Projekt se neprodlužuje, končí na konci září.

Čerpání prostředků: 
VO1 je domluvená
VO2 je ok
VO3 je ok
VO4 je přečerpaných 60 tis. a je to tak domluvené. 
Celkově – čerpání ok.

Kuba poprosí o aktualizaci směnného kurzu v projektovém řízení na poslední etapy.


Cesta na finální meeting bude z jiných zdrojů.
Může se stát, že bude potřeba jedna služební cesta do Španělska.

Plnění výsledků: 
- post-monitoring nestihnul proběhnout – bude se řešit na steering commitee, bude se dokládat pomocí simulací.

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
– jednotky zkusíme nabídnout jako produkt RECUAIR

Rizika: 
- riziko, že monitoring nebude dostatečný pro výsledky

Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            