2018	31.12.2020
Odborná koordinace a komunikacer s obcemi	01.04.2018	31.03.2021
Publikační činnost a diseminace	01.11.2018	31.03.2021
Osvětové články a konference pro minicipality a odbornou veřejnost	01.01.2019	31.03.2021
Diseminační workshopy pro zástupce municipalit a školení firem	01.07.2020	31.03.2021
M4 - Ukončení projektové diseminační fáze a ukončení projektu		31.03.2021
