Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají dostatečně, přesouvají se do další etapy, ale Dana Adamovský přislíbil lehce nevýšit čerpání . Materiálové čerpání - doplnění PC vybavení dle požadavků J Dostála, nákup služeb L. Dobiášová bude informovat J. Dostála, aby poptal požadované služby v hodnotě 50 000,- Kč 
Plnění výsledků: výsledky budou splněny dle harmonogramu. S firmo Energocentrum pobíhá spolupráce bezproblému
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - smlouva není zatím uzavřena, ale počítá se s obdobou jaká byla v minoulém OP PIK s Enerogcentrem
Rizika: Vojta Mazanec si zranil ruku, jedná se o klíčového pracovníka, měl by se v brzku vrátit do pracovního nasazení
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  Lucie Dobiášová, D. Adamovský, K. Mrkvičková
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) s Enerocentrem i v rámci UCEEB fungují
            