Čerpání prostředků: obrovské nedočerpání VO2 a VO5 - vědí, ale nyní se nedá nic dělat. Projekt se bude asi prodlužovat (te´d se začíná jednat s project officerem - musí se podle toho upravit rozpočet - roztáhnout o 6 měsíců déle - Zdeno bude informovat Káju, popřípadě ji do procesu zapojí)
Plnění výsledků: UCEEB se snaží plnit výsledky jak jen to jde. změnila se místa demonstrací a jejich rozměry (radikálně se zmenšily), zároveň je problém s převozem použitých baterií přes hranice (nutná výjimka MŽP). Tonda Lupíšek byl v nějaké komisi projektu (reviews atd.) a chtěl se toho zbavit - Kája popožene, aby to udělal. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněn dotazník, pro nás asi nic moc. 
Rizika: aktualizována
Ostatní: (přesah projektu do jiných) nejsou
Účastníci (partneři):  jsme na nich závislí, ale nedá se víc dělat. 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky k projektu s konsorciem
            