INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(386, 220, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: hodně se nedočerpává, ale Robert má pod kontrolou\r\nPlnění výsledků: všechny výsledky odsunuty na konec řešení projektu, byla i kontrola v místě realizace projektu a vše ok, \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pravděpodobně jim půjde prodat infrakamera (to, co je zatím), \r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) my to chceme využívat i dál - Vítek by rád využil svítidlo nebo krabičku na strop jako detektor pádu v pečovatelské oblasti, v rámci TAKu by se hodila další firma, která má něco v každý místnosti uprostřed; nebo i počítání lidí v místnosti. Celkově je to drahé, rádi bychom snížili cenu a masově rozšířili\r\nÚčastníci (partneři):  spolupracují dobře, dělají to, co mají, jen je jemné zdržení, ale ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(387, 220, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: hodně se nedočerpává, ale Robert má pod kontrolou\nPlnění výsledků: všechny výsledky odsunuty na konec řešení projektu, byla i kontrola v místě realizace projektu a vše ok, \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pravděpodobně jim půjde prodat infrakamera (to, co je zatím), \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) my to chceme využívat i dál - Vítek by rád využil svítidlo nebo krabičku na strop jako detektor pádu v pečovatelské oblasti, v rámci TAKu by se hodila další firma, která má něco v každý místnosti uprostřed; nebo i počítání lidí v místnosti. Celkově je to drahé, rádi bychom snížili cenu a masově rozšířili\nÚčastníci (partneři):  spolupracují dobře, dělají to, co mají, jen je jemné zdržení, ale ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(388, 256, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: drobné nedočerpání, Robert to označuje za vzorový projekt v čerpání \nPlnění výsledků: jeden z prototypů hotový, na druhém se pracuje (je třeba jen sepsat)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): máme z toho 2 prototypy, chtěli by senzory používat, ale teď jsou malinko v existenční krizi\nRizika: viz přehled\nOstatní: (přesah projektu do jiných) jednáme s firmou o pokračování v TAK, teď jsou nejistí kvůli tomu, že dostanou menší míru podpory\nÚčastníci (partneři):  přešli do středního podniku, trochu to zkomplikovalo situaci a snad formálně pořešeno\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(389, 80, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: obrovské nedočerpání VO2 a VO5 - vědí, ale nyní se nedá nic dělat. Projekt se bude asi prodlužovat (te´d se začíná jednat s project officerem - musí se podle toho upravit rozpočet - roztáhnout o 6 měsíců déle - Zdeno bude informovat Káju, popřípadě ji do procesu zapojí)\nPlnění výsledků: UCEEB se snaží plnit výsledky jak jen to jde. změnila se místa demonstrací a jejich rozměry (radikálně se zmenšily), zároveň je problém s převozem použitých baterií přes hranice (nutná výjimka MŽP). Tonda Lupíšek byl v nějaké komisi projektu (reviews atd.) a chtěl se toho zbavit - Kája popožene, aby to udělal. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněn dotazník, pro nás asi nic moc. \nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nejsou\nÚčastníci (partneři):  jsme na nich závislí, ale nedá se víc dělat. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky k projektu s konsorciem\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(390, 128, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: dle plánu,bez problémů, rezerva čerpání je jeden plat\nPlnění výsledků: pouze přispíváme fakultě do zpráv, my zodpovědní nejsme za nic. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - formulář vyplněn\nRizika: nevyplňujeme, nemáme za projekt zodpovědnost vůbec žádnou :) \n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(391, 62, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: VO5 nečerpá jak má, musí nutně nazdrojovat lidi, aby se dočerpalo!, ostatní náklady - zbývá 95 000, musí se vyčerpat co nejrychleji - měla by se připravit tabulka na rozdělení ostatních přímých nákladů jako každý rok. \r\nPlnění výsledků: budou splněny, některé se dolaďují, VO2 software potřebuje dodělat rozhraní, studie je v přípravě - chybí grafická stránka\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - už je uzavřená licenční smlouva (věci z omic), SW VO2 bude volně dostupný, TUl si řeší samo\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - cokoli s PV forecast, a energetikou budov\r\nÚčastníci (partneři):  vše ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - an\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(393, 51, '2022-10-10', 'Čerpání prostředků: mzdy - bude navýšen Robert J. a přidán Antonín L., aby se dočerpalo (udělá JD). OPN - zbyde cca 10 tis, případný zbytek vyčerpáme ve mzdách. \nPlnění výsledků: seminář v přípravě, je zabookovaná místnost, připravuje se program\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - NR\nRizika: proběhla valná hromada, žádný projekt nevykázal zvýšené riziko nedokončení projektů. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-10 00:00:00'),
(394, 75, '2022-10-13', 'Čerpání prostředků: Dočerpá se.\r\nPlnění výsledků: Projekt prodloužen. Poloprovoz, pracuje se na něm.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): za současných podmínek není uplatnitelný, Elpramo nemá v tuto chvíli zájem na výsledku jko takovém, zkouší se to na jejich budovách, spíš by nám dlouhodobě mohli dávat data apod.\r\nRizika: vykázat správně všechny dokumenty\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) navazuje na všechny Vojtovy projekty - FlexiCoMix, GLocalFlex atd.\r\nÚčastníci (partneři): cajk, dávájí nám k dispozici jejich budovy na zkoušení\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n(zápis psán dodatečně, výpadek systému)            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-21 00:00:00'),
(395, 250, '2022-10-17', 'Čerpání prostředků: za VO2 ok, ale možná problém na straně Roberta W. za VO5 (Kuba D.? dořeší); vše vzít do materiálu, novou kontejnerovou jednotku\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek hotový, poloprovozy se řeší na konci projektu, prototyp jsou hotové, zpráva o poloprovozu, prototyp jen za námi, aby to bylo jen za námi (min. licenční náklady); poloprovoz licenci nastavit (KARBOX, dělají opláštění, baterky KARBOX - vše mimo nás; my děláme externí čerpadlo, logiku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licenční smlouva po konci projektu se bude řešit, snažit se do prototypu minimum...pro nás asi bude 50 %, i u prototypu kontejneru; prototyp Magdy udělat a pak se odrazit 50% + 50%.\r\nRizika: další schůzka 31/10, schůzky probíhají, jiná nejsou \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, T. Matuška, B. Šourek, N. Pokorný, Š. Holečková \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 6.10.2022 byla schůzka s partnery, bude se vykazovat do 30.11.2022\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-17 00:00:00'),
(396, 89, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: Dočerpá se.\nPlnění výsledků: Budeme prodlužovat hodnocení kvůli článkům. Obsahově v zásadě plníme.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Lepší pochopení transportu vlhkosti (plísní) ve dřevě. Teoreticky vazba na Moistureguard, ale nějak se k tomu nemají. Umí dobře modelovat šíření vody ve dřevě, hledá se možnost aplikace. Historické krovy. Dlouhodobé působení vlhkosti. Úpravy staveb – pro projektanty. \nRizika: nepřijetí článků\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Bude se navazovat dalším GAČRem – bude se podávat (začátek teoreticky 2024). \nÚčastníci (partneři):  V pořádku, komunikace leží hlavně na FSV.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(397, 188, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: Potřeba pohlídat dočerpání, v tuhle chvíli se nedočerpává (Vítek měl špatný výpočet), je třeba víc nazdrojovat a taky vyplatit odměny. Dan s Vítkem se musí domluvit taky s FBMI co se týče kofinancování. \nPlnění výsledků: V zásadě se plní,na nás leží Prototyp, který je právě ve výrobě a do konce projektu se bude zkoušet, software je ve vývoji, ale zatím se stíhá\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Rozhodně ano, ideálně v dalším projektu projít zdravotnickou certifikací. Vlastnictví je rozděleno od začátku projektu, je třeba pohlídat, aby se řádně dodrželo ve smlouvách o implementaci. Očekává se licenční smlouva a zisk.\nRizika: Nedočerpání, potřeba dobrého ekonomického využití know how\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ano, ideálně pokud nějaký umožní certifikaci\nÚčastníci (partneři): cajk\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(398, 53, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: Přečerpává se kvůli mzdám Petra Hájka, ale je to vědomé. Aby se vyčerpali peníze z ostatních přímých, plánují se konference, pokud se nezadaří, hold se bude vracet, další pokusy o úpravu rozpočtu se nezdařily (MŠMT, co naděláš)\nPlnění výsledků: ano, vše bude \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): především navázání kontaktů, publikace hojně citované\nRizika: nedočerpání\nOstatní: (přesah projektu do jiných)budou následné projekty\nÚčastníci (partneři): nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(399, 333, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: nastaveno\nPlnění výsledků: zatím se začíná, navazuje se na předchozí a souběžné projekty, výsledky pracují s dlouhodobými daty, píšou se první články\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): jedná se o základní výzkum, informace mohou pomoci ve všech projektech zelených střech, zazeleňování a všobecně skladbě substrátů apod.\nRizika: viz tabulka (jemné zpoždění kvůli pozdnímu začátku projektu a taky osekání rozpočtu, ale snížil se adekvátně rozsah, také nárůst cen materiálů)\nOstatní: (přesah projektu do jiných) ano\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(400, 226, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: silně nedočerpává, možno převést pouze cca 40 000 mezi linkami; FÚUP cca 75 000; 630 000 nedočerpáno ve mzdových, možno navýšit mzdy u stávajících pracovníků?; nutno probrat s Martinem Volfem; možnost převodu peněz na fakultu? nutno navýšit čerpání; bude řešit Martin V. + Petr H. ve čtvrtek\r\nPlnění výsledků: 1 publikace - Slovinci, Tomáš 2 v přípravě - bylo odesláno, bude potvrzení o přijetí článku; Tomáš Vl.zašle podklady Kristině\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): viz výsledky\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): -\r\nÚčastníci (partneři):  ok, smlouva není\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc, jinak elektronická komunikace\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-18 00:00:00'),
(401, 87, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: dle tajemníka lze v řádu 2 dnů očekávat problém (přesuny GAČR) - vtip\r\nPlnění výsledků: prý ok, ale... 1  článek (0,5) - je podáno, under review, nestihne se do konce roku; Terka - zkusí podat ještě náhradní?\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): viz publikace\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok; dostali dotaci později - zdržení v aktivitách - budou realizovat i po skončení našeho projektu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): bez odpovědi\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-18 00:00:00'),
(402, 176, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: navýšit čerpání\r\nPlnění výsledků: ok, zpracovávají se formuláře k fčnímu vzorku a ověř.technologii\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):ne\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): ok  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc, většinou distančně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-18 00:00:00'),
(404, 91, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: problém s přečerpáním projektu, převede se mezi osobními, pronájem se utne, a peníze by měly vyjít dobře, subdodávky NanoFarma - faktura k tomu vystavena? je na to smlouva - 80.000,- předání do konce září, H. Vanžura pořeší s p. Amlerem\r\nPlnění výsledků: bude užitný vzor nakonec; vyšší hodnota; funkční vzor bude a užitný vzor bude přihlášený. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím se neví; mohla uvidíme na konci projektu - \r\nRizika: musí se dořešit licence, dávat články, podělit se o výsledek, projekt končí, co se bude dít s výsledky, pak event. 50:50 rozdělení duševního vlastnictví - firmy u UCEEBu, smlouva např. s ProNanoTech s.r.o. (licenční smlouva)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): pak další spolupráce NANOPACH...možná nebude užitný vzor,\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(405, 248, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: řeší se audit, oba partneři se podělí o náklady na audit, min. audit 50.000,- s BDO, objednat rovnou Martina Špičková audit; p. Závodská letos, rozpočet-stejný projekt, i její část; audit na PRoNanoTech je volba p. Závodskou, jen experimentální vývoj\r\nPlnění výsledků: do konce dubna 2023 se musí podat užitný vzor\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): licenční smlouvu; \r\nRizika: kofinancování projektů VO6!\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):   J. Rulc, J. Vanžura, J. Dytrich, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy: probíhá \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(406, 273, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: subdodávky se nečerpají, přesun mezi subdodávkami a mzdovými - do jaké výše? Pravidla? Žádost o změnu  by se musela podat!!!Pozor - 10. listopadu změny - hlásit! FÚP je 5 %. v TRENDU! ověřit, jestli lze navýšit režie; převod do režií, zda lze přesunout prostředky, \nPlnění výsledků: schůzka konsorcia, zda ano, ale pokud se posune termín. v etapě nic není, je ta věc...\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): funguje,dělá na tom Ana Novotná, Bruno Sopko, výsledky zajímavé; potenciál podat 3x užitné vzory, \nRizika: Poloprovoz - někdo vybral špatný typ výsledku, požádat o změnu výsledku, dle popisu, březen revize, stihnout podat, aby se to stihlo, 3 publikace; dle plánu se povedlo eliminovat\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(407, 275, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: problém s dodávkami materiálu, spec. membrány, my nedokážeme udělat, supluje výpadek partner, VŠCHT dle plánu, SINTEF zpoždění; nedočerpává se - je to KAPPA 1; 2 mil. na ostatních příjmech-výdaje sem se přesunout z ODOROLOGIE, NANOPACH\nPlnění výsledků: zatím není relevantní - rok 2024\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: kofinanc\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(408, 65, '2022-10-21', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se ve mzdách (původně se převádělo z materiálu do mezd), ale materiál se přečerpal - bude se saturovat materiál VO1 a VO4 a mzdy VO1 - Karolina upravi rozpočet tak, aby se dal srovnat plánovaný rozpočet a ten v projektovém řízení. \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: rozpočet - musíme dořešit do konce října. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-21 00:00:00'),
(409, 277, '2022-10-24', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, 450 tis. není dočerpáno-převézt do příštího roku, změna tarifu? část práce do příštího roku, alokaci hodin domluvit na TAČR, víc lidí, více pozic-návrh poslat na změnu hodin u tazatelů nebo zástup Wojtka o dalšího řešitele týmu (pokud navýšené FT); \r\nPlnění výsledků: obsahově běží dobře, pravidelné schůzky se zástupci resorty, publicita běží - workshopy proběhly v říjnu 2022\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedočerpání projektu, ad-hoc úkoly od poskytovatele nad rámec projektu\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, R. Wawerka, T. Vácha, M. Rutová, Š. Holečková \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají, kontrola každého WP\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-24 00:00:00'),
(410, 110, '2022-10-24', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, partner nechce radši změnu, ale pokusíme se ho přesvědčit, že nám to povolí. Přesun asi 300 000 na mzdách do 2023 (40%).\nPlnění výsledků: 3 konferenční příspěvky hotovy, jemné zpoždění s publikacemi (chybí 2 impakty), ale pracuje se na nich, na konci roku se oba odešlou na recenzní řízení. Není to tak úplně v našich rukách, publikuje UTAM a Mendelu, my děláme černou práci :-)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): souvisí s větším využitím dřeva ve stavebnictví\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných): do aplikovaného projektu to zatím nevypadá, spíše jsme jenom v ZV, může nám pomoci v technických normách.\nÚčastníci (partneři): cajk \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-24 00:00:00'),
(411, 2, '2022-11-01', 'Čerpání prostředků: nedočerpá se mzdy\nPlnění výsledků: metodika je právě cerfikována, impaktovaný článek-čekáme, byl schválen 7.10.2022 a čekáme na vydání-musíme zadat do 31.12.2022\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-11-01 00:00:00'),
(412, 317, '2022-11-01', 'Čerpání prostředků: nedočerpávají se mzdy, M. Volf to přeúčtuje z ARVu, projekt se bude prodlužovat, čerpání by mělo být v pořádku  \r\nPlnění výsledků: případové studie, prezentované na workshopu, budou 2 do konce roku, \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): metodika-bude komercializovaná, vznikne postup, jak využít životní cyklus v ČR-metodika pro obecní poznání, předáme řídícímu orgánu; výsledky budou do konce projektu\r\nRizika: riziko, že nebude prodloužen projekt - na základě pouze neformální žádosti\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):není\r\nÚčastníci (partneři):  B. Vlasatá, J. Dytrich, Š. Holečková, M. Volf\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-11-01 00:00:00'),
(413, 230, '2022-11-01', 'Čerpání prostředků: nečerpá se!\r\nPlnění výsledků: bude odloženo dodání Toolboxu, zjistit od koordinátora, zda je to v pořádku ohledně ERA-NET\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude vyvinut toolbox a bude řešena komercializace, domluvit se na ochraně duševního vlastnictví - komercionalizace domluvit?\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  N. Skandalos, J. Dytrich, Š. Holečková, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-11-01 00:00:00'),
(414, 161, '2022-11-16', 'Čerpání prostředků: o nedočerpání se ví, na diskusi s tajemníkem\r\nPlnění výsledků: 1 článek, účast na konferenci partneři; pracuje se na zprávě\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): za UCEEB nic\r\nRizika: čerpání\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): byla Voda ve městě, jinak nic\r\nÚčastníci (partneři): ok, naš zapojení malé\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-11-16 00:00:00'),
(415, 269, '2023-02-13', 'Čerpání prostředků: od 1. 1. 2023 zdrojován pouze Tonda Lupíšek. Do revize v březnu 2023 upřesnit ostatní členy týmu dle návrhu a předpokládané čerpání. Dojde ke změně hlavního řešitele a k přesunu mzdových prostředků do ostatních přímých nákladů. Až po schválení změny stran GA ČR.  \nPlnění výsledků: zasílat průběžně Markétě; Tonda zpracuje publikační plán\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: změna hlavního řešitele\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Tonda Lupíšek, Wojciech, Tomáš Vácha, Martina Špičková, \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ad hoc dle potřeby; zápisy atd viz Teams v projektu složka \"CZ\"\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-02-13 00:00:00'),
(416, 199, '2023-03-14', 'Čerpání prostředků: ok\nPlnění výsledků: zbývá poloprovoz -  bude,podklady (formuláře) zaslány \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - know-how firmy, my testujeme; licence - připomenout se tajemníkovi v květnu; publikace nebudou\nRizika: vše dle plánu, nic snad nehrozí\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  ok. s další spoluprácí se zatím asi nepočítá, uvidíme\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou v kontaktu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-03-16 00:00:00'),
(417, 177, '2023-03-14', 'Čerpání prostředků: něco zbyde na mzdách, cca 23 000\nPlnění výsledků: zbývá prototyp a poloprovoz (bude po velikonocích), podklady/formuláře zaslány; \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace- problém s dedikací na projekt; bude ještě článek ve sborníku, ale to už bude projekt v implementaci; licenční smlouva - začneme řešit koncem května, nutno dohodnout s Dekmetalem\nRizika: vše běží, jediným rizikem, že to nemusí fungovat\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-03-16 00:00:00'),
(418, 181, '2023-03-14', 'Čerpání prostředků: ok, na materiálu 48 000 - vyřešit do konce března; celkem zbyde cca 30 000\nPlnění výsledků: ok, zbývá poloprovoz - prý běží; k sw nutno ještě vyplnit košilku (podklad pro V3S); vše jde spíše za Feramatem, Nikola vypomáhá\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): licence - připomenout tajemníkovi během května; článek - Nikola a Feramat\nRizika: ne\nOstatní: (přesah projektu do jiných): zájem o další spolupráci\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhá\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-03-16 00:00:00'),
(419, 174, '2023-03-16', 'Čerpání prostředků: lehce se přečerpává na mzdách - bude řešit M. Volf (dáme mu vědět). \nna materiálu zbývá 628 tis.  -je potřeba se sejít ze ZEBR a vybalancovat čerpání tak, aby to vyšlo v rámci podmínek OP PIK Aplikace. UCEEB může mít maximálně 49% čerpaných nákladů. Můžeme vyřešit tak, že potřebný materiál koupí partner. \n\nPlnění výsledků: není problém, bude splněno - i ZEBR slíbil. Kája najde, jestli už je někde návrh rozdělení výsledků\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - ZEBR bude mít zájem o využití výsledků - možná licence - nutné určit podíly na výsledcích\nRizika: doplněna\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-16 00:00:00'),
(420, 260, '2023-03-17', 'Čerpání prostředků: OPN - chybí 40 000, je nutno vyčerpat ASAP, je potřeba kontaktovat Energocentrum, kolik čerpají a jestli dočerpají kvůli poměru rozpočtů (UCEEB nesmí mít než 49,9% nákladů). Pozor na nedočerpání mezd - RW tvrdí, že má pod kontrolou. \nPlnění výsledků: poloprovoz si řídí Energocetrum  -vše běží,  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - je podepsaná licenční smlouva\nRizika: jediné riziko je nedočerpání mezd, pokud se nedočerpají OPN, tak to tolik nevadí, pohlídat 50%\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-17 00:00:00'),
(421, 185, '2023-03-17', 'Čerpání prostředků: osobní jsou ok, OPN je nutné objednat ASAP. Pohlídat 50% limit podílu UCEEB na nákladech projektu.\nPlnění výsledků: budou bez problémů, užitný vzor už je udělený\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - licenční smlouva - udělat LS za 10k CZK a pak případně procenta z prodeje - nutno začít řešit, aby to bylo do oponentního řízení\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nUž je jistý oponent - odsouhlasený API. \n\nvšichni byli informováni o průběhu oponentního řízení a toho, že PO pošle souhrnné informace a podklady. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-17 00:00:00'),
(422, 178, '2023-03-20', 'Čerpání prostředků: VO4 i VO5 nedočerpává, navázáno na partnera, který nečerpá, jak má. VO4 a VO5 bude mít nedočerpáno cca 250 tis. na osobních nákladech. \nPlnění výsledků: prototyp - UCEEB pracuje na dokumentaci, bude v pořádku, Užitný vzor byl nahlášen do EZOP v říjnu 2022 a na ÚPV v lednu 2023, řeší p. Dušková, dle info od Martina Hataje, by to mělo být v pořádku - urgence konec března 2023 Štěpánka\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): J. Pošta připraví a vykomunikuje s partnery Licenční smlouvu\nRizika: nedočerpání projektu, že se nestihne schválit užitný vzor na ÚPV\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): J. Pošta, J. Dytrich, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-03-20 00:00:00'),
(423, 215, '2023-03-20', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, zjistit, jak na tom je partner Zlínské stavby, od toho se bude odvíjet, jak má dočerpat UCEEB, mělo by být jinak za nás dočerpáno v pořádku.\r\nPlnění výsledků: p. Vašíček-Zlínské stavby, poslal 14.3.2023 senzor, ke kterému nejsou žádná průvodní data, řeší V. Janovský, UCEEB bude mít plnění v pořádku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): příprava licenční smlouvy - příprava J. Dytrich+ Štěpánka, smlouvu bude komunikovat s partnerem J. Včelák\r\nRizika: partner chce zažádat o prodloužení projektu, riziko, že partner nečerpá\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, Š. Holečková, V. Janovský, J. Včelák, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): neprobíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-03-20 00:00:00'),
(424, 258, '2023-03-20', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, ale bude ok na konci projektu v osobních nákladech, u materiálu asi 10% nebude dočerpáno\nPlnění výsledků: prototyp jde za firmou EXPECT-IT, Funkční vzorek za UCEEBem - V. Janovský má rozpracovanou dokumentaci, vše by mělo být ok.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): vykomunikovat licenční smlouvu - J. Včelák, připraví podklady J. Dytrich+ Š. Holečková\nRizika: úskalí - jak domluvit a rozdělit % duševní vlastnictví u smlouvy\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, R. Wawerka, V. Janovský\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-03-20 00:00:00'),
(425, 173, '2023-03-23', 'Čerpání prostředků: Osobní - VO5 dočerpá, VO3 chce dát odměny - je tam interní pravidlo max. 2 platy po 1 platu za měsíc. Za VO3 nejde dočerpat. Materiál se vyčerpá rozšířením výběrka na IT. PO ukončení nákladů napsat Karolíně Pospíšilové, že už se víc nebude kupovat. \nPlnění výsledků: Výsledky by měly být splněny, hlavně to jde za Energocentrem, co se týče výsledků bude standardní licenční smlouva. Je potřeba se dohodnout rozdělení % výsledků. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nejsou žádná zásadní. Výsledky budou, většina jde za partnerem. Pohlídat prototyp - musí mít prototypovou zkoušku. \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - dlouhodobá spolupráce s Energocentrem, podávají se další projekty\nÚčastníci (partneři):  - bez problémů', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-23 00:00:00'),
(426, 188, '2023-03-31', 'Čerpání prostředků: Na mzdových zbývá 284 314,-, Vítek chce rozdat na odměnách, je potřeba rozložit do dvou měsíců - je potřeba opětovná kontrola, aby se stihlo určitě vyčerpat\nPlnění výsledků: Je v podstatě splněno, Vítek dodá podklady pro evidenci do všech systémů.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licenční smlouva a Smlouva o využití výsledků byla zaslána VIVA, momentálně ticho po pěšině. Bude navazovat další projekt OP TAK, kde se předpokládá, že se na tyto výsledky bude navazovat. Jedná se o skutečný zájem. Jednání o smlouvě v tuto chvíli řeší Vítek, konzultuje Jakub D.\nRizika: Nedostatek lidí na programování - výstup, který je od toho odvislý ale není závazný, takže nehrozí finanční sankce, pouze zpoždění se skutečným kvalitním výstupem.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Navazující OP TAK.\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-03-31 00:00:00'),
(427, 256, '2023-03-31', 'Čerpání prostředků: přebývá materiál, bude se řešit příští týden, Vítek s tím počítá.\nPlnění výsledků: splní se, Vítek pošle podklady Dance k evidenci\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) o licenci se vede jednání, použití chtějí, zatím není vyjednaná cena.\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Softlink se stal středním podnikem a už se jim Aplikace (dotace) zdaleka tak nevyplatí, v tomto smyslu spolupráce pozastavena.\nÚčastníci (partneři):  Danka, Kuba, Vítek, zápis poslán vedoucím VO\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-03-31 00:00:00'),
(428, 220, '2023-03-31', 'Čerpání prostředků: Mírně přečerpany materiál, trocha materiálu se může přesunout do Softlink. Nevyčerpané služby za 108 000,-, zodpovědnost Jan Včelák – zakázková výroba plošných spojů, Evermax, slíbil, že vyčerpá (svědci: Danka, Kuba D. a Vítek, Včelák se potutelně usmívá), na mzdových zbývá 230 000,-, Robert W. Vítkovi slíbil, že vyřídí\nPlnění výsledků: splní se, Vítek pošle podklady Dance k evidenci\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Sanssouci nemá zájem o využití, bude se tvořit \"pro forma\" licence\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Ve spolupráci se Softlink již pokračuje Honza Pošta s OP TAK\nÚčastníci (partneři):  Vítek, Jakub, Danka\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-03-31 00:00:00'),
(429, 269, '2023-04-05', 'Čerpání prostředků: malé čerpání (po skonční OP PIK bude čerpání intenzivnější)\nPlnění výsledků: Publishing Plan nastaven (na konci roku snad první publikace)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-04-05 00:00:00'),
(430, 269, '2023-04-05', 'Rizika: GAČR nemusí schválit změnu hl.řešitele; James Evans - následně bude možná fakturace na základě objednávky (smlouva není nutná) a nabídky\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  Příprava setkání s polským partnerem na UCEEB\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ad hoc; pravidelné schůzky probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-04-05 00:00:00'),
(431, 259, '2023-04-27', 'Čerpání prostředků: vše jak má být\nPlnění výsledků: fční vzorek a prototyp - vše se včas splní, podklady Zbyňkovi zaslány 10.3.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): smlouva se bude řešit v průběhu května\nRizika: nic extra; zamítnut navržený oponent, řeší se to (J.Maščuch)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): návaznost v OPTAK\nÚčastníci (partneři): ok, Kristina ohlídá/vykomunikuje náležitosti závěr.zprávy + oponentního řízení \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ok\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-04-27 00:00:00'),
(432, 253, '2023-06-14', 'Čerpání prostředků: nečerpá se, bude práce dost v r. 2024, takže bude přesun cca 500mil. převést, nečerpá se materiál VO5,ale bude vyčerpáno. R. Wawerka musí začít čerpat. TM STAV - domluva s p. Kratochvílovou budou platit snímače, TM STAV nezajistili most.\r\nPlnění výsledků: Funkční vzorek - UCEEB, dodají v roce 2023 celý systém měření, - most Havlíčkův Brod, Software Elixeum\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude Smlouva o využití výsledku, zkusit tlačit na licenční smlouvu a vyjednat to na ŘSD (p. Ryjáček) - rozdělení mezi UCEEB a Elixeum, ale primárně to bude za UCEEB a dohoda s Elixeem. Závěrečnou smlouvu musí podepsat rektor pro více součástí ČVUT.\r\nRizika: pozor na převod prostředků! - prověřit převod mezi položkami, převod z mezd na materiál-zkouknout!; \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Pošta, Š. Holečková, M. Rutová, Z. Schmidtová, J. Včelák\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): naplánovat schůzku projektu-léto 2023\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-14 00:00:00'),
(433, 253, '2023-06-14', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-14 00:00:00'),
(434, 230, '2023-06-15', 'Čerpání prostředků: Čerpá se dle plánu. \nPlnění výsledků: Výsledek-toolbox bude hotový do konce roku 2023, report za r. 2022 schválený od TAČR, taktéž byl potvrzen LP-RTU report na ERA-NET.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Štěpánka prověří, jak je to v návrhu projektu, bude asi jen smlouva o využití výsledku\nRizika: zatím žádná\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  N. Skandalos, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):probíhá pravidelná komunikace s LP-RTU, na podzim bude meeting v Rize\n            ', 'Štěpánka - zjistit podmínky u výsledků-jak je to s IP', 'holecste', NULL, '2023-10-03 09:35:41', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-15 00:00:00'),
(435, 323, '2023-06-15', 'Čerpání prostředků: Projekt začal letos, bude se čerpat více po ukončení OPPIKů\nPlnění výsledků: První výsledky v r. 2025, funkční vzorky.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude se vyjednávat na konci projektu\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Dostál, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková, M. Růtová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-15 00:00:00'),
(436, 248, '2023-06-19', 'Čerpání prostředků: čerpání lehce přes, objednaný audit, který se bude dělit mezi ProNanoTech a UCEEB\nPlnění výsledků: ano, užitný vzor zpracován a bude podáno na ÚPV\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Rulc, E. Amler, K. Houšková, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-19 00:00:00'),
(437, 81, '2023-06-26', 'Čerpání prostředků: musíme aktualizovat rozpočet v Projektovém řízení (8k mzdy ve VO0) rovnoměrně do konce projektu, musíme zjistit kolik zbývá dočerpat  - a podle toho upravit čerpání - pošleme report vedoucím VO, cestovné je pořešeno od Michala. OPN - bude studie pro Nikolu P. neměl by být problém. Stáhne se Jana C. z ostatních do SPARCS. Kája pošle Michalovi stav čerpání a počet PM dosud vyčerpaných. \r\nPlnění výsledků: dle plánu, Michal pošle Káje nový výsledek, aby ho přidala do PŘ\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Michal pošle Káje nový výsledek, aby ho přidala do PŘ - D7.3', 'kuzmimic', NULL, '2024-05-22 04:37:33', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-26 00:00:00'),
(438, 333, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: V osobním bude přečerpáno (107%) - Martin poladí, minulý rok bylo trochu nedočerpáno v osobním (132 tis.), od září se bude přenastavovat. Přidá se Bára a v září se přenastaví tak, aby to vyšlo.\r\nPlnění výsledků: 1 impakt Marka Petrejeho, 1.Q, Danka dostane ke kontrole, další článek je v recenzním řízení, další se píše, řešení je jemně ve zpoždění\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): snažíme se získat Isover, ale zatím se nedaří\r\nRizika: stále se bojuje se sníženým rozpočtem z počátku, je možné, že nám ten první impakt neuznají, protože malinko víc vychází z jiného projektu\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  nejsou\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \r\n            ', 'Martin pořeší přečerpávání mezd', 'volfmar3', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-27 00:00:00'),
(439, 288, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: už jde lépe, v prvním období podčerpáno\r\nPlnění výsledků: nutno rozklíčovat, kolik čeho má být splněno; zatím proběhlo několik roundtablů\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): projekt v začátcích\r\nRizika: viz záložka rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do všech cirkulárních projektů (COST, Sigmy etc.)\r\nÚčastníci (partneři): ok, ale některé nutno hlídat; všichni aktivní \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, 1/měsíc, zápisy ano; UCEEB týdenní frekvence\r\n            ', 'přehled plnění výsledků - v součinnosti s projektovou podporou', 'vlasabar', '2023-07-14', '2024-10-30 14:15:07', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(440, 288, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-27 00:00:00'),
(441, 121, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: ok, spíše více; přečerpáno na cestovném a dalších provozních - bude se přeúčtovávat? Zjistí Kr.;roční licence Archicad - v posledním roce - nárokovat poměrnou část (nebo neuvádět, že se jedná o roční licenci)\r\nPlnění výsledků: zatím dle plánu; pozor na povinnou publicitu, dedikace u příspěvků\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): FS možná smluvák; UCEEB - též možný smluvák, jiné téma, stejný postup; \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):můžeme jiné firmě nabídnout obdobnou aktivitu; konference \r\nÚčastníci (partneři): stále platí, že Šenfeldr trochu tragédie, p.Pohloudek celkem ok; nový generální - začíná nám naslouchat;\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): obtýden\r\n            ', 'přečerpání na ost.přímých - co dál?', 'reistkri', '2023-07-17', '2023-10-11 10:58:13', 'reistkri', 'hlídat RD Rýmařov - personální obsazení (viz analýza rizik)', 'divisja4', '2023-10-02', '2023-10-11 16:14:07', 'reistkri', 'hlídat p.Šenfeldra (čerpání etc.) - nutná včasná komunikace', 'reistkri', '2023-12-31', '2024-08-07 13:59:52', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(442, 236, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: čerpá se, jak má. Čerpaly se PIKy, do konce roku se dočerpá.\r\nPlnění výsledků: Všechno bude.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Standardní Kubova licence pro licenci.\r\nRizika: kontrola financí u partnera, minule byl trochu zmatek\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nikdo neví\r\nNepřítomen Maščuch.\r\nÚčastníci (partneři): \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): v kontaktu dle potřeby\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(443, 97, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: čerpali se PIK, je nazdrojováno\r\nPlnění výsledků: SVÚM podává Fuzit, dána plná moc, mělo by být podáno\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): klasická Kubova licence pro licenci\r\nRizika: nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nebude návaznost\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\nNepřítomen Maščuch.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(444, 234, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: čerpaly se PIKy, je nazdrojováno\r\nPlnění výsledků: Bude se žádat o posunutí dodání Fuzit - Danka pouze nahlásí na TAČR, není třeba změna\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude standardně\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím nevidíme\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\nNepřítomen Maščuch.\r\n            ', 'nahlásit na TAČR posunutí výsledků (Fuzit)', 'stoladan', NULL, '2023-11-02 16:00:17', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(446, 150, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: Bude se vracet. Nejsou vyčerpány zdroje na externisty. Kuba bude zdůvodňovat nedočerpání prostředků pro akademický senát. Kuba ještě navyšuje úvazky a zkusíme vyplatit odměny\r\nPlnění výsledků: Splněno, musí se pouze dobře vykázat.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: něco nám finančně neprojde, je to nový projekt, nebo to nezvládneme s Kubou dočerpat\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) možná návaznost dalších projektů s APES - další EUKI, Théta - vzdělávací projekt nebo projekt další podpory energetických komunit. Bude workshop, kde se to vyřeší. Vzniklo několik návazných smluváků s obcemi - celkově je to dobrá publicita a networking.\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou dle potřeby\r\nNepřítomen Maščuch.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(447, 142, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: na 85% - musí se trochu přidat, aby bylo min. 90%\nPlnění výsledků: je zažádáno o změnu výsledků. 1 upraven, 1 přidán, 1 dospecifikován\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - doplněn formulář na FORMS\nRizika: aktualizována - problém možného nedosažení výsledků - zažádáno o změnu\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - možná Théta na podzim\nÚčastníci (partneři):  Norové nakonec něco mají, takže výsledky by se dotáhnout mohli\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) -  je potřeba udělat steering committee a vyřešit audit. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-28 00:00:00'),
(448, 237, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: nedočerpané osobní, protože se čerpali PIKy, od června nazdrojováno\nPlnění výsledků: podle plánu, vymýšlí se algoritmus pro Prototyp Regulusu - demostrace se bude instalovat na podzim (u zaměstnance Regulusu, někde na Moravě), aby se to stihlo v dalším roce naměřit.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): plánuje se, že bude Regulus pak využívat\nRizika: místo dvou demonstrací bude jenom jedna, protože na to není dost peněz, bude se pytlíkovat z jinejch projektů, ale možná se bude moct dotovat z mezd, když vyjdou jiné projekty. Naštěstí v projektu byla slíbena opravdu jen jedna demonstrace.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Překryvy s Vláďou Martínkem, ale Regulus si sedí na svém know how, takže nebudou nic sdílet. Zvážit, jestli si nějak nevyřikat témata.\nÚčastníci (partneři):  komunikace v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou, koordinuje hlavně Vojta Zavřel\n            ', 'Danka nadnese Káje, jestli nějak nekomunikovat překryv témat.', 'stoladan', NULL, '2024-05-24 09:58:30', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(449, 226, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: prý super, jen je třeba nadefinovat, kdo bude na DPP\r\nPlnění výsledků: letos mají být 3 menší konference; rozklíčovat výsledky - celkem 12 příspěvků na konferencích, kolik jde za námi a kolik za Slovinci? Nebo jsou společné? Jak to bylo v projektu myšleno?; dále možnost publikace - ale vyjde na 50 000 Kč - přesun z materiálu do služeb? Zvážit, zda se to vyplatí\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):ne\r\nRizika: viz analýza rizik - zatím vše bez opatření\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): jednání se 2 partnery o potenciální spolupráci\r\nÚčastníci (partneři): ok, prý super spolupráce \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc', 'rozklíčovat výsledky - celkem 12 příspěvků na konferencích, kolik jde za námi a kolik za Slovinci? Nebo jsou společné? Jak to bylo v projektu myšleno?', 'reistkri', '2023-08-31', '2023-10-26 11:40:22', 'reistkri', 'nadefinovat, kdo bude na DPP (v součinnosti s M.Volfem - a Petrem Hájkem?)', 'vlachto1', '2023-07-17', '2023-10-30 14:39:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(450, 246, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se v podstatě vůbec, lidi jsou nazdrojováni, ale je to pořád málo. Zbývá 150 tis. v ostatních přímých.\r\nPlnění výsledků: dvě skupiny - technická, která řeší simulace, a pak druhá konzultační - případové studie s konzultačkama, minulý měsíc byla schůzka na MPO (konečně), takže snad v pořádku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): MPO s tím počítá\r\nRizika: vyplněna tabulka, řeší se uplatnění výsledků\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): +- probíhá\r\n\r\nNepřítomen Kuzmič.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(451, 105, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: v roce 2024 by se melo snizit cerpani, VO2 uz dočerpala, VO3 - ve výsledku vyčerpá/přečerpá\nPlnění výsledků: Deliverable 7.3 - mělo by být v procesu, hlavní řešitel urguje Dana Adamovského, začne se realizovat - deliverable se podá, ale bude rovnou odmítnut (dohodnuto s project officerem)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: RD Rýmařov - vyřešeno díky komunikaci Kačky Sojkové a pana Pohloudka, který dodává alespoň nějaké podklady, na měsíc začne vyrábět panely, tak snad to půjde\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-29 00:00:00'),
(452, 315, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, hlavně na straně RP5 - Robert plánuje čerpat hlavně v dalším roce, RP2 nečerpá vůbec, Michal nečerpá vůbec - je potřeba dořešit.\nPlnění výsledků: Vyjednává se o tom, co by tam být nemělo, diskutuje se osnova - s leaderem workpackage. Dema máme zmapované, potom popsat to nebude problém. V tuto chvíli se projekt rozbíhá.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím brzo\nRizika: vyplněna tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\nChyběl Kuzmič.      ', 'Nazdrojovat Michala', 'dytrijak', NULL, '2023-10-20 09:44:30', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(453, 80, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: VO5 čerpá málo - vliv OP PIK, teď je malá predikce, ale obecně se přečerpává, bude se muset upravit (momentálně 600 000) , kája\nPlnění výsledků: - vše posunuto o půl roku, což by se mělo stihnout. Jedna demonstrace v Portugalsku je, druhá v Německu bude v červenci. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - přesah do ARV\nÚčastníci (partneři):  koordinátor je v pohodě a to je důležité :D \nPravidelné schůzky projektového týmu - ANO\n            ', 'Kája nahlásí Martině Š, že změna rozpočtu nebude', 'tomeska1', '2023-07-14', '2023-10-24 10:58:23', 'tomeska1', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-29 00:00:00'),
(454, 210, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: Zatím se nedočeprává, ale zrychlilo se :)\nPlnění výsledků: to, co se mělo splnit se splnilo\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněn dotazník\nRizika: aktualizována - peníze se zlepšily díky Velolii\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - přesah do DORES a Powerskin+ a demonstrace recyklované zelené střechy, jde o aplikaci věcí, které se řešili jinde. Jde o zkoušecí projekt. \nÚčastníci (partneři):  Karviná - problém se smlouvou, jinak ok. \nPravidelné schůzky projektového týmu  - probíhají každý poslední pátek v měsíci. \n            ', 'Kája upraví zodpovědné osoby u výsledků (Robert W. dá podklady)', 'tomeska1', '2023-07-31', '2024-05-10 13:31:11', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-29 00:00:00'),
(455, 143, '2023-06-30', 'Čerpání prostředků: projekt letos končí, mírné přečerpávání\r\nPlnění výsledků: zbývá užitný vzor, původně  měl být do 30.6. - vykomunikováno s TAČR, že bude do konce roku - nutno zdůvodnit ve zprávě; opakované urgence ze strany projektové podpory již od 8/2022\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pozor na povinnou publicitu (dedikace v příspěvcích na konference, články...)\r\nRizika: nesplnění výsledku (zápis užit.vzoru)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - možná OPTAK\r\nÚčastníci (partneři):  ok, komunikace probíhá\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ad hoc\r\n            ', 'Urychleně zpracovat podklady pro přihlášku užitného vzoru', 'mlejnp1', '2023-07-14', '2023-09-25 12:28:29', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-03 00:00:00'),
(456, 138, '2023-06-30', 'Čerpání prostředků: dle predikce - čerpání v souladu s plánem\nPlnění výsledků: většina jde za partnerem, Kuba Vaněk pracuje na metodice\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nic; pokud se něco bude chystat, tak pozor na povinnou publicitu\nRizika: viz analýza rizik; nutná diskuse s tajemníkem ohledně finančního zajištění týmu VO5 z již odvedených peněz do VO 0 neobo 5 - každý říká něco jiného (pro bližší info kontaktujte vedoucího VO5)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): FICOS\nÚčastníci (partneři):  bez problémů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky prý probíhají\n            ', 'nutná diskuse s tajemníkem ohledně finančního zajištění týmu VO5 z již odvedených peněz do VO 0 neobo 5 - každý říká něco jiného (pro bližší info kontaktujte vedoucího VO5); ohlídat', 'reistkri', '2023-09-30', '2023-10-18 11:27:54', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-03 00:00:00'),
(457, 399, '2023-07-10', 'Čerpání prostředků: změnové řízení proběhlo ok - bude upraveno v PŘ; čerpání necelých 70%, bude změna ve mzdách (navýšení mzdy Hany Kárníkové) v 2.pol.r.\nPlnění výsledků: v r. 2023 - není v plánu žádný výsledek; pouze sběr dat pro výsledky r. 2024\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): 0\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Lenka práce na dalších 2 projektech, ale personálně zvládnuto\nÚčastníci (partneři):  FSv\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', '2023-07-10', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-07-10 00:00:00'),
(459, 161, '2023-07-10', 'Čerpání prostředků: RP 5 - podčerpáno, ale do konce roku dočerpá; RP1 - super, jen tak dál\r\nPlnění výsledků: vše jde za UJEP, my se podílíme; konference - budeme se účastnit (ohlídat publicitu); článek - ověřit, kam se bude zasílat (impakt?)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): metodika - bude šířena mezi obce (tištěná?elektronicky?); konference - prezentace výsledků\r\nRizika: neidentifikována, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): návaznost na Vodu ve městech; spíše do minulosti než do budoucích; projekt hospodaření s dešťovkou - nevyšel\r\nÚčastníci (partneři):  ok, úspěšně dotáhneme, ale není elán jít do další spolupráce (nejsou moc efektivní)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dle potřeby, zápisy na Teams', 'Zjistit, kam se článek zašle ', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-13 14:43:53', 'reistkri', 'zjistit možnosti diseminace metodiky - UJEP + interně', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(460, 122, '2023-07-10', 'Čerpání prostředků: super; zbývá v nemzdových, půjde na DV, cestovné; do konce roku dočerpáme\r\nPlnění výsledků: ok, užitné vzory kufr – u patentového zástupce, sloup – měl by odejít do 14 dní (tj.cca kolem 25.7.); ověřené technologie – dělá NÚDZ, mělo by být ok; metodika – na hraně (certifikace) – nutná komunikace s TAČR?\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): WoS – do konce července Q1, Scopus – do konce roku; Spectrasol – chce zajistit zdravotnickou certifikaci pomůcek, aby uživatelé mohli uplatnit zdravotní pojištění; Sloup – zájem přihlásit d soutěže RedDotDesign – vložné 600 Eur; \r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): dlouhodobá spolupráce se Spectrasolem, MoU na projekt LUNA, vznikají smluváky; jedna fakultní nemocnice – zájem o změnu osvětlení na JIP (testování)\r\nÚčastníci (partneři):  super, zájem na spolupráci, fungují skvěle\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ano', 'Zjistit stav kolem certifikace metodiky (Lenka), v případě problémů/hrozícího zpoždění nutno komunikovat s TAČR (Kristina?)', 'maierlen', NULL, '2023-10-24 11:06:29', 'reistkri', 'Dodat Lence vzor závěrečné zprávy', 'reistkri', NULL, '2024-01-18 14:47:41', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(461, 277, '2023-07-11', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, bude za 6.Q více čerpáno, mělo by být v pořádku, musí se řešit DPP u tazatele\r\nPlnění výsledků: plní se dle plánu, kontrola každý kvartál\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nebude, výsledky projektu budou sloužit jako podklad pro MŽP\r\nRizika: zpoždění sběru dat -mělo by být v pořádku\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, R. Wawerka, M. Nesládek, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají každých 14dní\r\n            ', 'Robert W. se domluví s Kubou D., na financování průzkumu trhu-mělo by jít z režií', 'wawerrob', NULL, '2023-11-28 10:17:13', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-08-21 00:00:00'),
(462, 110, '2023-07-11', 'Čerpání prostředků: Osobní se dočerpá v pohodě, cestovné a služby se převedou především na materiál, je třeba ho vyčerpat co nejdřív. Zkontrolovat, že Honzovi náklady na Norsko jsou převedené do zisku VO, protože Honza v Norsku nakonec nebyl.\nPlnění výsledků: jeden vydaný, 4 rozepsaný, 5. ještě není - bude se využívat prodloužení projektu, je potřeba zapsat Honzu někam na článek, protože je hlavní řešitel za UCEEB\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nedopsání článků - bude se prodlužovat, ale musí se to pohlídat\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Je podanej další GAČR .lepené lamelové dřevo\nÚčastníci (partneři):  supr\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-07-11 00:00:00'),
(463, 228, '2023-07-12', 'Čerpání prostředků: super, dle predikce 93,47%; VO1 musí vše vyčerpat (informovat M.Volfa); možno převést 75 000 mzdy do příštího roku?  - v rámci FÚUP bychom se měli vejít; požární zkoušky - cca 600 000 - nutné 3 cenové nabídky; domluven termín v PAVUS (září; dlouhé čekací lhůty) - pokud odjinud nižší nabídky, uhrát to na cenu dopravy \r\nPlnění výsledků: ok, 1. fční vzorek bude do konce roku (dokončuje se výrobní dokumentace) - Kr.zašle podklady; stať ve sborníku z Volyně - Martin zašle Kr.; letos budou 2 články (TZB info, Stavitelství); publicita - prý ok, podklady mají\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace viz výsledky\r\nRizika: jsou, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): poptávka zkoušek trámů (ze strany EcoKit - nejedná se aktivitu tohoto projektu, nebude hrazena z této dotace)\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): na týdenní bázi\r\n            ', 'Dodat podklady ke článkům (TZB info, Stavitelství, sborník Volyně)', 'hatajmar', '2023-07-31', '2024-09-20 16:08:07', 'reistkri', 'Info k čerpání M.Volfovi', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-27 15:25:12', 'reistkri', 'Požární zkoušky - 3 nabídky; zjistit možnosti, bližší info', 'hatajmar', '2023-07-21', '2024-09-20 16:08:25', 'reistkri', 'Akustické zkoušky - zjistit, zda letos nebo přesun do 2024 - pokud ano, ohlídat vliv na finance (žádost o změnu?)', 'hatajmar', '2023-07-28', '2024-09-20 16:08:39', 'reistkri', 'Podklady k fčním vzorkům', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-27 15:41:13', 'reistkri', 'reistkri', '2023-07-12 00:00:00'),
(464, 272, '2023-07-13', 'Čerpání prostředků: nízké – 13,8 %, Robert W. bude řešit; vyřešit zdrojování, rozepsat na lidi: VO0, VO1 a VO5\r\nPlnění výsledků: 4.1 NEB-Inspired Learning Framework splněn; 4.2 Experience-Based Learning Material (initial version) – zatím draft verze; 3.4 Impact Stories Prague – máme vstup, ale není zcela na nás - jedná se o vyplnění nějakého templatu; plnění delivrables posunuto, ale vš prokomunikováno, takže ok\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): PR hodně; studentský workshop (ve spolupráci s Operatorem), tisková zpráva (půjde za ČVUT); sMARTcITYeXPO – Barcelona (prezentace CRAFT a našich výstupů); komunikace s MMR; další publikace – otevřít téma s akademiky (Amsterdam?) – řeší se\r\nRizika: viz analýza\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-Star,Ascend\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají v rámci WP obtýden\r\nOstatní: v říjnu končí 1.etapa, v prosinci 1.report poskytovateli (NTNU reportujeme co 6 měsíců, podklady tedy sbírány průběžně)', 'Nízké čerpání, nutno řešit; vyřešit zdrojování VO0, VO1 a VO5', 'wawerrob', NULL, '2024-10-14 15:43:52', 'reistkri', 'Nasdílet Martině Š. Michalův přehled „CRAFT - rozpad VO', 'reistkri', '2023-07-17', '2023-10-24 12:15:11', 'reistkri', 'Řešit zastupitelnost – Tomáš schůzka s Wojtkem? Michal nabízí italskou kolegyni', 'vachato1', '2023-07-21', '2023-11-13 15:31:41', 'reistkri', 'doplnit číslování k delivrables projektu', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-27 09:12:55', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(465, 279, '2023-07-13', 'Čerpání prostředků: lehce pod průměr, zatím bez přesunů; cesty – budou se řešit pidiúvazky (pokud někdo pojede na NEB-Star, Michal ohlídá, aby měl úvazek); prolíná se s CRAFTem (NEB Star nás vyjde levněji, než CRAFT)\r\nPlnění výsledků: nejsme leadem u žádného výstupu, pouze se na nich podílíme (technický support Prahy); Pražské kult.forum - workshop duben 2023; únor-červen 2023 - mentoring - startup competition Nakopni Prahu; Twinning s Utrechtem - testování Utrecht BarCode v Praze, běží od června 2023; Účast na NEB platformě Prahy\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): 1 post na LinkedIn (Nakopni Prahu), prezentace projektu v Technologickém centru; téma spolupráce s Inovačním centrem Ústeckého kraje; další propojení s Prahou; UCEEB interní seminář\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Ascend, CRAFT, podaná žádost do SIGMA – Innovation SweetSpot (ve spolupráci s Prahou)\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) : technical board – pravidelně; interní UCEEB – dle potřeby', 'Ohlídat naúvazkování na projekt v případě cest', 'kuzmimic', NULL, NULL, '', 'Diskuse s M.Volfem ohledně potenciálu bauhausu (jak ho vytěžit)', 'kuzmimic', NULL, NULL, '', 'DOplnit naši zodpovědnost k výstupům', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-11-13 14:08:52', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(466, 235, '2023-07-25', 'Čerpání prostředků: dočerpává se v pořádku\r\nPlnění výsledků: z hlediska analýz je to v podstatě hotové, bude teď schůzka o tom, co je potřeba dodělat\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Dořešit, kdo bude mít kolik procent (na žádost Kuby)- Kamil domluví\r\nRizika: riziko, že se nestihne certifikovat\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Odevzdá se, bude z toho know how a dál se nic neplánuje.\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\r\n            ', 'Domluvit procenta u výsledků', 'novotk15', '2023-07-28', NULL, '', 'Pohlídat proces certifikace a dohlédnout na splnění', 'novotk15', '2023-07-25', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-07-25 00:00:00'),
(467, 338, '2023-07-25', 'Čerpání prostředků: přečerpává se mzdové, čekáme, jak vyjde změna - Kuba M. to ještě pohlídá\nPlnění výsledků: Jakub M. zavolá Tomanový, že ta druhá změna (přibraní CEVRA) je děsně přes koleno a TAČR to nejspíš neschválí, výstup číslo 4 by se případně dal do subky\nHneleg (V3) řeší ŠpB, ale Kamil jim to připomene\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): opět pro MPO, dáváme jim \nRizika: neprojdou změny\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): fajn\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'kontrola čerpání mezd', 'mascujak', '2023-07-28', '2024-12-04 12:50:11', 'stoladan', 'promluvit se ŠpB o Hneleg, jestli s tím počítají', 'novotk15', '2023-07-28', '2024-12-04 12:50:16', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-07-25 00:00:00'),
(468, 403, '2023-09-11', 'Úvodní schůzka:\n\n- Jan Pešta jako faktický hlavní řešitel, Tonda poskytuje konzultaec 1x za měsíc\n- vyplněny role a rizika\n\nČerpání prostředků: \n- zdrojovat se bude po podpisu smlouvy, smlouva je v řešení na MŠMT (komunikuje Danka), nazdrojovat ideálně do konce září\n- jsou plánovány služby v celkové hodnotě 460 tis. na programování v průběhu 3 let, chtěli bychom vybrat zakázku najednou od stejného dodavatele (protože další zakázky budou update), jak se má postupovat? Zjistí Danka.\n- na sdílení dokumentů založeny Teamsy (Honza)\n- je potřeba ověřit, kdy přesně se reportuje, je-li to jako u předchozích Inter-Excellencí (Danka)\n\n\nPlnění výsledků: Danka ověří, jak je to s výsledky typu V - výzkumná zpráva (jsou v dalších výsledcích, ale myslí se tím obyčejná zpráva, nikoliv V - výzkumná zpráva dle definice). Je potřeba domluvit správný postup.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): teoreticky se míří na prodej online služby, nás z toho zajímají i jen ta data, která by se do ní vkládala\nRizika: viz tabulka rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  pouze mezinárodní COST, se kterým se musí spolupracovat\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Honza naplánuje.\n            ', 'Doladit smlouvu s MŠMT', 'stoladan', '2023-09-22', '2024-11-06 10:02:55', 'stoladan', 'Zjistit informace o výsledcích a reportování z MŠMT', 'stoladan', '2023-09-29', '2024-11-06 10:03:04', 'stoladan', 'Založit Teamsy, naplánovat pravidelné schůzky', 'pestaja2', '2023-09-15', '2024-11-06 10:03:11', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-09-11 00:00:00'),
(469, 380, '2023-09-11', 'Úvodní schůzka\r\n\r\nJana C-V má na starosti linku projektu jako dohled, ostatní (Volf, Kuzmic, Belch, Maščuch) jsou jako experti. V roce 2023 máme minimální rozpočet hlavně na Janu nebo Kuzmu.\r\nV podstatě působíme jako expertní dohled nad jejich lokální činností.\r\n\r\nNa schůzce 13.9. s ostatními partnery se dozvíme víc.\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-09-12 00:00:00'),
(470, 401, '2023-09-21', 'Vykopávací schůzka (Hejtmánek, Velebil, Včelák, Pošta, Stolařová)\n\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nV tuto chvíli není naplánováno, ale pokud se ukáže, že to má potenciál, pak bude potřeba ochránit a promyslet. Může se stát, že se to bude uplatňovat na Envilopu, takže bude komerčně uplatněno. V tuto chvíli není přesně promyšleno, jak by se postupovalo s ochranou a vykazováním na projektu.\n\nRizika: v tabulce\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): plánuje se měsíčně (svolává Hejtmánek), dokumenty na Teamsech\n            ', 'Říct Káje o přidání Danky do Teamsů', 'stoladan', NULL, '2024-11-05 14:05:49', 'stoladan', 'Přidat do Teamsů publicitu.', 'stoladan', NULL, '2024-11-05 14:05:51', 'stoladan', 'Přidat Lukáše do Projektového řízení', 'stoladan', NULL, '2023-12-14 09:05:12', 'spickma2', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-09-21 00:00:00'),
(471, 456, '2023-09-22', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'test ukolu z revize pro Mach David', 'machdavi', '2023-09-23', NULL, 'machdavi', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'machdavi', '2023-09-22 00:00:00'),
(472, 264, '2023-09-22', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'tester 2 ukol z revize', 'tester2', NULL, '2023-09-22 15:31:35', 'machdavi', 'mach david ukol z revize ', 'machdavi', NULL, '2023-09-22 15:31:53', 'machdavi', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'machdavi', '2023-09-22 00:00:00'),
(473, 143, '2023-09-25', 'Čerpání prostředků: ost.přímé - převod do mezd, bude nákup materiálu;interní termín pro případnou žádost o změnu do 15.10.\r\nPlnění výsledků: zbývá užitný vzor, podaná přihláška;\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podaná patentová přihláška; Inosens - účast na konferenci, Slovinsko (s příspěvkem);  nutno podepsat smlouvu o využití výsledků (příloha závěrečné zprávy)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): možná OPTAK\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ano, cca týdenní\r\n            ', 'interní termín pro případnou žádost o změnu do 16.10.', 'wawerrob', '2023-10-16', '2024-01-19 12:37:25', 'reistkri', 'ohlídat zápis UV', 'reistkri', '2023-10-16', '2024-01-19 12:37:30', 'reistkri', 'změnové řízení (cca 200 000 do mezd) - náležitosti etc.', 'reistkri', '2023-10-20', '2024-01-19 12:37:36', 'reistkri', '', 'nikdo', '2023-10-17', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-09-25 00:00:00'),
(474, 230, '2023-10-03', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se - bude se žádat o přesun prostředků do r. 2024\r\nPlnění výsledků: Tool-box bude hotový do konce roku a příručka (pracuje na tom Sofiane-bude v AJ) - přeložit do češtiny a reportovat na konci ledna na TAČR. Feedback from stakeholders - prezentovat Toolbox v Rize a energetické komunity-schůzka příští rok, co a jak se bude prodávat. Prezentovat na školeních PV techniků. Jak to bude využíváno v praxi\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude se řešit s vedoucím partnerem-Rigou\r\nRizika: zatím nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):není\r\nÚčastníci (partneři):  N. Skandalos, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají v pořádku\r\n            ', 'Toolbox -zeptat se na prodloužení termínu dodání výsledku, a s tím žádost o finance. ', 'holecste', NULL, '2023-10-23 10:35:55', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-23 00:00:00'),
(475, 323, '2023-10-05', 'Čerpání prostředků: 82%; případný převod prostředků nutné schválit stran Kuby - čekáme na odpověď TAČR. Případné změny nutné zažádat do 10. 11. na TAČR\r\nPlnění výsledků: zatím měření\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zájem stran nanopower o využití výsledku \r\nRizika: viz analýza rizik \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Kuba D., Tonda, Robert W., M. Růtová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', '2023-10-05', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-11-08 00:00:00'),
(476, 121, '2023-10-11', 'Čerpání prostředků: přečerpáno v ostatních přímých, mzdy tak akorát; bude třeba přeúčtovat; ještě s tím zamávají dovolené, budeme řešit až později \r\nPlnění výsledků: letos mělz být ještě 2 příspěvky na int.konferenci; nejsou – nutno zdůvodnit ve zprávě\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): FS možná smluvák; UCEEB - též možný smluvák, jiné téma, stejný postup; ale zatím nevíme\r\nRizika: viz analýza rizik, problém se nedostatkem lidských zdrojů na straně RDR vyřešen\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):byl smluvák, ale do další spolupráce s partnerem nechceme \r\nÚčastníci (partneři): stále platí, že Šenfeldr trochu tragédie\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): obtýden\r\n', 'naplánovat výsledky (prezentace na mezin.konferencích) a zdůvodnit ve zprávě', 'divisja4', '2023-12-14', '2024-10-30 14:31:10', 'reistkri', 'doplnit % k výsledkům projektu v projekt.řízení', 'reistkri', '2023-10-31', '2024-10-30 14:30:55', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-11 00:00:00'),
(478, 404, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: bude vyčerpáno, není třeba žádat o přesun finančních prostředků\nPlnění výsledků: vytvoření laboratoře, první výsledky 1/2025\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)- informace o projektu zveřejněny na webu UCEEB\nRizika: NUDZ\nOstatní: (přesah projektu do jiných)- ne\nÚčastníci (partneři):  vše v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)- pravidelné schůzky, 1x za měsíc\n            ', 'doplnit výsledky', 'zuzansch', '2023-10-20', '2023-10-18 09:37:24', 'zuzansch', 'výkop smlouvy o licenci', 'dytrijak', '2024-03-29', '2024-06-10 15:17:06', 'dytrijak', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'zuzansch', '2023-10-13 00:00:00'),
(479, 122, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: ok, mzdy na 91%, projekt dočerpá\r\nPlnění výsledků: fuzit - snad do cca týdne, za námi ještě fvz; NUDZ - zprávy - stihne se; metodika - bude do konce měsíce; předjednáno s ministerstvem; NÚDZ musí prokomunikovat s TAČR, že se nestíhá schválení ministerstvem; publikace - bude do konce roku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím ne; 1.kufr prodaný\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): smluvák se Spectrasolem (zrak.postiž.děti), Luna, další smluvák ve výhledu\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ok\r\n            ', 'podchytit zpoždění s metodikou (komunikace s TAČR) - Kristina vykomunikuje s NUDZ', 'reistkri', '2023-10-17', '2023-10-24 10:51:21', 'reistkri', 'smlouvy o výsledcích - dodatky (podklady Jakubovi) - implementační plány + srovnání s dosaženým', 'reistkri', '2023-10-31', '2024-01-18 14:47:34', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-13 00:00:00'),
(480, 122, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-13 00:00:00'),
(481, 161, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: celkem ok, dle výhledu zbyde 69 000\nPlnění výsledků: jdou za UJEP\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - příští týden se koná konference, budou se prezentovat výsledky + metodika\nRizika: v souvislosti s řešením projektu ne, ale s šířením výsledků (metodika - dostane se k cílové skupině?)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Voda ve městě, jinak nic\nÚčastníci (partneři):  ok, spolupráce efektivní\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-13 00:00:00'),
(483, 408, '2023-10-16', 'Čerpání prostředků: Nutné dávat pozor - mají tam napadat DPP, Honza P. tam má dodat technika, VO1 musí dočerpat svou část, dočerpat cestovné!\nPlnění výsledků: mělo by být bez problému, nutné vybrat dobrý časopis, jediné, co to může zdržet jsou podklady od FZU AV CR\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - budou publikace, je navázaný GA ČR\nRizika: vyplněna, nutno pohlídat čerpání a odevzdání výsledku v roce 2023\n            ', 'nazdrojovat lidi tak, aby se vyčerpalo a cestovné', 'postajan', '2023-11-15', NULL, '', 'dočerpat část mezd za VO1', 'volfmar3', '2023-11-15', NULL, '', 'založit objednávku pro FZU a pohlidat interní fakturační termín', 'prosezde', '2023-11-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-10-16 00:00:00'),
(484, 253, '2023-10-17', 'Čerpání prostředků: Nutné ověřit s TAČR stanovisko s účtováním na zálohy. RP4 čerpání ok. RP5 nutné čerpat (aktuálně 600 tis. Kč mzdy a materiál cca 800 tis.Kč). RP4 - převod na materiálu cca 800 tis. Kč + RP5 materiál a mzdy \nPlnění výsledků: Funkční vzorek bude do konce listopadu již funkční; ověřená technologie a SW (Elixeum)-naplánováno na r. 2024 \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím licenční sml. na SW dosud neuzavřena (SW není vyvinut - v úvahu spadá po konci projektu); potenciál pro komercializaci projednat s P. Ryjáčkem (zač. r. 2024)  \nRizika: pokud RP5 nebude čerpat hrozí, že budeme peníze vracet \nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Pošta, R. Wawerka, A. Lupíšek, M. Růtová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-10-17 00:00:00'),
(485, 138, '2023-10-18', 'Čerpání prostředků: lehké nedočerpání, nutno dočerpat mzdy )odměny?) + 200 000 na materiálu\r\nPlnění výsledků: ok, zbývá metodika; fvz Systém párování dat - není ještě zprovozněn ; Metodika - poslána ministerstvu, řeší CDV\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): replikovatelné, dá se prodat jinde (my formou naší služby); ne licenční smlouva, ale smlouva o využití výsledků - obě strany se vzdají výměny ekonomických benefitů\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): FICOS, do nově podávaných (Doprava 2030+ nebo tak něco)\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): prý ano\r\n            ', 'zjistit možnosti převodů mezi roky', 'reistkri', '2023-10-20', '2023-10-19 11:07:34', 'reistkri', 'zjistit u partnerů, jestli žádost o změnu (Koutník)', 'reistkri', '2023-10-20', '2023-10-25 16:01:34', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-18 00:00:00'),
(486, 142, '2023-10-19', 'Čerpání prostředků: UCEEB se vejde do FÚUP, musí se vyřešit na FS\nPlnění výsledků: česká strana běží, včetně workshopů (Monika) a rozjeté publikace - pokud možno Q1 nebo Q2 - back up energies, sance, ze něco vypadne z Norů, ale malá. Norský vásledek by měl mít data. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - Připravuje se navazující projekt Česko-Bavorsko\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Kája požádá Tomana o finanční kalkulačku pro jistotu', 'tomeska1', '2023-10-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-10-19 00:00:00'),
(487, 316, '2023-10-20', 'Čerpání prostředků: korelují s intenzitou práce, zatím není třeba řešit\r\nPlnění výsledků: naše role podpůrná vůči Praze (operator ICT), jsme podpůrný technický partner, nemáme za nic primární zodpovědnost - podle harmonogramu se +-stíhá. Ještě ho málo těžíme z hlediska koordinace na mezinárodní úrovni, jako se daří na SPARCSu.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):PDS už bezprostředně využívá, vznikají koncepční dokumenty, je otázka, kdy se tím s PDS budeme moct chlubit\r\nRizika: Doplněna tabulka. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Jednáme se státní správou, musí se dostatečně tlačit a hlídat, aby činnosti probíhaly - viz rizika.\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Ověřit, co se děje ve WP6 - s Tomášem Matuškou', 'civinjan', NULL, '2024-05-24 11:24:17', 'stoladan', 'Ovlivnění pražských stavebních předpisů (biosoláry), vzít na MŽP, magistrát, zjistit, jaká je přesně situace', 'lupisant', NULL, '2024-05-01 16:08:10', 'lupisant', 'Napsat všechny zdrojované osoby jako autory do podkladů pro deliverable', 'civinjan', NULL, '2024-05-24 11:24:34', 'stoladan', 'Poslat Dance podklady k interním výsledkům, aby je zadala do Projektového řízení', 'kuzmimic', NULL, '2024-05-24 09:28:04', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00'),
(488, 315, '2023-10-20', 'Čerpání prostředků: finance jsou nerovnoměrně rozloženy vzhledem k aktivitám, bude potřeba úprava dle Vojtových podkladů, Danka svolá krátkou schůzku na doladění a případné změny. Chybí finance na cestovné - bude se organizovat meeting Wojtkova WP v Praze a nejsou na to finance.\r\nPlnění výsledků: Nejvíc náročné je zkoordinovat Kladno, mnoho variabilních podmínek a rozdílných priorit, proběhl zatím workshop, kontakt je, ale uvidí se, až kam se to dotáhne. Maximálně bude tahle Building site omezené v rozsahu. Ostatní partneři jsou zatím bez problémů.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Zatím je brzo.\r\nRizika: Vyplněna tabulka.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): konají se každý druhý pátek\r\n            ', 'Ovwěřit,j jestli je část rozpočtu investiční a popřípadě vyvolat žádost o změnu na neinvestiční', 'stoladan', '2023-11-16', '2023-11-02 10:44:20', 'stoladan', 'přesun rozpočtu mezi roky dle požadavku V Zavřela, možná dopad na dohodu s FS, svolání dílčí schůzky na harmonogram a rozpočet (Vojta a Wojtek)', 'stoladan', '2023-11-16', '2024-11-28 13:19:51', 'stoladan', 'Updatovat deliverables v Projektovém řízení', 'stoladan', '2023-11-16', '2023-11-02 10:41:19', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-10-20 00:00:00'),
(489, 237, '2023-10-23', 'Čerpání prostředků: Nedočerpávání na mzdovém – Jakub s Tomášem se domluví, přehodit Šulce. Celkově málo peněz na materiál u celého VO2\nPlnění výsledků: Dáváme podklady Regulusu, fyzicky tvoří výsledky oni\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Regulus hodlá používat, bude licenčka. Je potřeba domluvit změnu procent vlastnictví - během projektu se to vyvinulo jinak, domlouvá Tomáš, bude se finálně stvrzovat až ve smlouvě o využití výsledků\nRizika: doplněna tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Pokud vyjde Synergis v Litoměřicích, tak to bude navazovat.\nÚčastníci (partneři):  Regulus válčí s účetnictvím dle nových parametrů TAČR. Na další schůzku na UCEEB si mají vzít výjezd, aby se jim na něj podívala Libuška\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Vyřešit osobní, které se nedočerpává (přidat sem Šulce)', 'matustom', '2023-10-24', '2024-05-24 09:53:32', 'stoladan', 'Domluvit změnu vlastnictví výsledků tak, aby více odpovídala realitě', 'matustom', '2024-10-31', '2024-05-24 09:58:24', 'stoladan', 'Říct Regulusu, aby si na schůzku na UCEEB vzali výjezd z účetnictví, aby ho mohla Libuška zkontrolovat.', 'matustom', '2023-11-30', '2024-05-24 09:53:58', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-10-23 00:00:00'),
(490, 246, '2023-10-23', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se V05, Robert o tom ví - čekáme na zprávy od rektorátu (řeší Kája a Štěpánka), zda mají obecnou dohodu s TAČR, pokud ne, bude se muset vyřešit se FS, zda můžeme přesáhnou 5% FÚUP - občas to po dohodě lze, pokud ne, Robert bude přezdrojovávat. Je třeba držet Vojtu v kopii, aby věděl a mohl případně na FS vykomunikovat.\n\nPlnění výsledků: realizace výsledků běží, Dizkuze s MPO je „zajímavá“, pan Smejkal komunikuje, ale vždycky s dlouhou odezvou, formální věci podepisují, v listopadu bude s nimi další schůzka, plánují se na výsledky podívat\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dořešit čerpání VO5 (po dodání potřebných informací)', 'wawerrob', '2023-11-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-10-23 00:00:00'),
(491, 399, '2023-10-26', 'Čerpání prostředků: lehké přečerpání na konci roku. Kuba doporučuje již nečerpat; úprava dohody v čerpání prostředků FSV a UCEEB (bude změna)\nPlnění výsledků: pro r. 2023 nejsou v plánu žádné. V r. 2024 zač.měření\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: měření probíhá ve večerních hodinách. Neměří se za špatného počasí. Problém je s flexibilitou služebních cest.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) při publicitě projektu uvádět MKČR jako poskytovatele; možnost propagace prostřednictvím nové PR agentury (příprava podkladů s Hankou Kárníkovou na r.2024)\nÚčastníci (partneři):  Tonda, Kuba, Hanka K., Lenka M. Markéta R., D. Adamovský\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Tonda propojí Hanku/Lenku s Michalem Kuzmičem k zajištění měření', 'lupisant', '2023-11-09', '2024-05-15 14:31:26', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-10-26 00:00:00'),
(492, 312, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'doplnit % zodpovědnosti u úkolů', 'holecste', NULL, '2023-10-30 13:49:08', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-30 00:00:00'),
(493, 322, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: v současné chvíli není relevantní\nPlnění výsledků: plní se dle návrhu projektu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):projekt má přesah do projektu Interreg CE-Circular WEEEP\nÚčastníci (partneři):  M. Tobiáš, Š. Holečková, J. Dytrich\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné cally s partnery každý měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-30 00:00:00'),
(494, 312, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: zatím není relevantní\nPlnění výsledků: v souladu s návrhem projektu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\nRizika: dle analýzy rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):přesah do projektu Interreg Europe-WEEEWaste\nÚčastníci (partneři):  M. Tobiáš, J. Dytrich, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné cally s konsorciem-1x za měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-30 00:00:00'),
(495, 288, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: ok, čerpá se správně\nPlnění výsledků: posun v guidelines, jinak dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): www projektu, LinkedIn, Twitter; budou články\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do všech cirkulárních projektů (COST, Sigmy etc.) + nově podaný Twinning\nÚčastníci (partneři):  ok, některé nutno hlídat (viz analýza rizik); důsledné vyžadování výstupů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', 'úprava rolí', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-28 10:12:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-30 00:00:00'),
(496, 226, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: super\r\nPlnění výsledků: další publikace, Tomáš zašle Kristině\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\r\nRizika: nebyla identifikována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): Slovinci ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\r\n            ', 'úprava rolí v projektu', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-27 11:33:07', 'reistkri', 'podmínky sdílených publikací', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-01-25 18:19:42', 'reistkri', 'převody prostředků - zjistit', 'reistkri', '2023-10-02', '2024-01-25 18:19:58', 'reistkri', 'dodat info k publikacím projektové podpoře', 'vlachto1', '2023-11-06', '2024-01-25 18:19:54', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-30 00:00:00'),
(497, 228, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: ok, mzdy se dočerpají; cca 130 000 z materiálu do mezd\nPlnění výsledků: ok, fční vzorek bude + 3 publikace (Martin zašle info)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - letos 3 publikace; uplatnění na ČR trhu -- asi nic moc, zkoušejí Belize\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři):  ok, ale občas kompllikace\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, cca obtýden\n            ', 'úprava rolí', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-10 14:53:27', 'reistkri', 'zaslat Kristině info k článkům', 'hatajmar', '2023-11-06', '2024-05-10 10:27:24', 'reistkri', 'info ke specifikaci (ne)recenzovaného článku - uznatelné?', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-10 14:57:47', 'reistkri', 'vykomunikovat licenčku (firma uplatňuje společné know-how?)', 'hatajmar', '2023-11-10', '2025-03-10 13:09:01', 'hatajmar', 'reklama EcoKit na domu - má být i logo TAČR?', 'reistkri', '2023-11-10', '2024-05-10 14:57:55', 'reistkri', 'reistkri', '2023-10-30 00:00:00'),
(498, 97, '2023-11-02', 'Čerpání prostředků: Čerpání naplánováno dobře, dočerpá se.\nPlnění výsledků: Prototyp a užitný vzor, který je v režii SVÚM (UV podán v květnu, čeká se). Za nás dodáno všechno, co bylo slíbeno.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licence pouze pro účel projektu,\nRizika: není jistá kvalita výsledku, ale za nás splněny všechny povinnosti Dalšího účastníka.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Návaznost se nepředpokládá\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(499, 236, '2023-11-02', 'Čerpání prostředků: Čerpání v pořádku, do konce roku se dočerpá.\nPlnění výsledků: Prototyp a Ověřená technologie, oboje v naší režii, podkladů máme dostatek. Šablony na výsledky předány.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licence pouze pro účel projektu.\nRizika: Je potřeba pohlídat partnera s čerpáním a správným vykazováním. Tým ještě nikdy nepsal Ověřenou technologii.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Neplánuje se přímá návaznost.\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00'),
(500, 234, '2023-11-02', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se, a kvůli dodržení FÚUP se bude žádat o změnu.\nPlnění výsledků: Prototyp se tvoří, to je v pořádku. O Fuzit se bude žádat se zpožděním, ale posunutí výsledku lze hlásit pouze v Průběžné zprávě. Procesy k zadání na ÚPV nastartovány, brzy oslovíme rektorát.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není rozhodnuto\nRizika: neidentifikována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Zatím se neplánuje\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00'),
(501, 110, '2023-11-08', 'Čerpání prostředků: Je tam jemné přečerpání, ale Velebil půjde na Cost, až to bude možné.\nPlnění výsledků: Je slíběno 6 článků, jeden splněný, 4 před odesláním, jeden rozdělaný - bude se žádat o posunutí hodnocení výsledků o rok a půl.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podal se další GAČR v 2023 (v prosinci budou výsledky), míří spíš do normativních dokumentů - přímo se posílá na EU komisi\nRizika: vyplněno v tabulce\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ok\n            ', 'Martin pošle Dance podklady pro Scopus články', 'hatajmar', NULL, '2023-11-08 14:32:04', 'stoladan', 'Danka upraví role a data u výsledků, aby byly posunnuty o rok a půl (budeme zkoušet, co to udělá v Projektovém řízení po uzavření projektu).', 'stoladan', NULL, '2023-11-08 14:33:33', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-08 00:00:00'),
(502, 279, '2023-11-13', 'Čerpání prostředků: na 72%; přibude další pracovník (Bára Hejtmánková);personální rošáda se SPARCS (nepočítalo se s VO1 na NEBu); Michal vykomunikovat čerpání s Martinem Volfem\nPlnění výsledků: zpoždění, ale zodpovědnost nejde za námi\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): LinkedIn statut 1x, příprava na NEB-Satelite event (příští duben); IPR -aktivace, vyšlou svoje lidi do Holandska\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Ascend, CRAFT\nÚčastníci (partneři): ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): technical board – pravidelně; interní UCEEB – dle potřeby\n            ', 'komunikace s Martinem Volfem ohledně čerpání', 'kuzmimic', '2023-11-20', '2024-05-20 15:25:03', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-11-13 00:00:00'),
(503, 272, '2023-11-13', 'Čerpání prostředků: VO5 čerpá málo; Tomáš - chtěl by z ost.přímých na PR, probere detaily s Michalem; zdrojování - budou lidé z VO1\r\nPlnění výsledků: u řady mírné zpoždění, za výsledky ale nezodpovídáme my\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řada věcí, které lze z hlediska PR a komunikace vytěžit; Tomáš toho vyjmenoval spoustu, ale formulář se neuložil a vše je ztraceno\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-STAR\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, probíhají obtýden', 'řešit čerpání', 'wawerrob', '2023-11-20', '2024-10-14 15:44:31', 'reistkri', 'probrat s T.Váchou možnosti alokace prostředků na např.PR aktivity', 'kuzmimic', '2023-11-24', '2024-10-14 16:20:48', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-11-14 00:00:00'),
(504, 469, '2023-11-22', 'Proběhla krátká revize Maščuch a Stolařová.\n\nČerpání prostředků: Čerpání v pořádku, bude vyčištěno.\nSlíbený kofinanc se vykázal obratem smluvního výzkumu, jak bylo dohodnuto. FS bude moci vykázat.\n\nPlnění výsledků: na zprávách se pracuje\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-22 00:00:00'),
(505, 277, '2023-11-28', 'Čerpání prostředků: nastaveno po konzultaci s R. Wawerkou za jednotlivé kvartály\r\nPlnění výsledků: plní se dle harmonogramu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):výsledky jsou nekomerční-využití zadavatel-MŽP\r\nRizika: je potřeba změnit hlavního řešitele- poslední Q se bude-podílet, dodat CV + diplom od Michala Nesládka-změna pravěpodobně od konce roku 2023.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  Wojtek Belch, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají nepravidelně, musí se nastavit nově-úkol Michal Nesládek\r\n            ', 'Michal Nesládek-změna hlavního řešitele na projektu-dodat CV+popis relevantní praxe za 5le dozadu+doklad o vzdělání', 'neslamic', '2023-12-06', '2024-06-12 09:32:40', 'holecste', 'Nicol Staňková-náhrada řešitele-dodat CV-Wojtek', 'belchwoj', '2023-12-31', '2024-06-12 09:32:54', 'holecste', 'Nastavení pravidelných schůzek s konsorciem-alespoň 1x za měsíc', 'neslamic', '2023-12-15', '2024-06-12 09:33:02', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-11-28 00:00:00'),
(506, 248, '2023-10-23', 'Čerpání prostředků: už je vše dočerpáno, alokace peněz na audit\nPlnění výsledků: užitný vzor v pořádku splněn, není impaktovaný článek - prověří R. Divín u Evžena\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude sepsána licenční smlouva s ProNanoTech\nRizika: impaktovaný článek - vydaný do konce roku 2023\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  Š. Holečková, J. Dytrich, K. Houšková, R. Divín\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', 'Prověřit vydání impaktovaného článku.', 'divinrad', '2023-12-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-12-12 00:00:00'),
(507, 369, '2024-05-10', 'Čerpání prostředků: \n\nČerpáme dobře, lehce přečerpané ostatní přímé. \nČekáme na prodloužení projektu. Urgováno.\n\nPotřebujeme ze mzdových ušetřit 110 tis. Kč a zbytek mezd roztáhnout do července (jakmile bude smlouva).\n\nJulča poprosí Adama o přesuny mezi položkama rozpočtu. \n\nNa projektu musí zůstat: \nJulča\nHonza Růžička\nBára Vlasatá\nMartin Volf\n\n\nPlnění výsledků: \n- Případové studie\n- Whitepaper – policy brief v draftu – do května ve finálním draftu – je v řešení, průběžně konzultováno s koordinátorem\n– Závěrečná konference – na konci června (platí ŠPB/CZGBC)\n– Článek – je v draftu\n– 4 webináře, z toho 2 splněné\n– \n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n– smluváky k případovým studiím proběhly\n- na MPO vzniká pracovní skupina k implementaci EPBD – bylo by dobré se do ní dostat – přes ŠPB / Michal Čejka\n– o výsledky je zájem na MŽP – Šandlová Vlčková od ministra\n\nRizika: \n- viz analýza rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\n\nÚčastníci (partneři):  viz rizika\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Potřebujeme ze mzdových ušetřit 110 tis. Kč a zbytek mezd roztáhnout do července (jakmile bude smlouva).', 'volfmar3', '2024-05-20', '2024-08-14 17:29:24', 'lupisant', 'Prodloužení smlouvy z poskytovatelem.', 'lupisant', '2024-05-15', '2024-05-21 13:48:47', 'lupisant', 'Julča poprosí Adama o přesuny mezi položkama rozpočtu. ', 'hodkojul', '2024-05-16', '2024-05-21 13:48:50', 'lupisant', 'Julča tondovi pošle článek z NEXTBUIT', 'hodkojul', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-10 00:00:00'),
(508, 210, '2024-05-10', 'Čerpání prostředků: \nZbývá 2,7 mil Kč v materiálu\nPlánuje se prodloužení projektu o 9 měsíců\n\n\nPlnění výsledků: \n– Výsledky za nás plněny včas.\n– Project officer vrátil výsledky k dopracování. Budou se předělávat Deliverables WP4.\n\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):\n– demo validace, ale budou z toho články\n\nRizika: viz analýza rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\n- mírné zpožední kvůli starým rozvodům\n- do půl roku bude hotovo a může se začít monitorovat\n\nÚčastníci (partneři):  \n– Karviná je odtažitá\n– Nanopower dodali co měli\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-10 00:00:00'),
(509, 439, '2024-05-15', 'Čerpání prostředků: čerpání probíhá v pořádku (ostatní přímé náklady možné přesunout do osobních nákladů, ostatní přímé náklady- použití na testovací materiál) \nPlnění výsledků: v návaznosti na zkoušky (pro tento rok plánovány Ztech- ověřená technologie a D- stať ve sborníku)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace- NE, PR- NE, DV na rámec- NE; publikace jsou plánovány\nRizika: výsledky projektu\nOstatní: (přesah projektu do jiných): podobné zkoušky jsou realizovány pro jiné firmy (Flexibau, Cetris)\nÚčastníci (partneři):  KNAUF chválí spolupráci s UCEEB\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): byly plánovány schůzky v intervalu 2 měsíců; další schůzka plánována v návaznosti na zkoušky vzorků (některé vzorky byly dodány později)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'zuzansch', '2024-05-15 00:00:00'),
(510, 228, '2024-05-13', 'Čerpání prostředků: VO4 nad, VO1 dotahuje; dohromady méně, než je třeba\nPlnění výsledků: dobíhá dlouhodobé měření, vyhodnocuje VO1; akustika vyšla, požár též; chybí článek TZB info\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno doladit licenčku; dohodnout se, co VO4 chce z projektu; bude cílit spíše na zahraniční trhy (u nás dlouhé certifikační procesy); PR - Martin článek Volyně\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky již méně (není tolik potřeba)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(511, 468, '2024-05-13', 'Čerpání prostředků: pouze cestovní a pobytové náklady; vyšší než plán (při rozpadu na plánovaný počet cest); možno hradit z jiných zdrojů - ale obhajitelnost vůči MŠMT (porušení rozpočtové kázně)\r\nPlnění výsledků: cesta 3 - vyhodnocení dat, plán společných aktivit; workshop - plán letní školy\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): n/a\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): nějaký jiný projekt prof.Tywoniaka\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', 'dotaz MŠMT cesty autem x letadlem', 'reistkri', '2024-05-24', '2025-03-17 23:03:34', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(512, 461, '2024-05-17', 'Čerpání prostředků:ok, vypadá, že zbyde na mzdách (cca 260 000); DPH neuznatelné \nPlnění výsledků: zatím n/a \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): možná konference - zaslat Honzovi náležitosti publicity\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  Moisture guard - mírné riziko\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\n            ', 'náležitosti publicity Honzovi', 'reistkri', '2024-05-24', '2024-10-14 06:19:53', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(513, 272, '2024-05-20', 'Čerpání prostředků: podčerpáno, ale rozpočet plovoucí\r\nPlnění výsledků: Klára, Elen pracují na D4.2.2/3 (zpoždění, bude snad do konce června), ale tento navazuje na D4.2.2/3 (zaseklo se na T.Váchovi - musí dokončit); publikace - prý závazek 3 článků (budou někdy cca na podzim); máme témata, ale je potřeba zapojit lidi, co umějí psát akademické články\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace viz Plnění výsledků výše\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-STAR (propojenost i díky festivalu; snazší spolupráce s Operatorem); MoU o NEBu - přizvat Českou komoru architekt\"? - zjistí Klára\r\nÚčastníci (partneři): ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, Technical boards + schůzky v rámci WP\r\n            ', 'Sjednat schůzku s Tomášem Váchou', 'dvorakl7', '2024-05-24', '2024-10-14 16:22:25', 'reistkri', 'Projít GA ohledně závazku k publikacím', 'reistkri', '2024-05-24', '2024-10-07 12:42:30', 'reistkri', 'Zdůvodnit záměnu T.Váchy za Kláru (v technical reportu) - bude to už závěrečná zpráva za období 1.11.2024--30.4.2025', 'dvorakl7', '2025-05-30', '2024-10-14 16:22:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(514, 279, '2024-05-20', 'Čerpání prostředků: šul nul, čerpá akorát VO 0 (VO5 a VO1 velmi málo)\r\nPlnění výsledků: většina nejde za námi; splněn Twinning report; prý závazek i nějaké publikace - kouknout do GA\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): networking přináší další zakázky (IPR, smluvák); návaznost na konsorcium zřejmě nebude, ale možná získáme na svoji stranu DELFT\r\nÚčastníci (partneři): Praha - nutno hlídat; IPR - zainteresovaný (podařilo se je zapojit); NTNU - náročné, Annemie vyčerpává  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Prokomunikovat čerpání s Martinem Volfem', 'kuzmimic', '2024-05-24', NULL, '', 'Zaslat K.Pospíšilové rozpočet (rozpad rozpočtu na VO)', 'kuzmimic', '2024-05-24', NULL, '', 'Projít GA ohledně závazku k publikacím', 'reistkri', '2024-05-24', '2024-10-07 12:21:18', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(515, 121, '2024-05-21', 'Čerpání prostředků: nedočerpání mezd\nPlnění výsledků: chystá se dokumentace na vzorky, bude během léta\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno dohodnout podíly, následně připravit smlouvu k výsledkům;články jdou za námi; publikace jsou, dá se o tom psát dál (jako promo); komercializace ne, nevzniká nový produkt\nRizika: zůstává stejné, viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři): prostě Rýmařov, další spolupráci raději ne\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají, zápisy jsou\n            ', 'dohodnout podíly na výsledcích (ujasnit si naši představu + představu strojařů - následně schůzka s panem Buchalem)', 'divisja4', '2024-05-31', '2024-10-31 12:45:28', 'reistkri', 'sjednat schůzku s p.Buchalem ohledně podílů/smlouvy k výsledkům - zahrnout J.Dytricha', 'divisja4', '2024-05-31', '2024-10-31 12:44:08', 'reistkri', 'upravit % k publikacím', 'reistkri', '2024-05-24', '2024-10-30 14:33:36', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-21 00:00:00'),
(516, 323, '2024-05-21', 'Čerpání prostředků: čerpání v normě; bude vytvořena rezerva na odměny\nPlnění výsledků: kontrola postupu prací bude ověřena na koordinační schůzce (září 2024)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): první výsledek r.2025, smlouva o výsledku r.2026\nRizika: personální obsazení; HR - hledá vhodného člověka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři): každý z partnerů realizuje činnosti dle předem určeného výsledku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Naplánovat koordinační schůzku na září 2024', 'rutovmar', '2024-05-21', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-05-21 00:00:00'),
(517, 253, '2024-05-21', 'Čerpání prostředků: průběžné a v normě. Nyní otázka, zda se využijí finance na materiál (snímače). Bude event.převedeno do mzdových nákl. (bude domluveno s prof. Ryjáčkem). RP4 ok. RP5 - bude do konce roku vyčerpáno (mzdy ok)\nPlnění výsledků: za UCEEB ok; firma Elixeum - problém u SW. Ověřená technologie - v pořádku. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Elixeum není schopné vytvořit kvalitní SW s AI zohledňující množství různých faktorů. Finále vypadá na SW (u nás paralelně na výsledku pracuje Kuba Vaněk). Spíše odhad, že to nebude použitelné pro ŘSD. \nRizika:\n1) slabý výsledek SW. Návrh řešení (Kuba, Tonda): použít peníze na snímače a investovat do vývoje vlastní AI přes FIT (Honza Pošta ověří s Honzou Včelákem). Nutné by bylo ošetřit smluvně, aby Elixeum nenapadlo (100% podíl pouze UCEEB; nebudeme hradit podíl na budoucích zakázkách). TM Stav je interním aplikačním garantem - pozor! vztahují se zde pravidla Příloha č.1. \n2) Personální obsazení - od zač.května chybí 1 člověk na realizaci SW (postdoc odešel do zahraničí). Nemá kdo převzít modelaci mostu, z kterého se čerpají data pro AI. \n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  proběhla schůzka s Elixeum nad neplněním výsledku v 1Q. Bohužel firma stále nespolupracuje (stejný tým jak ve StructureGuard). \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každé 3.týdny schůzka především s Elixeum\n            ', 'Honza domluví s prof. Ryjáčkem, v rámci schůzky týmu, zda budou objednány snímače nebo náklady přesunuty do mezd.', 'postajan', '2024-06-20', NULL, '', 'Návrh řešení (Kuba, Tonda): použít peníze na snímače a investovat do vývoje vlastní AI přes FIT (Honza Pošta ověří s Honzou Včelákem). Ponechat čistě jako UCEEB výsledek z hlediska licenční smlouvy o využití výsledku. TM Stav - interní aplikační garant. ', 'postajan', '2024-06-20', NULL, '', 'Vyhledat náhradu za pracovníka pro modelaci SW pro AI - domluvit se s prof. Ryjáčkem.', 'postajan', '2024-06-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-05-21 00:00:00'),
(518, 380, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: VO2 a VO5 zatím trochu nedočerpává, VO1 mírně přečerpává - vcelku ok.\nPlnění výsledků: fokusní skupina v Ostravě duben, červen expertní skupina - bude se řešit podoba specializované mapy, my děláme v tuhle chvíli rešerše, z FITu se budou najímat interní experty, je to v rozpočtu v osobním. Stíhá se.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): mapa bude Open Access, bude potřeba probrat, jestli z toho bude přidaná hodnota pro UCEEB, nebo je to jenom služba pro projekt\nRizika: vyplněná tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  doc. Nevima (Opava, hlavní řešitel) to bere vážně, BeePartner svolává schůzky, v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - každý měsíc schůzky s celým konsorciem\n            ', 'Doplnit ROLE', 'stoladan', '2024-05-31', NULL, '', 'Doplnit ROLE', 'civinjan', '2024-05-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-22 00:00:00'),
(519, 234, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: jemně nedočerpané mzdové a hodně nedočerpané ostatní přímé, ale u LORCA to nebude problém\nPlnění výsledků: užitný vzor, který se musí podat co nejdříve - Zbyněk se musí rozhodnout, jestli podat přes rektorát, nebo to podáme sami - spíše zkusíme sami podat, musíme nahlásit na rektorát (Danka)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Většinové vlastnictví je ČVUT, Šamata na konci bude chtít(muset) licencovat, musíme vyřešit, jak vyřešit podíl SVÚM\nRizika: vyplněná tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) projekt tímto končí\nÚčastníci (partneři): v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): řeší se ad hoc, jak je třeba, dostačující vzhledem k projektu\n            ', 'Zbyněk vytvoří Fuzit a vyplní rektorátní formulář', 'zelenzby', '2024-06-28', '2024-11-01 13:31:53', 'stoladan', 'Danka pošle formulář Fuzit - rektorátní', 'stoladan', '2024-05-24', '2024-11-01 13:31:57', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-22 00:00:00'),
(520, 81, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: \n- 0 lehce přečerpaná\n- VO1 čerpá míň než by měla zbyde 60 tis.\n- VO2 asi dočerpá\n- VO5 zřejmě dočerpá\n\nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Tonda napíše Martinovi ať si zreviduje čeprání za VO1 a Robertovi ať zkoriguje VO5.', 'lupisant', '2024-05-24', '2024-05-28 15:48:43', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-22 00:00:00'),
(521, 81, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: \r\n- 0 lehce přečerpaná\r\n- VO1 čerpá míň než by měla zbyde 60 tis.\r\n- VO2 asi dočerpá\r\n- VO5 zřejmě dočerpá\r\nTonda napíše VO1 a VO5 aby si zkontrolovali čerpání.\r\nPřednostně zdrojovat lidi s vysokou hodinovkou, abychom nepřešvihli PMs.\r\n\r\n\r\nPlnění výsledků: \r\nD1.5 Policy pathways to impact a D7.3 MOOC – reálně bude do června. \r\nDatabáze PEDů\r\n\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\n- Blueprint pro psaní policy věcí\r\n– MOOC – Kurzy visí na platformě. 300 subscriberů prvního školení. \r\n\r\nRizika: \r\n– Databáze PEDů - má zpoždění, ale je to řešitelné\r\n\r\nOstatní: řada podaných projektů a běžících\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Tonda svolá revizi na 2. polovinu července.', 'lupisant', '2024-05-27', '2024-07-23 11:23:37', 'lupisant', 'S PR Terkou Michal a Tonda plán propagace MOOC – na URBIS se dohodnout s Terkou a udělat plán.', 'kuzmimic', '2024-07-31', '2024-07-23 13:32:37', 'lupisant', 'Letní revize – zkontrolovat, jak jsme na tom s databází PEDů', 'nikdo', '2024-07-31', '2025-01-14 15:22:32', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-06-21 00:00:00'),
(522, 469, '2024-05-23', 'Čerpání prostředků: čerpání v pořádku\nPlnění výsledků: naše dílčí úkoly splněny v termínech\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Kuba tvrdí, že DOOSAN jde úplně špatnou cestou (technicky i ekonomicky), ale nedají si říct\nRizika: DOOSAN musí dodat materiál a my ho musíme odzkoušet, riziko, že to nedodají včas - Vašek Vodička s nimi intenzivně komunikuje a snaží se tomu předejít\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Danka zažádá Vaška Vodičku o podklady k projektu (zatím je nemáme)', 'stoladan', '2024-05-31', '2024-12-04 09:57:28', 'stoladan', 'Vašek dodá Dance oficiální podklady (návrh projektu, má-li) k projektu NCE, aby je mohla zadat do systémů', 'vodicvac', '2024-06-14', '2024-12-04 09:57:30', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-23 00:00:00'),
(523, 338, '2024-05-23', 'Čerpání prostředků: finančně se dočerpá, pokud ne do původního konce projektu, tak určitě do konce prodloužení\nPlnění výsledků: Projekt je ve zpoždění, ale bude se žádat o prodloužení. Rozpočet se nemění, musí se pouze rozmělnit. AG stále ještě není spokojen s výsledkem. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): možná budou následné úkoly od MPO, projekt nebo další rozvoj tématu zatím není v plánu\nRizika: vyplněná tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  komplikované konsorcium, především komunikace s CEVRO, opatření definována v tabulce rizik\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', 'odeslání žádosti o změnu', 'stoladan', '2024-05-31', '2024-12-04 12:50:19', 'stoladan', 'Vyjednat obsah dodatku Smlouvy', 'novotk15', '2024-07-31', '2024-12-04 12:50:23', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-23 00:00:00'),
(524, 246, '2024-05-24', 'Jak je to s Vojtou a Fakultou etc?\nČerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(525, 237, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: Bude prodloužení projektu do 6/2025. Převede se část peněz - návrh plošně 10%.\nPlnění výsledků: Posun jednoho výsledku v rámci změny.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Výsledek ještě není k plné komercializace, byl by potřeba další projekt. Regulus ještě nekývl na pokračování. Na konci bude asi jenom malá Kubova licence.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) viz výše\nÚčastníci (partneři):  v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dodání podkladů pro změnu.', 'matustom', '2024-05-31', '2025-04-25 10:24:01', 'stoladan', 'Potvrzení od FS a Regulus, že souhlasí s převodem 10%', 'matustom', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(526, 246, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: Jemně se přečerpává u VO2. Zbývá 330 na Ostatních přímých, bude použito na grafika frontendu. Zbytek do Osobních.\nPlnění výsledků: Proběhla změna hlavního řešitele na Vojtu. Vojta i Tomáš jsou tam pořád za FS, Vojta souběžně i za nás (VO5). \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Výsledek se ukazuje jako kvalitní. Budeme tlačit na to, aby bylo rozdělení 50% na 50% (Software) a neřešila by se licenčka, každý bude pokračovat se softwarem dle vlastních potřeb. Výsledek se zveřejní na stránkách (výzkum ve veřejném zájmu PP1). Ale pokud z výsledků vyjde zisk (zapojí se do komerčního produktu), je povinnost informovat druhou stranu a dořeší se Licence etc.\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) asi další Théta, bude se řešit na podzim\nÚčastníci (partneři): AG (MPO) vůbec nekomunikuje. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(527, 315, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: Bude se převádět část peněz z FS na UCEEB kvůli změně úvazku Vojty (2025 a 2026). Přechází pod Moderní energetiku, musí se dobře přezdrojovat\nPlnění výsledků: Jsme v počáteční fázi vývoje nástrojů. Reporty jsou v pořádku, stíhá se. Byly už i dva workshopy etc.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): hlavně se na něm učíme\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) navazují na to další projekty, co se týče zkušeností (např. FlexeOn)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dodat změnu Vnitrodohody (Dodatek).', 'zavrevoj', '2024-09-30', '2024-11-01 11:29:05', 'stoladan', 'Dodat podklady pro výsledky, kde nejsme jako vedení Delivarablu etc.', 'zavrevoj', '2024-05-31', '2024-11-28 13:20:16', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(528, 316, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: tato etapa se v tuto chvíli nedočerpává - VO0 málo, VO2 celkem ok, VO5 málo - ale není třeba v tuto chvíli řešit. \nPlnění výsledků: dle plánu, není v tuto chvíli problém\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) komercializace ne, je to pro potřeby Prahy, v budoucnu se budeme moci prezentovat návody pro energeticky plusové čtvrti\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  PDS i PSOE se s námi intenzivně radí, máme mezi nimi dobrou roli, projekt tvoří dobrou platformu pro komunikaci a strukturované jednání\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(529, 270, '2023-10-24', 'Revize nezrealizována, jelikož se nedostavil Tomáš Vácha, který byl tou dobou na dovolené. Bohužel nebyla předána informace o revizi na členy týmu ani vedoucí VO. Projektovému nebyla dále avizována změna kompetencí v týmu, kdy hl.vedoucím týmu se stal Wojtek, namísto Tomáše Váchy. \n \nČerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-05-24 00:00:00'),
(530, 314, '2024-05-27', 'Čerpání prostředků: \n- čerpání mzdových – je tam rezerva, dojde ke změnám, není problém\n- čerpání věcných – potřebujeme převést rozpočet – Tonda pošle Terce podklad\n\nPlnění výsledků: \n- Zahájit práce na policy brief (Terka)\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n– materiálový výzkum děláme pro SKANSKA\n– dohodnout se se SKANSKA na možnostech využití dat pro článek (materiálové vlastnosti nejsou zajímavé, možná by šlo udělat LCA a to opublikovat)\n\nRizika: \nviz matice rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nEUKI – školení\n\nÚčastníci (partneři):\nSKANSKA – viz výše\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):\n- tým se schází cca jednou za měsíc\n- koordinační schůzky konsorcia\n            ', 'Tonda pošle Terce tabulky rozpočtu, a Terka navrhne převody v letech a kategoriích.', 'lupisant', '2024-06-25', '2024-07-24 18:32:06', 'lupisant', 'Terka svolá koordinační schůzku se SKANSKA', 'pavluter', '2024-06-28', '2025-01-14 15:23:57', 'lupisant', 'Terka navrhne řešení stran personálního obsazení, s Martinem to dořeší', 'pavluter', '2024-06-14', '2025-01-14 15:24:02', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-27 00:00:00'),
(531, 288, '2024-05-28', 'Čerpání prostředků: na konci dle predikce zbyde 95 000; travel costs - vyčerpá se (Berlin, konference - dvoudenní, 2/25, pojede více členů týmu...), též se bude čerpat na publication (v plánu články); trainings - chystají se final workshopy; ohlídat nazdrojování Tondy (design final workshopů, odborný garant)\r\nPlnění výsledků: guidelines splněno, stále probíhá příprava tréninkových materiálů (mělo být v březnu, v podstatě hotovo, vyšperkovává se); pilotní workshopy - poslední v červnu; final workshop - příští rok; 15 workshopů - až s koncem projektu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v rámci stanovených výstupů;v plánu publikace + účasti na konferencích (IEA EBC Annex 89 - prezentace výstupů projektu); vědecké výstupy jsou, ale ne ve smyslu aplikovaných výsledků; uplatnění: Recyklační akademie (highlight projektu) - mohla by být dlouhodobějšího formátu\r\nRizika: zůstávají stejná, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): bude navazovat projekt v rámci výzvy Life (selektivní demolice)\r\nÚčastníci (partneři): ok, sem tam nutno hlídat (viz analýza rizik) \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): týdenní frekvence; konsorcium - online měsíčně, prezenčně - cca po 6 měsících; \r\n            ', 'Nazdrojovat Tondu - mzda z kofinu, úvazek 1,0 za celý projekt', 'dytrijak', '2024-05-29', '2024-06-10 15:16:53', 'dytrijak', 'Plán PR a diseminačních výstupů', 'vlasabar', '2024-06-07', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-28 00:00:00'),
(532, 226, '2024-05-27', 'Čerpání prostředků: v červnu změny, na konci cca 93 000 (vyrovnávalo se mezi 2 GAČR projekty); mzdy - nebudou celé uznatelné - kvůli limitu 60 000\r\nPlnění výsledků:v průběžné zprávě některé neuznány (nenaplnění definice výsledku); u jednoho vytčen odklon od tématu projektu (dle Toma naprosto obhajitelné, souvislost je) + chybějící afiliace na ČVUT; budou vykázány výsledky i starší (2022 - konferenční příspěvek, sborník teprve vyjde)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Biochart - TAČR se Skanskou (příměs do betonu vyplynula z tohoto projektu); Indorama Ventures\r\nÚčastníci (partneři): ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, cca 1-3 měsíce\r\n            ', 'mzdový limit - jak podchytit v čerpání/vykazování mzdy nad 60 000 (část do neuznatelných nákladů); tento projekt končí v 2/2025', 'dytrijak', '2024-06-14', '2024-06-10 15:17:22', 'dytrijak', 'Ověřit u GAČR, zda je možné nahradit příspěvek ve sborníku impaktovaným článkem?', 'reistkri', '2024-06-14', '2024-10-30 16:15:59', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-28 00:00:00'),
(533, 230, '2024-05-29', 'Čerpání prostředků: \r\nPlnění výsledků: Výstupy se plní v pořádku, Příručka byla reportována na TAČR v průběžné zprávě za r. 2023, bude aktualizovaná o informaci k Toolboxu. Toolbox je již dokončen. Výsledek bude reportován ve zprávě za r. 2024.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): potřeba zjistit % rozdělení výsledků a domluvit se s Rigou, jak to bude reportováno vůči ERA-NET.\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Toolbox bude využit v projektu ARV\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, A. Lupíšek, Š. Holečková, Z. Mlejnek, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'R. Wawerka domluví se Sofianem představení Toolboxu Tondovi Lupíškovi - během prázdin. ', 'wawerrob', '2024-08-31', NULL, '', 'Štěpánka zjistí podmínky dle původního návrhu projektu + z konsorciální smlouvy, jak jsou rozděleny výsledky projektu. ', 'holecste', '2024-06-30', '2024-08-12 09:40:13', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-05-29 00:00:00'),
(534, 403, '2024-05-29', 'Čerpání prostředků: přečerpává se o 180 tisíc, což je hodně - je možné, že má nastavený větší úvazek VO0, každopádně MV a JD zkontrolují, kde se to děje.\nPlnění výsledků: trochu zpoždění s článkem, v případě neschválení budeme žádat o změnu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): výsledky budou na webových stránkách, něco jako SBTool kalkulačka - část zadarmo, další funkcionalita zpoplatněná\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) diseminace se bude řešit hodně díky EUKI, v návaznosti bude Life 2024\nÚčastníci (partneři): nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): scházení se po částech, brzy bude jedna hromadná\n            ', 'Danka pošle podklady k oponentnímu řízení z loňského roku', 'stoladan', '2024-06-07', '2025-04-11 10:40:16', 'schwami5', 'Martin zkontroluje čerpání, protože se přečerpává', 'volfmar3', '2024-06-14', '2024-11-06 10:03:21', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-29 00:00:00'),
(535, 450, '2024-05-30', 'Čerpání prostředků: čerpá se v pořádku\nPlnění výsledků: z naší strany plníme, co dle harmonogramu máme\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v tuto chvíli se ještě neví, ale max. pokračování ZV\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nejsou, ale je to slabina, bylo upozorněno, Kamil zváží doporučení Pavle Ryparové            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-30 00:00:00'),
(536, 370, '2024-06-04', 'Čerpání prostředků: v červnu dojde k přesunu lidí, aby čerpání sedělo - rozpočet je fluidní uvnitř jednotlivých WP\nPlnění výsledků: nevedeme žádný celý WP, ve WP2 Citylab Prague vedeme akorát task, děláme monitoring několika budov (5), budou vznikat doporučení, ostatní WP mají dávat doporučení (metodiky), aby se to podle nich dělalo - v tuhle chvíli je tam trochu zmatek. V září 10.-11. bude na UCEEB General Assembly.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podáváme patent na Hybridní zelenou střechu, veškeré původcovství za námi - hlavně v rámci SIC projektu, na Substrát s recyklátem máme Fužit (z Revozim), který vstupuje do tohohle projektu, bude se ladit, bude vznikat registrace, aby se dal v ČR podávat (s firmou BBkom). Licenční smlouva ještě není udělaná, ještě se jedná a testuje.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) 1) směr substrátů, 2) možná spolupráce s IPR\nÚčastníci (partneři):  Ecoten (viz rizika)\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'Danka pošle ke kontrole Michalovi výstupy Deliverables, jestli jsou to ty správné', 'stoladan', '2024-06-14', NULL, '', 'Pročíst si Využití výsledků o tom, co se chystá.', 'dytrijak', '2024-06-14', '2024-11-22 16:04:31', 'dytrijak', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-04 00:00:00'),
(537, 333, '2024-06-04', 'Čerpání prostředků: dle Dančina odhadu se nedočerpává, na FSV nechtějí udělat trojdohodu, radši by převedli peníze na UCEEB, musí se vyčerpat peníze na studentech\nPlnění výsledků: asi se bude žádat o prodloužení hodnocení\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných): souvislost s dalšími zelenými střechami (vrstvení), jeden GAČR je podaný, zjistit možnosti s Watter4All (TAČR), Life má CA. Dělají se experimenty na FSv a pracuje se s Farmbotem - spolupráce se školami?\nÚčastníci (partneři): nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'zkontrolovat mzdy, zatím se nedočerpává', 'volfmar3', '2024-06-14', '2024-11-21 09:06:57', 'stoladan', 'Zadat informace k Participant portalu (Tondova tabulka)', 'snehomic', '2024-06-07', NULL, '', 'Podívat se, jestli neexistuje nějaká výzva pro práci s Farmbotem, třeba ve spolupráci se školami', 'zuzansch', '2024-08-30', '2024-11-21 09:07:20', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-04 00:00:00'),
(538, 404, '2024-06-05', 'Čerpání prostředků: v pořádku (lehký přebytek)\nPlnění výsledků: první výsledky jsou plánovány až na rok 2025\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): prozatím nic\nRizika: prozatím nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných): prozatím nic\nÚčastníci (partneři):  v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každý měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'zuzansch', '2024-06-05 00:00:00'),
(539, 270, '2024-06-11', 'Čerpání prostředků: nutné intenzivnější čerpání prostředků; v plánu 2 velká VŘ na výzkumy 3-4Q 2024\nPlnění výsledků: open-access databáze hotová; v přípravě drafty článků - hotovo na konci r. 2024\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace NE, publikace ANO, diseminace prostřednictvím nové PR a PR agentury v r. 2025; výzkumné aktivity probíhají dle harmonogramu\nRizika: projekt personálně i finančně stabilizovaný a běží bez problémů\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Na všeobecné úrovní věcně souvisí s ostatními projekty, které se týkají procesů demokratizace v energetice\nÚčastníci (partneři):  vzorní!\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ANO\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-06-11 00:00:00'),
(540, 277, '2024-06-11', 'Čerpání prostředků: čerpání probíhá dle odpracovaných hodin, kontrolní dny každý kvartál\nPlnění výsledků: plnění výsledků projektu v pořádku, kontrola každé 3 měsíce na projektu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): M. Nesládek se domluví s PMAC-p. Michkem na rozdělení duševního vlastnictví - online Kalkulátoru pro zhodnocení zapojení instituce do ES, musí se řešit v kooperaci s MŽP, který je vlastníkem výsledků projektu\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, Š. Holečková, M. Nesládek, R. Wawerka, Z. Mlejnek, W. Belch\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají pravidelně\n            ', 'Michal Nesládek kontaktuje p. Michka z PMAC a domluví se, jak se bude postupovat pro zajištění licence pro online kalkulátor.', 'neslamic', '2024-06-30', NULL, '', 'Wojtek se domluví s Tomášem Matuškou, jak vypadá studie pro Třebíč. Deadline je do konce Q11, tj. odevzat do 31/10/2024.', 'belchwoj', '2024-06-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-06-12 00:00:00'),
(541, 446, '2024-06-17', 'Čerpání prostředků: nedočerpání; revize srpen/září\nPlnění výsledků: 1.rok řešení - 1 peer review, účast na konferenci (ICCS - září prof. Hájek) - příspěvek ve sborníku; práce na impaktovaných článcích (možná letos)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace NIC; kontaktovat novou PR pro případ novinek a aktualizací\nRizika: zatím vše běží dle předpokladu\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ANO, Magda Novotná připravuje BIOCHAR; znovu podáván GA ČR CZ-DE\nÚčastníci (partneři): --\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ANO\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-06-17 00:00:00'),
(542, 105, '2024-06-24', 'Čerpání prostředků: \nZbývá:\n- Osobní: 180\n- Ostatní přímé: 520\n\nTonda napíše Koordinátorce, že bychom chtěli převést 350 do mezd – koordinace dokončovacích prací v Kašavě.\n\nProdloužení projektu – stanovisko zpravodaje budeme vědět v srpnu (neformálně).\nV srpnu si řekneme jak dál. \n\n\nPlnění výsledků: \n- stavba\n- musí se udělat MAR \n-- Kašava\n-- TERAZA - budeme měnit hardware\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n\nRizika: \n– poruchy na jednotce\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n           ', 'Tonda napíše Koordinátorce, že bychom chtěli převést 350 kKč do mezd – koordinace dokončovacích prací v Kašavě.', 'lupisant', '2024-06-27', '2024-07-01 12:43:52', 'lupisant', 'Tonmda svolá scůhzku na 2. polovinu srpna', 'lupisant', '2024-06-26', '2024-07-24 18:29:30', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-06-24 00:00:00'),
(543, 312, '2024-06-24', 'Čerpání prostředků: pod čerpáním, bude dočerpáno\r\nPlnění výsledků: Plní se, příprava Pilot Actions, Proběhl Local Stakeholder Meeting 19/6/2024, participace CTU na Recyklohraní - sběr elektroodpadu ve školách, nastavila se lepší spolupráce s konsorciem; \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude řešeno v budoucnu, ve smlouvě s mezinárodním konsorciem\r\nRizika: doplnění týmu za UCEEB, oslovit UJEP\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): přesah do projektu WEEEWaste, dořešit dobropis\r\nÚčastníci (partneři):  M. Tobiáš, T. Matuška, J. Dytrich, T. Lupíšek, Š. Holečková, K. Daníčková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano pravidelně 1-2 do měsíce cally s partnery\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-06-27 00:00:00'),
(544, 322, '2024-06-24', 'Čerpání prostředků: nedočerpáno na mzdách, T. Matuška ví a bude řešit\r\nPlnění výsledků: modifikace výzvy na podporu Recyklace elektroodpadu, aktivně v jednání s MŽP a SFŽP, Analýza trhu na připomínky, doporučení pro EU, cíl zkusit se dostat do dokumentu-připomínky-doporučení vlády, modifikace sběru elektroodpadu; motivace trhu na dotace\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): legislativní rámec projektu - jednání s MŽP a SFŽP\r\nRizika: personální kapacity za UCEEB\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): tématicky do Circular WEEEP\r\nÚčastníci (partneři):   M. Tobiáš, T. Matuška, J. Dytrich, T. Lupíšek, Š. Holečková, K. Daníčková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné cally celého konsorcia 1x měsíčně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-06-27 00:00:00'),
(545, 497, '2024-06-24', 'Čerpání prostředků: čerpá se dle plánu\r\nPlnění výsledků: projekt je na začátku, participuje J. Maščuch\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): projekt teprve začal\r\nRizika: zpoždění Partnership Agreementu-odstoupení partnera-Lombardy Region; řešíme\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):   M. Tobiáš, T. Matuška, J. Dytrich, T. Lupíšek, Š. Holečková, K. Daníčková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelně 1x za měsíc\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-06-27 00:00:00'),
(546, 546, '2024-06-25', 'Čerpání prostředků: Domluva, že se za 1. pololetí nebude na projektu nic vykazovat, vše vykážeme až v druhé půlce.\nPlnění výsledků: plní se, ale nevykazují se\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  ČVUT organizuje dobře\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-25 00:00:00'),
(547, 387, '2024-06-26', 'Čerpání prostředků: lehce přečerpáno ve mzdách\nPlnění výsledků: 2x prototypy v plánu na r. 2026; na konci I. etapy - Gfunk - v tuto chvíli není nic (závazný parametr to není)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řešeno v rámci licenční smlouvy a rozdělení % podílů; komercializace je zatím brzo \nRizika: administrativně-technická viz záložka Analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): Nutné, aby Narran domluvil převod práv do ISKP s agenturou Gral Expert; Narran má povinnost dle RoPD na publicitu\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Domluvit s Narran převod práv do ISKP pod Narran. Aktuálně má plná práva stále agentura Gral Expert. ', 'adamodan', '2024-07-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-06-26 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(548, 401, '2024-06-27', 'Přítomni: Včelák, Lupíšek, Stolařová, Hejtmánek, Velebil, Pošta, Dytrich, Volf\r\n\r\nČerpání prostředků: U mzdového VO1 jemňounce přečerpává, celkově plán vychází na 98%, takže naprosto v pořádku. Ostatní přímé ještě nevyčerpány, Požárníci 95, Monitoring 100, Konstrukce 220 - všichni byli uvědoměni a počítají s tím - nechceme žádat o finanční změnu.\r\nPlnění výsledků: Budeme mít problém s názvy výsledků článků, musíme zažádat před koncem projektu o změnu (jarní revize 2025)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): VO4 - spíše čistě publikace, VO1 - bude zkoušet na Envilopu, VO5 - články, zkoušení\r\nBudeme používat dvojí aknowledgment i na mezinárodní COST HELEN (nemělo by to nikomu vadit)\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím nic konkrétního\r\nÚčastníci (partneři): nejsou\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): části jsou na sobě relativně nezávislé, schůzky se dějou individuálně\r\n            ', 'Změna názvu článků na MŠMT, měli jsme je příliš konkrétní v návrhu', 'stoladan', '2025-04-30', '2024-12-04 13:00:39', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-27 00:00:00'),
(549, 399, '2024-07-02', 'Čerpání prostředků: Rezerva ve mzdách, 2x DPP/DPČ. Na konci roku očekáván zůstatek cca 85 tis. Kč. Řešení: navýšit úvazek Hance Kárníkové odhadem celkem na cca 0,4 (rozhodnutí stačí v září/říjen 2024 na II. revizi). Nutné změnu oznámit na MKČR (podá fakulta)\nPlnění výsledků: naplánované na r. 2024 - ok. Publikace ve sborníku hotova, čeká se na SCOPUS č. = bude doplněno do V3S. Afiliaci ve V3S - řešit prostřednictvím DPP s katedrou. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): vznikne Nmet určená pro MKČR (vznikne soubor řešení př. pro technické pracovníky). Vznik nové poptávky stran Pražského Hradu (mimo projekt)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) ne\nÚčastníci (partneři):  nerelevantní\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', 'Výsledek - publikace ve sborníku. Zaslat odkaz na V3S, až bude doplněn SCOPUS. ', 'karnihan', '2024-09-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-07-02 00:00:00'),
(550, 384, '2024-07-02', 'Čerpání prostředků: Lehce přečerpáno\nPlnění výsledků: řešení v začátku \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ano, bude řešeno v rámci licenční smlouvy\nRizika: Po technické stránce bez rizika. \nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  rozdělení práv IP v řešení\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky probíhají interní i s partnery\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-07-02 00:00:00'),
(551, 502, '2024-07-11', 'Čerpání prostředků: It´s money for FTE (not total), you have to keep the original FTE.\nThe project is whole under VO5 and that´s correct. VO1 is taking over Nicos´s part, we will see in the future, if the budget will be divided. \nTimesheets:\nSofiane fills in for: himself, Jakub Diviš\nZdeno fills in for: himself\nJan R. fills in for: himself\nThe timesheets has to be delivered in original to FEL (Zbožínková).\n\nPlnění výsledků: 1 impact with foreign contribution is done, published. (it´s 1 per year per Working Task). We lead 2 Working Tasks\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Project is mostly for publications.\nRizika: see the table\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'send a list of results to Danka', 'kichosof', '2024-07-31', '2024-12-04 13:06:30', 'stoladan', 'zjistit, jestli je tam implementace', 'stoladan', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-07-11 00:00:00'),
(552, 81, '2024-07-23', 'Čerpání prostředků: \n– při současném tempu čerpání na konci zbyde 9 tis, mělo by to být v pořádku\n– rizikem je přečerpání člověkoměsíců\n\nPlnění výsledků: \n– MOOC – v létě budou videa uploadována na portál, propagaci bude řešit komunikační partner\n– databáze PED se naplní podle závazků ve SPARCS\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n\nRizika: \nPřečerpání člověkoměsíců.\nTonda s Kubou překontrolují člověkoměsíce, v případě hrozícího přečerpání o více než 25 % je potřeba to komunikovat s koordinátorem.\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-07-23 00:00:00'),
(553, 105, '2024-08-13', 'Projekt se neprodlužuje, končí na konci září.\n\nČerpání prostředků: \nVO1 je domluvená\nVO2 je ok\nVO3 je ok\nVO4 je přečerpaných 60 tis. a je to tak domluvené. \nCelkově – čerpání ok.\n\nKuba poprosí o aktualizaci směnného kurzu v projektovém řízení na poslední etapy.\n\n\nCesta na finální meeting bude z jiných zdrojů.\nMůže se stát, že bude potřeba jedna služební cesta do Španělska.\n\nPlnění výsledků: \n- post-monitoring nestihnul proběhnout – bude se řešit na steering commitee, bude se dokládat pomocí simulací.\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n– jednotky zkusíme nabídnout jako produkt RECUAIR\n\nRizika: \n- riziko, že monitoring nebude dostatečný pro výsledky\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-08-13 00:00:00'),
(554, 253, '2024-08-29', 'REVIZE POUZE K VÝSLEDKŮM PROJEKTU\n\nČerpání prostředků: --\nPlnění výsledků: viz Rizika\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: partner projektu - firma Elixeum, která se dosud nezapojovala na vývoji SW. Probíhaly pravidelné schůzky. Aktuální stav: Elixeum zpracovalo data dle dohody s ČVUT. Přesto jejich % podíl na tvorbě Gfunku, R a Ztech je nulový, předběžná dohoda na rozdělení duš.vlastnictví v konsorciální smlouvě neodpovídá skutečnému zapojení firem. \nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Další setkání s partnery proběhne 23. 9. Poté se rozhodne, jak bude % rozděleno duševní vlastnictví v licenční smlouvě.  \n            ', 'Schůzka s Elixeum a TM Stav nad výsledky a jejich plněním. ', 'postajan', '2024-09-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-08-29 00:00:00'),
(555, 524, '2024-10-11', 'Kick off - rozdělení úkolů, todo list zde: https://campuscvut.sharepoint.com/:x:/r/sites/Team-SlubyinfrastrukturyOPTAK/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDFC7AF80-DA7F-40C3-93DA-8265E315D5BC%7D&file=Slu%25u017eby_infrastruktury_TDL.xlsx&action=default&mobileredirect=true \r\n            ', 'RoPD bod 6.13.2.(str.14):Zveřejnění seznamu nabízených služeb etc.; musí být splněno do 29.10.', 'valente3', '2024-10-21', '2024-11-25 09:17:41', 'valente3', 'Zajistit povinnou publicitu projektu', 'klauster', '2024-10-18', '2024-11-05 15:24:47', 'klauster', 'Ceník služeb', 'lupisant', '2024-10-14', '2025-05-07 10:46:40', 'lupisant', 'Kontrola textu webu - následně zaslat ke komentářům Robertovi a pak na PR Terku + zadat projektovému konzultaci na API', 'lupisant', '2024-10-14', '2025-05-07 10:47:23', 'lupisant', 'zjistit registr de minimis', 'klauster', '2024-11-01', '2024-11-05 15:24:52', 'klauster', 'reistkri', '2024-10-15 00:00:00'),
(558, 461, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se; zůstatek cca 67 000; dočerpá se\r\nPlnění výsledků:prototyp splněn, ale bude se vykazovat až ve 2025;na ostatních se pracuje \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): konference v 9/24 (není ofiko výsledek projektu; autor Honza)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc, bez zápisu\r\n            ', 'zaslat Honzovi oznámení o převodu do dalšího roku', 'reistkri', '2024-10-14', '2024-10-14 11:26:06', 'reistkri', 'převod z materiálu do mezd - zjistit, jestli bez žádosti o změnu', 'reistkri', '2024-10-15', '2024-10-16 12:10:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-16 00:00:00'),
(559, 461, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-14 00:00:00'),
(560, 388, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: nečerpá se (zatím)\r\nPlnění výsledků: v realizaci\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): dodat podklady pro web\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): JEREMIÁŠ (OP TAK)\r\nÚčastníci (partneři):  haha\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):cca 1/měsíc, bez zápisu\r\n            ', 'podklady pro web (AJ verze)', 'vcelakj1', '2024-10-15', '2025-04-16 12:48:00', 'klauster', 'povinná publicita partner (web, soc.sítě, plakát)', 'vcelakj1', '2024-10-18', '2025-04-16 12:48:01', 'klauster', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-14 00:00:00'),
(561, 546, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se především ve Službách, Danka se bude ptát, jestli můžeme prodloužit do dalšího roku (kvůli konferencím, obsluha Kanceláře)\r\nPlnění výsledků: začátek listopadu jde Strategie na Kolegium rektora, v průběhu října se představuje na vedení ČVUT, v prosinci podepsání rektora\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řeší se, čím se bude financovat udržitelnost/implementace strategických cílů/tvorba akčních plánů (5 letpo skončení projektu- až do 2030) - z PPRO? Je třeba dořešit na rektorátní úrovni - jako úkol má Tonda (viz PPRO) ve spolupráci s Kačkou\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Důležité je provedení implementace etc., ale v tuhle chvíli nejsou známé zdroje, musí dořešit rektorát.\r\nÚčastníci (partneři): pracovní skupiny pro kapitoly (napříč ČVUT) - skvělá komunikace, chybí informovanost školy, že se Strategie tvoří (děkani, další funkcionáři)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\r\n            ', 'Zjistit, jestli můžeme projekt za nás prodloužit do dalšího roku.', 'stoladan', '2024-10-18', '2024-12-04 13:42:02', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-14 00:00:00'),
(562, 554, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: nedočerpané ostatní - především cestovné, služby. Holky promyslí, jak utratit (workshopy, cesty (návštěva univerzity v UK), seminář FrankBold.\nPlnění výsledků: dle harmonogramu (hlavně ETUR)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): LinkedIn Kanceláře udržitelnosti, web: udržitelnost.cvut.cz\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) neví se, jestli bude příští rok financování, \nÚčastníci (partneři):  nejsou (jenom rektorát)\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', 'Domluvit se s Terezou o zveřejnění na webu, stránkách, sockách', 'salkokat', '2024-11-30', NULL, '', 'Zjistit, z čeho se bude platit udržitelnost GreenDeal NPO - bude návazné PPRO?', 'lupisant', '2024-11-30', '2025-05-07 10:48:14', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-14 00:00:00'),
(563, 272, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: VO5 a VO1 nedočerpává; personální poddimenzovanost - další člověk?\r\nPlnění výsledků: zpoždění, nejsou lidi. 4.2.-2 - řeší se připomínky; 4.3._1 - Klára na tom pracuje; 3.4 - píše se; problém s náborem studentů (pravidelná \"dodávka\") - máme výpadek\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): jméno v evr.bauhausu - ale nemá, kdo by to dělal (promarněná příležitost), mělo by se z toho více těžit; udělat web neb; klára má člověka, co napíše článek/příspěvek na konferenci\r\nRizika: plnění výstupů; viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-STAR, podal se OneNature (velký přesah), ASCEND\r\nÚčastníci (partneři): team NTNU - náročné\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): v rámci WP + technical boards\r\n            ', 'doplnit NEBaře - nutná předchozí diskuse (Robert)', 'wawerrob', NULL, NULL, '', 'VO1 - posílit čerpání (info)', 'reistkri', '2024-10-16', '2024-11-05 10:41:47', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-14 00:00:00'),
(564, 279, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: přečerpává se - ponížit Michalovi úvazek\r\nPlnění výsledků: nějak se plní, ale se zpožděním; bude publikace (kniha Springer)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude publikace (kniha Springer) - Licia; 06/24-URBIS (Neb workshop)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):CRAFT, OneNature (v hodnocení), ASCEND\r\nÚčastníci (partneři):  NTNU\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - bude meeting konsorcia\r\n            ', 'technical boards - checknout plnění zpožděných výstupů z naší strany?', 'kuzmimic', '2025-04-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-14 00:00:00'),
(565, 253, '2024-10-17', 'Čerpání prostředků: V pořádku. \nPlnění výsledků: Bude podána žádost o změnu výsledku R na O (dle doporučení z věcné kontroly projektu z 3.10. 2024). Bude podána Žádost o prodloužení termínu odevzdání finálního výsledku s posunem o maximální dobu 6 měsíců. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): aktuální podíl na výsledcích bude zpracován do návrhu licenční smlouvy. Podíly Přílohy č. 2 konsorciální smlouvy neodpovídají skutečnému zapojení partnera Elixeum.\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Interní aplikační garant - TM Stav - bude požádán o souhlas se změnou výsledku typu R na O.', 'rutovmar', '2024-10-17', '2024-10-22 19:27:51', 'rutovmar', 'Příprava Žádosti o prodloužení termínu odevzdání finálního výsledku Ztech.', 'rutovmar', '2024-10-21', '2024-10-24 14:27:25', 'rutovmar', 'Rozdělení podílů vlastnictví a komercializace výsledků bude upřesněna v licenční smlouvě, kterou připraví Kuba ve spolupráci s Honzou Poštou. ', 'dytrijak', '2024-11-13', '2024-11-08 12:20:11', 'dytrijak', 'Šablona ekonomických přínosů výsledku Ztech, dle MET-12 a požadavku TAČR. Poslat na Kubu. Dytricha.', 'rutovmar', '2024-10-21', '2024-10-24 16:04:17', 'rutovmar', 'Kuba připraví návrh ekonomických přínosů výsledku Ztech a zašle Honzovi Poštovi a Markétě k další komunikaci s firmou Elixeum a TM Stav. ', 'dytrijak', '2024-10-31', NULL, '', 'rutovmar', '2024-10-17 00:00:00'),
(566, 403, '2024-10-18', 'Čerpání prostředků: nedočerpání ostatních přímých, reší se varianta, že se dočerpá nákupem počítače a licence software + plánované náklady na workshop a ZC + se využije FÚUP a navýšení Osobních nákladů o 10% položky. Je potřeba dobře propočítat, jinak je nutné ihned zažádat o změnu.\r\nPlnění výsledků: žádost o změnu z hlediska typu výsledků (V změna na O), názvů článků; posunutí splnění Jimp na leden, není schválen + žádost teoreticky možnost žádosti o změnu hlavního řešitele; \r\nNebylo moc čas se tomu věnovat - ale výsledky se alespoň v nějaké formě stihnou. Detaily viz Výsledky\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím se řeší spíše příležitostně, Honza promyslí; komercializace softwaru se bude řešit v pozdějších fázích projektu.\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) je to provázané s ELKI, příprava na LIFE - pokud by vyšel, tak by to bylo v perfektní synergii\r\nÚčastníci (partneři):  jsou jen neoficiální - IOER (Německo), ETH (Švýcarsko), ZAG  (Slovinsko)- probíhá dobře\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): celkově projektová jednou za půl roku, ale probíhají dílčí\r\n            ', 'Domyslet rozpočet a vyřešit změnu.', 'pestaja2', '2024-10-25', '2025-04-11 10:40:20', 'schwami5', 'Domluvit s Dankou Oponentní řízení na leden', 'pestaja2', '2024-10-31', '2025-04-11 10:39:55', 'schwami5', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-18 00:00:00'),
(567, 450, '2024-10-18', 'Čerpání prostředků: Materiál ok, osobní ještě ověřit, ale mělo by to být ok\r\nPlnění výsledků: nejsou, budou Jimp (Za fakultu!), příští rok konference - článek ve sborníku (2025) a Jsc (2026)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) ne\r\nRizika: Fsv viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) překryv s GAČR Přenos vlhkosti ve dřevě\r\nÚčastníci (partneři): nejsou \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - časté, nepravidelné, ústní\r\n            ', 'Zkontrolovat čerpání osobních nákladů', 'volfmar3', '2024-10-23', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2024-10-18 00:00:00'),
(568, 237, '2024-10-18', 'Čerpání prostředků: probehla změna a prodloužení projektu, rozpočet tudíž vyjde\nPlnění výsledků: díky prodloužení se stihne v lepší kvalitě (celá sezóna), Prototyp se vykáže buď ke konci roku nebo ke konci projektu, ještě se rozhodne v lednu.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pokud bude fungovat, budeme chtít licenčku\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zvážit podání následného projektu do Aplikace\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Upravit rozpočet v Projektovém řízení, aby seděl po změně. Podklady v mailu od Danky, může dodat i podrobnější.', 'mlejnzuz', '2024-10-31', '2024-12-04 11:42:05', 'mlejnzuz', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-18 00:00:00'),
(569, 316, '2024-10-18', 'Čerpání prostředků: VO0 a VO1 má velmi nedočerpáno, vědí o tom. Oboje se vyčerpá do nuly, celkově spíše málo prostředků.\nPlnění výsledků: aktualizován plán řešení, stíhá se v rámci deadlinů projektu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Jakub upozorňuje na nutnou finanční kompenzaci za výsledky projektu, abychom se vyhnuli nepřímé veřejné podpoře pro partnery.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Do budoucna se plánuje.\nÚčastníci (partneři): není to nejlehčí, ale v rámci funkčních možností\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nepravidelně, ale existují\n            ', 'Dořešit otázku finanční kompenzace, pokud by se studie uplatnila.', 'civinjan', '2025-12-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-18 00:00:00'),
(571, 466, '2024-10-30', 'Čerpání prostředků: Martin Volf navýší úvazky od 1.12.2024\r\nPlnění výsledků: dle harmonogramu, GA 14.11.2024 na UCEEBu, WP2 leader-práce začnou v prosinci 2024\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): projekt je na začátku\r\nRizika: nejsou zatím\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): je do SBT tool\r\nÚčastníci (partneři):  K. Daníčková, J. Dytrich, L. Felicioni, Štěpánka Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají pravidelné schůzky s Lead Partnerem\r\n            ', 'Navýšit úvazky na projektu od 1.12.2024, kdy je možné provést změny na projektu', 'volfmar3', '2024-11-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-11-05 00:00:00'),
(572, 401, '2024-10-30', 'Čerpání prostředků: Osobní sedí velice dobře. Celkově 289 tis. v Ostatních přímých. VO1 ještě nakupuje materiál za cca 50 tis. FÚUP je cca 165 000 (včetně režií), utratit je potřeba 160 tis.\nPlnění výsledků: Články by se měli stihnout. Jakub nabádá ke zkusení podání do Q1, Danka nabádá k časnému podání, MŠMT neodkládá výsledky. Workshopy jsou vedeny v patrnosti (jeden v rámci CESB).\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): je v plánu aktualita, komeční potenciál možná tak Honza Včelák\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) celkově se očekává návaznost, např. ve smluváku, zatím nic konkrétního\nÚčastníci (partneři):  nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n          ', 'Dořešit Ostatní přímé náklady', 'vcelakj1', '2024-11-30', '2025-04-10 10:20:47', 'stoladan', 'Dát Dance, Lukášovi a Honzovi Poštovi informace o možnosti komercializace výsledků', 'vcelakj1', '2024-11-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-30 00:00:00'),
(573, 468, '2024-10-31', 'Čerpání prostředků: přečerpáno cestovné, pobytové nedočerpání; bude ještě 1 cesta v prosinci; nutná žádost o změnu\r\nPlnění výsledků: Výukové aktivity splněno. Experimenty in situ probíhá. Vyhodnocení dat probíhá, interní workshop proběhly 2. Zbytek plánován na r. 2025.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) PR dělá Německo. Máme rozpracovanou publikaci v časopise, článek ve sborníku konference 2024, nejsou si jisti, zda mají podchycenou publicitu. \r\nRizika: Profesor Tywoniak - spolupráce je nanejvýš náročná. Nutno hlídat, je to jen horší, nezodpovídá za nic, nedrží ho už ani vedení katedry. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Jiný projekt prof. Tywoniaka. \r\nÚčastníci (partneři): Wuppertalská univerzita je dobrý partner, také jim došly peníze. \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Ad hoc schůzky, pouze ústně\r\n            ', 'Zaslat výstupy Týně', 'sojkokat', '2024-11-08', '2025-03-17 23:03:22', 'reistkri', 'Dodat Kačce podklady k výsledkům', 'reistkri', '2024-11-08', '2025-03-17 23:03:28', 'reistkri', 'Zpracovat žádost o změnu', 'reistkri', '2024-11-08', '2024-12-04 13:27:24', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2024-10-31 00:00:00'),
(574, 397, '2024-10-31', 'Čerpání prostředků: začne se čerpat za 10/2024 ve 2. etapě; budou se přeúčtovávat mzdy (řeší Kuba s Martinem)\r\nPlnění výsledků: Gfunk z 80% rozpracován, bude ve 2. etapě\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nerelevantní, projekt začíná\r\nRizika: mírné riziko navýšení cen vstupů, výsledky tím nebudou ohroženy; z dlouhodobého hlediska mírné riziko nemožnosti kofinancovat projekt - jednat s partnerem\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) do CIIR-BOOST \r\nÚčastníci (partneři): spolupráce dobrá\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají 1x týdně se zápisem\r\n            ', 'Diskuze s partnerem ohledně uplatnění výsledků; promyslet uplatnění výsledků', 'pavluter', '2025-03-31', NULL, '', 'Dodat veškeré kontakty', 'reistkri', '2024-11-01', '2024-11-05 10:38:03', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2024-10-31 00:00:00'),
(575, 288, '2024-10-31', 'Čerpání prostředků: nemzdové - velký zůstatek; budou články, skripta etc...; \r\nPlnění výsledků: zbývají final workshopy (bude 11/2024) a final konference - 2025\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): vzdělávací/osvětové aktivity, ne aplik.výsledky; budou skripta na cirkulární principy ve stavebnictví; omezená možnost využití výsledků - nevůle stran FSv (nedostatek zapsaných studentů...)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): TISMIC (Inter-COST); částečná návaznost do další výzvy (s Rakušákama?)\r\nÚčastníci (partneři): zatim ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): měsíční konsorciální, týdenní interní\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-31 00:00:00'),
(576, 121, '2024-10-31', 'Čerpání prostředků: zbyde 450 000 na mzdách, projekt končí; ost.přímé - 137 000 (rozpustí se v laborkách)\r\nPlnění výsledků: konference je; fkční vzorky, prototyp - dobíhají experimenty; poloprovoz - běží;\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): mustr licenčky je; \r\nRizika: viz.analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\r\nÚčastníci (partneři): \"super\"\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \"pravidelně\"\r\n            ', 'objednávky - zprocesovat ', 'divisja4', '2024-11-08', '2025-03-29 14:44:12', 'reistkri', 'podíly na výsledcích, projednání licenčky v součinnosti s tajemníkem', 'lupisant', '2024-11-15', '2025-03-29 14:44:14', 'reistkri', 'aktuální šablony pro výsledky - zaslat Kubovi', 'reistkri', '2024-11-01', '2024-11-05 10:25:42', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-31 00:00:00'),
(577, 384, '2024-10-31', 'Čerpání prostředků: lehce přečerpáno (18%)\nPlnění výsledků: plníme\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): licenční smlouva v jednání (s Energocentrem dohoda proběhla, Mandík - stále v jednání). \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  spolupráce v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Upřesnit vnesené know-how UCEEB do licenčky.', 'adamodan', '2024-11-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-10-31 00:00:00'),
(578, 387, '2024-10-31', 'Čerpání prostředků: lehce přečerpáno\nPlnění výsledků: 2 výstupy v plánu. První: činnosti napřed proti harmonogramu (Narran). \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nespolupracující hl.příjemce - Narran na dodání podkladů, které požaduje poskytovatel. Dobrá spolupráce s pracovním týmem hl.žadatele po věcné stránce (p. Širc, Gorecký, Boháč, Fučík...).\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Problematická spolupráce s Narran. UCEEB řeší admin podporu na základě smlouvy. Spolupráce \nnefunkční. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Týmová schůzka proběhla 10/2024 - 1. plánovaný výstup téměř hotov. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-10-31 00:00:00'),
(579, 226, '2024-10-31', 'Čerpání prostředků: ok; nemzdové - mělo by se utrácet (vychází nedočerpání cca 100 000)\r\nPlnění výsledků: články jsou, ale cílíme na D1 - snad ve 2025; konference - budou; (3 podané + 2), letos bude 6; kapitola v knize - bude; sborníky - vycházejí se tzpožděním - zřejmě nutná žádost o prodloužení\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): viskozová vlákna - plán patentovat (partner Indorama?); \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): na základě projektu vznikl Biochar (velké téma) + chystá se bilat GAČR Polsko;\r\nÚčastníci (partneři):  ok, podává se bilat GAČR na dřevobetony\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', 'naplánovat/zprocesovart objednávky (nemzdové prostředky)', 'vlachto1', '2024-11-08', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-31 00:00:00'),
(580, 433, '2024-11-01', 'Čerpání prostředků: plovoucí rozpočet, čerpáme zatím jen krátce\r\nPlnění výsledků: dle plánu, lehčí zpoždění, ale stíháme splnit\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): předdomluvená licence, my 5% z výnosu z každého domu; konstrukční řešení, na patent to není - možná užit.vzor na nějaké prvky; na akust., požární zkoušky - bude třeba fvz, ale nebude to celý modul\r\nRizika: byla identifikována, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  motivovaní, spolupracují; konstruktivní\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každý týden, s partnerem ob týden\r\n            ', 'příprava licenčky v součinnosti s Martinem V. (Martin připraví návrh, předjedná)', 'dytrijak', '2024-12-31', '2025-03-18 11:26:30', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-11-01 00:00:00'),
(581, 500, '2024-11-01', 'Čerpání prostředků: celkově se naprosto nedočerpává, bude se žádat o změnu a přesun rozpočtu\nPlnění výsledků: bude se žádat i o změnu hlavního řešitele na Tomáše Baumelta, řešení je podle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec: byla aktualita, Vojta je pozvaný na základě toho na kulatý stůl. Do budoucna se plánují licence - systém bude na budovách Siemens. Chtěli smluvní výzkum a převedlo se to na projekt. Máme 80% vlastnictví jednoho ze softwarů, takže očekáváme, že si software koupí, zatím se to ale v praxi neřešilo. U druhého softwaru máme 20%.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) provazba na Glocal, Elpramo, nová SIGMA komunity, UPCHANGE\nÚčastníci (partneři):  jemně vázl admin na ČEPS, ale jinak v pořádku, jsou připraveni, chodí na schůzky\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou, měsíčně plus operativně dílčí\n            ', 'dát podklady pro změnu do 4.11.', 'wawerrob', '2024-11-04', '2024-12-04 13:42:40', 'stoladan', 'doplnit výsledky do Projektového řízení', 'stoladan', '2024-11-22', '2024-12-04 14:26:05', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-01 00:00:00'),
(582, 315, '2024-11-01', 'Čerpání prostředků: VO2 nedočerpává; budou se převádět prostředky z FS, které byli na Vojtu, k nám; \r\nPlnění výsledků: letošní výsledky odevzdány, projekt běží dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): jednou možná se bude prodávat balík IP, ale nebude to v přímé návaznosti na projekt; bylo fórum flexibility v květnu (v CAMP, účast 110 lidí, je k dispozici na YT), Vojta se ozve Terce; článek se chystá\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) v celkovém balíku Moderní energetiky\r\nÚčastníci (partneři):  problém s Kladnem, vyhodili Škorňu - zatím to vypadá, že na Kladně projekty někdo přebere\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\r\n            ', 'Vojta se sejde s Tomášem M., aby dořešit aktivity a dočerpání rozpočtu VO2', 'zavrevoj', '2024-11-22', '2025-04-28 14:54:24', 'stoladan', 'Dojednat novou Vnitrodohodu FS', 'zavrevoj', '2024-11-29', '2025-04-28 14:54:31', 'stoladan', 'Kontrola Michalova úvazku v GlocalFlexu - zatím se moc nečerpá', 'kuzmimic', '2024-11-22', NULL, '', 'Vojta má dodat podklady k PR ohledně projektu GlocalFlex, bylo by co prezentovat', 'valente3', '2024-11-29', '2025-04-28 15:01:13', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-01 00:00:00'),
(583, 246, '2024-11-01', 'Čerpání prostředků: jemně hrozí nedočerpání Ostatních přímých, Vojta shání službu na vytvoření webu - bude se asi účtovat na hodinovku, nebudou muset být nabídky - rychlejší proces. VO2 přečerpává, ale plánuje tím vyčerpat Ostatní přímé.\nPlnění výsledků: MPO konečně dohnáno, v přítím týdnu by se mělo dopsat a zahájí se schvalovací řízení (Vojta jim navrhuje recenzenty). U software se řeší frontend, slíbený je ale hlavně backend, takže to stihneme.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): software se mezi partnery otevřeně sdílí (tvořil se ve veřejném zájmu), smluvně se podloží ve Smlouvě o využití výsledků, jak přesně se smí využívat. \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Mohlo by se celkově spojit s Michalem a jeho výsledky vzniklými ve veřejném zájmu - vytvořit např. portál? Podobné projekty nachytávají lidi/firmy a je to i PR.; napsala se Théta, která na to bude navazovat (MERIT)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schází se\n            ', 'Končí projekt Power2Heat a bude tam o čem povídat (především leden/únor)', 'valente3', '2025-02-28', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-01 00:00:00'),
(584, 499, '2024-11-01', 'Čerpání prostředků: nedočerpáno, Robert buď nazdrojuje, nebo požádáme o změnu; ostatní přímé plánujeme vyčerpat\r\nPlnění výsledků: potřeba dořešit vlastnictví - měl by být jeden sdílený výsledek\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): upgraduje se PVForcast; máme rozdělené výsledky, které budeme využívat, nejspíš nebude třeba licence mezi partnery, ale chceme prodávat dál jinam\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) návaznost na smluváky, ARV, UPCHANGE\r\nÚčastníci (partneři):  osvědčení\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): s konsorciem na cca týdenní bázi, řeší se více projektů dohromady\r\n            ', 'zorganizovat schůzku s Vláďou ohledně sdíleného výsledku', 'stoladan', '2024-11-29', '2025-04-28 11:37:16', 'stoladan', 'zahajuje se projekt AID-PV, můžeš kontaktovat Vláďu Martínka pro info, bude i upgrade webu PVForcast', 'valente3', '2024-12-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-01 00:00:00'),
(585, 234, '2024-11-01', 'Čerpání prostředků: Osobní v pořádku, 92 tis. na Ostatních přímých - Zbyněk koupí štěpku\nPlnění výsledků: Užitný vzor přidělen, prototyp bude sepsán v lednu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Smlouva o využití výsledků se SVÚM a Šamata, Šamata nám zaplatí licenci, bude používat, Jakub D. domyslí nejjednodušší postup; vznikne aktualita; články se neplánují\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nehodlá se navazovat\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Zjistit, jestli se Šamata vyúčtovává stejně jako předchozí roky', 'stoladan', '2024-11-29', '2024-12-04 15:31:28', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-01 00:00:00'),
(586, 498, '2024-11-01', 'Čerpání prostředků: Zatím nesedí, je potřeba doladit (Maščuch), FS do koruny musí vyčerpat, FÚUP bude používat UCEEB. Je tam 260 tis v Ostatních přímých (Zbyněk a Špalík dočerpají).\nPlnění výsledků: harmonogram se dodržuje, na konci roku jsou jenom rešerše, což není závazný výstup, výsledky jsou až na konci projektu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace pokud se ukáže, že je to funkční a dá se to prodat, projekt je psán pro výzkum; PR se řeší i se Ščástkou\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) není\nÚčastníci (partneři):  SG Geotechnika má problém, odsouzena - budeme muset řešit s TAČR, jak dále postupovat\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou, dokonce jsou i zápisy, sdílí se na MS TEAMS\n            ', 'Opravit rozpočet v Projektovém řízení podle zaslaného rozpadu 1.11.', 'mlejnzuz', '2024-11-05', '2024-12-02 12:23:19', 'mlejnzuz', 'Danka doplní do Projektového řízení výsledky', 'stoladan', '2024-11-29', '2024-12-04 15:42:45', 'stoladan', 'Jakub Maščuch chce probrat, jak uchopit v rámci PR celý pětiletý projekt RASH, který právě začal. Ozvi se mu.', 'valente3', '2024-12-31', NULL, '', 'Ujasnit si rozdělení rolí.', 'mascujak', '2024-11-29', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-01 00:00:00'),
(587, 338, '2024-11-01', 'Čerpání prostředků: Zbývá 60 tis v Ostatních přímých, je možné převést do mezd.\nPlnění výsledků: MPO se konečně vyjádřilo, že to jde správným směrem, na konci bude podepsáno.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): budeme se chlubit, až to bude schválené\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) podala se nová Théta MERIT\nÚčastníci (partneři):  no comment\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'Připravit podklady pro Hneleg a poslat Kamilovi', 'stoladan', '2024-11-04', '2024-12-04 12:50:32', 'stoladan', 'po skončení projektu a zveřejnění etc. je třeba řešit PR; případně se domluvit s ŠPB', 'novotk15', '2025-02-28', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-01 00:00:00'),
(588, 469, '2024-11-01', 'Čerpání prostředků: je třeba utratit 34 tis v materiálu bez DPH, je možná štěpka; osobní vychází\nPlnění výsledků: v pořádku, FS koordinuje\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ještě čekáme, jak se to bude vyvíjet\nRizika: v pořádku\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím se neví\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-01 00:00:00'),
(589, 439, '2024-11-04', 'Čerpání prostředků: 99,9, super, ale snažit se něco ještě utratit\r\nPlnění výsledků: konference - byla v září, NMM (sborník bude až ve 2025); OVT - O.Zobal s Knaufem (mají 100%)- bude\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\r\nRizika: jsou, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): trochu problém (komunikace, sdílnost DV...), viz analýza rizik \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): málo, Knauf nereaguje; interní schůzky ne, není zadání - čeká se na Knauf\r\n            ', 'Zaslat podklady k ověř.technologii', 'mruzkire', '2024-11-13', '2024-11-13 16:01:11', 'mruzkire', 'Zaslat dedikaci na projekt', 'mruzkire', '2024-11-13', '2024-11-13 16:01:05', 'mruzkire', 'Zaslat Honzovi konsorciálku', 'reistkri', '2024-11-04', '2024-11-05 09:11:25', 'reistkri', 'Ověřit případné úpravy podílu na výsledcích', 'postajan', '2024-12-06', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-11-04 00:00:00'),
(590, 228, '2024-11-04', 'Čerpání prostředků: ok, zbývá cca 45,6 Kč\r\nPlnění výsledků: zbývá 1 článek + OVT + Gfunk\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne; bude schůzka k licenčce, odsunuto;\r\nRizika: jsou, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  fungují\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, cca 1x za 3týdny\r\n            ', 'Upozornit EcoKit na udržitelnost (prodej firmy)', 'hatajmar', '2024-11-15', '2025-03-10 13:08:55', 'hatajmar', 'Požadavky TAČR na smlouvu o výsledcích', 'reistkri', '2024-11-15', '2025-04-02 08:42:39', 'reistkri', 'Komunikace s TAČR (posun dodání výsledku)', 'reistkri', '2024-12-13', '2025-04-02 08:43:51', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-11-04 00:00:00'),
(591, 230, '2024-11-05', 'Čerpání prostředků: přečerpány mzdy, ale bude dorovnáno z ostatních rozpočtových kapitol\r\nPlnění výsledků: výsledky se plní dle harmonogramu, je zapotřebí vyjednat s LP Rigou Využití Toolboxu. Smlouva je připravena od Kuby Dytricha a Robert Wawerka to vyjedná s LP.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Toolbox-řeší se smlouva o využití výsledku.\r\nRizika: nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Toolbox bude využit v projektu ARV\r\nÚčastníci (partneři): R. Wawerka, J. Dytrich, Š. Holečková  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají v pořádku\r\n            ', 'Robert Wawerka dodá Kubovi podklady pro přesun prostředků do mezd, tak aby se vešel do 5% FÚP. Dále je zapotřebí vyřešit smlouvu o využití výsledku-Toolbox a domluvit se s LP s Rigou.', 'wawerrob', '2024-11-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-11-05 00:00:00'),
(592, 277, '2024-11-06', 'Čerpání prostředků: probíhá dle revize Roberta Wawerky, a ukončené čerpání k 31.10.2024\nPlnění výsledků: měsíc ve skluzu řešení za WP5; aktivity na další Q připraveny, do 31.12.2024 bude doplněno, bude 1 workshop- zhodnocení výsledků za BETU s odborným týmem. Hybridní forma workshopu. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): domluvit předání výsledků pro budoucí využití s MŽP, bude řešeno na kontrolním dni dne 21.11.2024. \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných): nemá, jen minimum kalkulátor- v rámci smluvního výzkumu bude možná využito\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky znovu nastavit a obnovit min. jednou za měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-11-06 00:00:00'),
(593, 270, '2024-11-15', 'Čerpání prostředků: 100tis převod mezi položkami (bez změnového řízení); 1 milion ve službách (fakturace do konce roku na 900 tis. za agentury) + ostatní dočerpání (pravd.SW) - vše nutné dodat a upřesnit do 15/12/24\nPlnění výsledků: zpoždění v dotazníkovém šetření (aktuálně probíhá - I. část hotovo, II.část - do konce listopadu, poté příprava abstraktů pro konference r. 2025 - 2 konference I.pol.r.2025, příprava článků atd.)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: 1 smlouva s agenturou zatím neuzavřena (řeší Soňa Stará) - nutné dodat k ukončení procesu výběru dodavatele\nOstatní: (přesah projektu do jiných) bezproblémový partner, pravidelné schůzky týmu\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dořešit smlouvu s Medianem k ukončení procesu dodavatele, k fakturaci', 'belchwoj', '2024-11-22', '2025-04-22 09:25:51', 'rutovmar', 'Upřesnit na co čerpat prostředky r.2024', 'wawerrob', '2024-11-22', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-11-15 00:00:00'),
(594, 389, '2024-11-15', 'Čerpání prostředků: Plovoucí rozpočet, Vítek si stahuje úvazek na 11 a 12 na 0,1 kvůli jinému projektu (CESMOD)\nPlnění výsledků: Začalo se o rok později, začali v září 2024), proběhly úvodní schůzky s partnery\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - prodání licenčky, eventuálně bude navazující projekt. PR zatím není, možnost napsat aktualitu na web\nRizika: viz Analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Navazuje na VIVA, jinak nepřesahuje do jiných. Možná rovnou půjdou do Aplikace II\nÚčastníci (partneři):  CV Machine a Strojírenské inovační centrum, bezproblémová spolupráce.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) konsorciální schůzky jsou pravidelné, zápisy jsou. UCEEB schůzky ad hoc.\n            ', 'Vytvořit aktualitu z projektu ISS na web', 'valente3', '2024-12-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2024-11-15 00:00:00'),
(595, 383, '2024-11-15', 'Čerpání prostředků: Rozpočet plovoucí, musí být vyčerpaný do poslední etapy\n\nPlnění výsledků: Začali o rok později, ale je to na dobré cestě. Mají první vzorek, budou ověřovat funkčnost v ExpectIT a budou sbírat data pro neuronové sítě, v dubnu druhá verze, později instalace do reálných prostor - dům s pečovatelskou službou, nemocnice, slévárny, možná i tramvaje. Výsledek až na konci projektu, prodlužovat nechtějí.\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Bude licenčka, Expext-IT plánuje koupit a prodávat, mají plány nad rámec projektu, možný navazující projekt. Publikace - žádost na FBMI etickou komisi, možná podá na ČVUT komisi a budou publikovat. \n\nRizika: Viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Stejná myšlenka aplikovaná v rozdílných odvětvích - dva projekty - Notation, AMKEMT, přesah ošetřen, rozdílné výstupy\n \nÚčastníci (partneři): Spolehlivý, stabilní partner.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) Ano, zápisy si dělá každý podle relevantních informací pro daného jedince.\n            ', 'Aktualita na web', 'valente3', '2024-12-31', '2024-12-04 10:08:51', 'valente3', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2024-11-15 00:00:00'),
(596, 333, '2024-11-21', 'Čerpání prostředků: Budou se přesouvat ještě peníze z fakulty, dostaneme víc peněz na Petru a Marka (na osobní 75 tis). Plánuje se ještě cesta do Ameriky (cca 54 tis) - je potřeba po předběžné závěrce zkontrolovat, že to klapne.\nPlnění výsledků: Budeme žádat o odložení hodnocení. Celkem 6 článků, hotovo je jich 5, viz Výsledky.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v rámci projektu jsou case studies, jedno z toho je hybridní zelená střecha, která ke komercializace směřuje - směřuje ke spinoffu (Marek), pracuje se na tom s Robertem J., pilotní instalace se připravuje s JRD; \nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) navazuje diplomka a disertace; GAČR je podaný, volná návaznost; \nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): byli\n            ', 'Sněhota Vícevrstvy - ještě nebyla aktualita, projekt končí', 'valente3', '2024-12-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-21 00:00:00'),
(597, 370, '2024-11-21', 'Čerpání prostředků: jedině WP6 se lehce přečerpává; nejde převádět mezi WP, ale lze převádět mezi rokama; vykazování se většinou dělá po General Assembly, které je v září\nPlnění výsledků: zatím plníme zprávy pro Milestones, především ve WP2, pravděpodobně se stihne; na něm se budou stavět deliverables. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): viz revize z minula, proces pokračuje; byla zpráva o General Assembly, při příštích revizích se domluvíme na dalším postupu\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) proběhl detailní botanický monitoring kampusu, mohlo by se využít v rámci Strategie udržitelnosti\nÚčastníci (partneři): kooperace je spíše vlažnější, ale to, co je potřeba nakonec dostaneme (Ecoten)\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): spousta schůzek :-)\n            ', 'Poslat Dance všechny naše Deliverables a Milestones, aby zanesla do PŘ', 'snehomic', '2024-11-30', NULL, '', 'Říct Kačce Klepačové o vzniku botanické mapy', 'snehomic', '2024-11-30', '2025-04-29 10:24:42', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-21 00:00:00'),
(598, 556, '2024-11-21', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'test úkolu pro testera', 'tester', '2024-11-22', '2024-11-21 17:02:20', 'tester', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'machdavi', '2024-11-21 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(599, 521, '2024-11-26', 'Čerpání prostředků: za nás naplánováno - všechny VO vědí, co mají dělat; check up před koncem roku.\n\nSmlouvy: \nFSV se bude čerpat od 2024, finální verze je na FSV, budou podepisovat\nFIT od roku 2025: Použije se stejná verze. Vložit tam podmínku, převod po letech, po každé fázi budou vyhodnoceny výsledky a případně vznikne dodatek ke smlouvě a úpravě rozpočtu (je to naše pojistka). Výsledné IP bude ve vlastnictví IP, práva k výslednému IP bude vykonávat UCEEB.\nKonsorciální smlouva i smlouva s TAČR je podepsaná.\n\nPlnění výsledků: čeká se na zasmluvnění programátorů, čeká se na interní kickoff, Michal má nějaké dílčí výstupy, jedná se s ministerstvem; největší práce v dalším roce, vzniká síť smartnet; nejsme nikde WP leader\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): aktualita šla za UJEP, PR lidi propojeni, bude koordinováno, jsme uvedeni v tiskové zprávě; největší PR se plánuje až s faktickými výstupy\n\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  koordinátorka na UJEP je zodpovědný, pod kontrolou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): bude kick off, bude nastaveno interní 1x za 14, celokonsorciální cca 1x za 2 měsíce, v začátku jsou častější\n            ', 'Poslat Dance podepsanou Vnitrodohodu od FSV', 'kuzmimic', '2024-11-29', '2025-04-29 10:30:18', 'stoladan', 'Připravit Vnitrodohodu pro FIT; čísla v mailu', 'stoladan', '2024-12-06', NULL, '', 'Check up čerpání v prosinci', 'stoladan', '2024-12-06', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-26 00:00:00'),
(600, 399, '2024-11-27', 'Čerpání prostředků: Intenzivní čerpání v poslední době, stíhají, zbývají prostředky v řádu desetitisíců (70 000, na fakultě asi 5 000), nepřevádí nic. Zpráva podána 15.11 (vždy 15.11). Používáme FÚUP Fsv.\n\nPlnění výsledků: Konference přesunutá do příštího roku, článek je v recenzním řízení - Jost) Do konce roku vznik funkčního vzorku.  Doplňující zpráva 5.1.2025\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Konferenční článek nad rámec. Přeměření Pražského hradu, medializováno - udělat aktualitu! \n \nRizika: viz analýza rizik \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Fsv - zakázka od Hradu, vymezeno dohodou\nÚčastníci (partneři): jen Fsv  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Ano, každý týden, zápis ve formě úkolů\n            ', 'Aktualita na web - měření Pražského Hradu - jsou mediální výstupy', 'valente3', '2024-12-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2024-11-27 00:00:00'),
(601, 380, '2024-10-18', 'Čerpání prostředků: Rozpočet v pořádku, Osobní sedí a Ostatní přímé budou vyčerpány softwarovými službami.\nPlnění výsledků: Dodáváme podklady, co máme.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): viz předchozí revize\nRizika: v pořádku\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): viz minulá revize\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-11-27 00:00:00'),
(602, 404, '2024-11-27', 'Čerpání prostředků: Mzdové náklady - zbývá na odměny (45000, klidně víc, pokud zbyde), vyřešeno podkladem k přeúčtování na mzdové fondy (1.-10. měsíc). Rušily se DPP - do služeb, šlo to z osobních do ostatních nákladů. Chtějí využít FÚUP - omezený rozpočet pro UCEEB na rok 2025.\n\nPlnění výsledků:  Funkční vzorky hotové - dva\n  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) jeden výsledek navíc, užitný vzor bude cca v půlce roku. PR ještě ne. \n\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných), ne.\nÚčastníci (partneři):  viz analýza rizik.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) jsou, 1x měsíčně minimálně, zápisy jsou. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2024-11-27 00:00:00'),
(603, 323, '2024-11-28', 'Čerpání prostředků: nedočerpáno 231 tis Kč na mzdách. RW: počítáme s tím (odměny, převod) + ostatní přímé náklady nedočerpáno 50 tis Kč (RW: bude dočerpáno k dodržení FÚP 5%)\nPlnění výsledků: v pořádku; první výstupy konec r. 2025\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): možnost komercializace je - odvislé od množství faktorů (legislativní změny, kvalita výstupu apod.)\nRizika: nedostatečné personální pokrytí - nábor někoho nového by byl vhodný\nOstatní: (přesah projektu do jiných v rámci ČVUT) nevíme o tom\nÚčastníci (partneři):  konsorciální meeting proběhl 10/2024\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-11-28 00:00:00'),
(604, 529, '2024-11-29', '\nÚčastníci: Daniel Adamovský, Vít Janovský, Kristina Reist, Michala Schwarzová, Irena Mrůzková  \n\nInterní kick off - rozděleny role, zpracována analýza rizik, informace o základních pravidlech včetně publicity\n\nSoučasný stav - podepsaná konsorciální smlouva, RoPD ve fázi podpisu, řeší se změna člena řeš. týmu, vypsáno výb. řízení, hledá se za Z. Tobiášovou\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'schwami5', '2024-11-29 00:00:00'),
(605, 530, '2024-11-28', 'Interní kickoff\r\nÚčastníci: Lukáš Velebil, Jan Jochman, Marie Nehasilová, Jan Richter, Kamil Staněk, Irena Mrůzková, Kristina Reist\r\nNastal problém s rozdělením podílů mezi UCEEB a KRONOSPAN, v řešení s Robertem Járou\r\nPartner připomínkuje smlouvu\r\nUpozornění na dodržování specifických podmínek projektu; \r\ninfo k nákupům, uznatelným nákladům, nastavení spolupráce mezi týmem a projektovou podporou\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mruzkire', '2024-12-03 00:00:00'),
(606, 536, '2024-11-22', 'Kickoff s firmou\r\nÚčastníci: Tomáš Bäumelt, Vojtěch Zavřel, Erika Langerová, Jan Široký, Martin Žižka, Kristina Reist, Irena Mrůzková, Michala Schwarzová, Tereza Klausová\r\nPodepsána konsorciální smlouva, smlouva o poskytnutí podpory k podpisu na straně UCEEB\r\nNastavena analýza rizik, role; upozornění na dodržování specifických podmínek projektu; \r\ninfo k nákupům, uznatelným nákladům, nastavení spolupráce mezi týmem a projektovou podporou\r\nDobře nastavená spolupráce mezi partnery, naplánovány pravidelné schůzky.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mruzkire', '2024-12-03 00:00:00'),
(607, 502, '2024-12-03', 'Čerpání prostředků: Nedočerpáváme - máme fixně nastavené platy a úvazky. Co s tím? V tuhlde chvíli nebudeme řešit, čekáme na rozhodnutí celého konsorcia. Máme ještě 315 tis. v Other costs. \nPlnění výsledků: Milestones in the next year (beginning). Conference at the and of January. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude report z konference v lednu\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) DUT Monuped\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ne pravidelně, ale jsou\n            ', 'Zrevidovat odměny, když nedočerpáváme.', 'stoladan', '2024-12-13', '2024-12-04 14:05:14', 'stoladan', 'double check, že můžeme převádět Other costs a Personell mezi etapami', 'stoladan', '2024-12-06', '2024-12-04 14:05:38', 'stoladan', 'změnit polovinu výsledků na Zdena', 'stoladan', '2024-12-06', NULL, '', 'Report na socky z interní konference, která proběhne v lednu (project Eco&Store, info od Zdena Malíka).', 'valente3', '2025-01-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-12-03 00:00:00'),
(608, 556, '2024-12-06', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'hhjhh', 'tester', '2024-12-05', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'machdavi', '2024-12-06 00:00:00'),
(609, 312, '2024-12-09', 'Čerpání prostředků: čerpání v pořádku, dohodnuto s VO0 rozdělení prostředků na mzdové\r\nPlnění výsledků: za letošní rok výsledky splněny, čeká se na vyhodnocení finanční zprávy konsorcia (cca leden-únor)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): na konci se očekává smlouva o budoucí spolupráci\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Weeewaste\r\nÚčastníci (partneři):  konsorcium momentálně v klidu, každé 2 měsíce 1 to 1 meetingy, každý semestr fyzický meeting\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzka na předávku a dohodnutí rozdělení kompetencí na 16.12. 9:00\r\n\r\nSchůzka deatilnější - program:\r\nRozdělení rolí proběhne na deatilnější schůzce v prosinci.\r\nJeden z bodů schůzky bude domluva o kofin MMR.\r\nProbrat jak je nastavené PR a je-li třeba něco udělat.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-12-09 00:00:00'),
(610, 322, '2024-12-09', 'Čerpání prostředků: čerpání ok, nutno dořešit DPH a proces výběru\r\nPlnění výsledků: dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): n/a\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Circular Weeep\r\nÚčastníci (partneři): Štěpánka, Michal T., Kristýna D., Danka, Kristina, Kája D., Kuba D. (pár minut i oba ředitelé) \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, 1/měsíc konsorcium online, 1/semestr fyzicky\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-12-09 00:00:00'),
(611, 497, '2024-12-09', 'Čerpání prostředků: čerpání v pořádku\r\nPlnění výsledků: v pořádku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): změna policy instrumentu \r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-12-09 00:00:00'),
(612, 210, '2025-01-27', 'Průběžný výkaz čerpání vůči poskytovateli – příprava na podání vyúčtování do systému poskytovatele za Reporting Period 2. \n\nČerpání mzdové ok. \nUž máme vyčerpané cestovné. \n\nZávěr: Nyní ok, ale koncem května/začátkem června 2025 udělat revizi čerpání s ohledem na to, co nám kde uznají a do jakého WP, kontrola OPN, nechat si přesunout zbytky OPN do mezd a cest. RW předjednal s koordinátorem, nebude to problém, stačí mu napsat mail. \n\nProjekt se prodlužuje o rok do 12/2026.\n\n\n            ', 'Koncem května/začátkem června 2025 udělat revizi čerpání s ohledem na to, co nám kde uznají a do jakého WP, kontrola OPN, nechat si přesunout zbytky OPN do mezd a cest. RW předjednal s koordinátorem, nebude to problém, stačí mu napsat mail. ', 'lupisant', '2025-05-30', NULL, '', 'Zkontrolovat zadání prodloužení proejktu v Projektovém řízení. ', 'rutovmar', '2025-02-28', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2025-01-27 00:00:00'),
(613, 226, '2025-02-17', 'Čerpání prostředků: bude finanční kontrola, zatím nemáme více info; FSv - ověřit zůstatek na fakultě + výše FÚUP; UCEEB - zatím cca 140 000 zůstatek, prý vyřešeno, dočerpáme (bude lehké přečerpání cca 9 000); po dobu Zuzčiny nemoci kontaktem Kuba Dytrich\r\nPlnění výsledků: naplníme; příspěvky podány, čekáme, až vyjdou; odborná kniha - bude elektronicky;\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: vyřešeno, naplníme\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):téma napříč projekty  \r\nÚčastníci (partneři):  Kuba D., Kuba Ř., Petr H., Martin V., Robert J., Kristina R.\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - končíme\r\n            ', 'Zjistit zůstatek + FÚUP Fsv + dodržení limitu na mzdy; účetní předzávěrka', 'hajekpet', '2025-02-19', NULL, '', 'Dodat účetní předzávěrku (kolik bude kde třeba dočerpat)', 'dytrijak', '2025-02-19', '2025-02-19 09:36:45', 'dytrijak', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-02-17 00:00:00'),
(614, 321, '2024-11-07', 'Čerpání prostředků: ok; cestovné kumulativně; 210 000 z Fondu budoucnosti\r\nPlnění výsledků: chystá se paper CES; bude v WoS; \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): sdílení výsledků do komerční oblasti, ale jedná se o základní výzkum; doc.Svoboda - šíření výsledků v rámci Středočeského kraje; data - mohla by být součástí sw\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: příprava zprávy; přesah projektu do jiných - proměn.okraj.podmínky/heat; ne na konkrétním projektu\r\nÚčastníci (partneři): SIC - super, hodně různorodé, snaží se to tlačit, je to řízené - pozitivní dojem \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc, korespondenčně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-03-17 00:00:00'),
(615, 288, '2025-03-18', 'Čerpání prostředků: jsme na 95%; pro predikci nutno přepnout na všechna RP (kde je vedoucí) - Tonda je pod VO 0 (vyjde přečerpání o cca 112 000);úmyslný plán přečerpání mzdových - plán převodu z jiných kategorií (viz tabulka JP, kterou dnes rozešle)\r\nPlnění výsledků: vše běží, splněno, dodělají se skripta, stíhá se\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): replikovat recykl.akademii, vzdělávací materiály k dalšímu využití; plánuje se článek se Slovinskem, podáno další EUKI se ZAG, chceme podat další s IOR (GAČR čr-něm.- podalo by se přes Německo nebo bilat.TAČR Česko-Sasko)\r\nRizika: nutno řešit čerpání, výsledky určitě problém nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) viz využití výsledků; do připravovaného LIFE (znovu ReMaDer)\r\nÚčastníci (partneři): JD, JP, BV, KR; nepřítomnost vedoucího VO (finance řešeny následně, před revizí projektu CITICAN tentýž den)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ano\r\nOstatní: final report, KR se přidá na koord.schůzku a předá zákl.info partnerům/řešitelům\r\n            ', 'tabulka převodů - rozeslat ostatním', 'pestaja2', '2025-03-18', NULL, '', 'nastavení dočerpání (detaily v zápisu z revize); potřeba upravit zdrojování, aby se dočerpaly prostředky přesunuté z jiných kategorií do mezd', 'volfmar3', '2025-03-21', NULL, '', 'podklady k final reportu', 'reistkri', '2025-03-19', '2025-03-24 11:24:04', 'reistkri', 'poslat Martinovi odreportovaný kofin vs plán', 'reistkri', '2025-03-18', '2025-03-24 10:24:46', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-03-18 00:00:00'),
(616, 468, '2025-03-18', 'Čerpání prostředků: bude nutný přesun mezi položkami, nedočerpání na pobytových - snažit se čerpat, je divné vracet; hrozí nedočerpání\r\nPlnění výsledků: ohlídat publikace\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace budou - v rámci výsledků projektu (nutno ohlídat)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Německo - prodloužení umístění LivingLabu, zřejmě ano; možná využití v rámci summer school (KS, JT)\r\nÚčastníci (partneři):  JD, KS, KR, MV\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nejsou, ad hoc; JT řeší přímo s něm.stranou\r\n            ', 'zjistit u MŠMT, zda postačí publikaci podat nebo musí být do konce projektu vydaná', 'reistkri', '2025-03-21', NULL, '', 'řešit čerpání s JT', 'sojkokat', '2025-03-26', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-03-18 00:00:00'),
(617, 433, '2025-03-18', 'Čerpání prostředků: plovoucí rozpočet, čerpáme mírně rychleji; neuznat.náklady - odměny pouze poměrově stejné s úvazkem a jinými odměnami/zdrojem financování (musí být poměrově); nelze přesouvat mezi pozicemi bez ŽoZ;materiál a nemzdové - musí být v rámci schváleného detailu rozpočtu; VO5 nemá vydělený rozpočet; IT neuznatelné (pokud není schváleno v rozpočtu)\r\nPlnění výsledků: FVZ zpoždění, objednaný materiál, bude do konce etapy; zřejmě změna podoby (počet podlaží - bude nižší - zásah CHKO) - riziko zpoždění\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ještě před skončením (2 případy); návrh licenčky je, cca 5% ze zisku\r\nRizika: zpoždění (modul má být o 1/3 nižší, bude nutné předělat)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  MV, JD, KR\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 1/týden\r\n            ', 'vydělit rozpočet VO5', 'volfmar3', '2025-03-28', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-03-18 00:00:00'),
(618, 321, '2025-03-18', 'Čerpání prostředků: dle plánu; kofin - na nemzd.nákladů; Fond budoucnosti - nutno vyjasnit výši\r\nPlnění výsledků: v Japonsku pokrok, 2 články v procesu (review); 3 konfer.příspěvky -budou; \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): SW na hodnocení energetiky budov a jejich přehřívání - doc.Svoboda (propojení se Středoč.krajem); propojit též s Julčou a Liciou - resilience budov\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\nRůzné: omezení vzhledem k sankcím (přístup do laborek...); secondmenty - větší možnosti pro její téma, než my můžeme nabídnout; zapojení do přípravy naší konference\r\n            ', 'rozčísnout Fond budoucnosti (navýšení 2024, komunikace Schonauerová)', 'reistkri', '2025-03-24', '2025-03-24 10:25:15', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-03-18 00:00:00'),
(619, 272, '2025-03-20', 'Čerpání prostředků: zbývá cca 150 tis., nestíháme čerpat; RW - převod na ost.partnery 8 000 Eur včetně režií, což by mohlo sednout\r\nPlnění výsledků: bude vše do 6.4.25; v červnu bude schůzka s project officerem - představení výsledků\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): neplánuije se\r\nRizika: pominula, viz nová analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): hledají se výzvy na NEB témata (Wojtek - domovy senioři)\r\nÚčastníci (partneři): Jakub D., Klára Z., Robert W, Irena M., Kristina R., online Míša S., Terka K. \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Klára, Míša, Robert, Wojtek - ano\r\nOstatní: seznámení vedoucího VO5 s neuznatelnými náklady v rámci projektu\r\n            ', 'zjistit možnosti financování NEB témat (spojit se s Richardem Jedonem)', 'klauster', '2025-03-26', '2025-04-10 14:11:38', 'klauster', 'Info M.Volf, aby čerpal', 'reistkri', '2025-03-21', '2025-03-24 10:25:37', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-03-20 00:00:00'),
(620, 279, '2025-03-20', 'Čerpání prostředků: 180 000 na ost.přímých, včetně cestovného; z cest. do ost.př.cca 20 000; do mezd - možná, ale až po objednání cesty na final event (v květnu; cca 30 000); pozvat externistu na final event? - nebo DPP?; 117 000 na mzdách (VO0) - při stávajícím tempu čerpání nebude stačit; koncem dubna Michal chce pořádat workshop napříč RP, možná budou mikroúvazky lidí z jiných VO\r\nPlnění výsledků: v prodlení, ale není naše chyba; dodáváme na základě požadavku koordinátora; do konce projektu vše bude\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Springer + CESB\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do obchodu  - začli jsme s Mobou (architektonické soutěže) - propojujeme naši expertízu, v červnu bude představeno na URBIS\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Michal, Bára - ano, cca ob týden\r\nOstatní: \r\n            ', 'zjistit převoditelný zůstatek na mzdy (v závislosti na účasti na final event)', 'kuzmimic', '2025-04-30', NULL, '', 'info k publikaci - Springer + CESB- dodat Kristina', 'kuzmimic', '2025-03-28', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-03-20 00:00:00'),
(621, 530, '2025-04-03', 'Přítomni: L. Velebil, I. Mrůzková, J. Dytrich\r\nČerpání prostředků: krásně nazdrojováno - chválíme Honzu Poštu, dočerpat nemzdové - projekt je na začátku, Lukáš hlídá; zatím byly čerpány pouze mzdy. VO 1 nečerpá dostatečně, na konci etapy tímto tempem zůstane přes 130 000 Kč, což je přes limit FÚUP\r\nPlnění výsledků: naplánovány až na konec projektu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): další výsledky ne, očekává se komercializace výsledku - využití vyššího množství recyklátu v desce\r\nRizika: viz analýza rizik, z minula vyřešeno pro tuto chvíli\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): Fungují dobře, projektové vedení a schůzky si Lukáš chválí. \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano - 1x měsíčně i s Kronospanem, zápisy jsou.\r\n            ', 'Informovat Martina Volfa o čerpání', 'mruzkire', '2025-04-10', '2025-04-04 10:54:54', 'mruzkire', 'Předat info J. Poštovi o revizi', 'mruzkire', '2025-04-10', '2025-04-04 10:54:58', 'mruzkire', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mruzkire', '2025-04-15 00:00:00'),
(622, 439, '2025-04-02', 'Přítomni: M. Hataj, J. Pošta, J. Dytrich, I. Mrůzková\r\n\r\nČerpání prostředků: Kuba zmínil neuznatelné náklady, odměny do výše dvou mezd, 42 000 na ostatních nepřímých - zvládnou utratit, projekt letos končí - utratit vše! Převod z předešlého roku; v závěrečné zprávě info viz poznámka v rozpočtu\r\nPlnění výsledků: ověřená technologie vykázána v průběžné zprávě, článek napsaný, sborník zatím nevyšel - ve zprávě odůvodněno\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Knauf již desky vyrábí, nevíme, zda jsou již uvedené na trh\r\nRizika: jsou, viz analýza rizik, výsledky probereme na příští revizi pro případnou komunikaci s TAČR - pokud sborník nevyjde včas - žádost o změnu!\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): díky projektu má řešitelský tým větší přehled, s Knaufem momentálně nic dalšího neplánují\r\nÚčastníci (partneři): Knauf stále chválí spolupráci, spolupráce s E. Poršem vyhovuje \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nejbližší plánována koncem dubna, komunikace hl. řešitele s Knaufem probíhá, cca každého půl roku schůzky s celým týmem, interní schůzky častěji\r\nZměny v řešitelském týmu - Domonkos a Sekavová           ', 'Plán správy dat - ověřit závaznost dokumentu, zveřejnění dat projektu v databázích', 'mruzkire', '2025-04-30', '2025-04-28 11:43:40', 'mruzkire', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mruzkire', '2025-04-15 00:00:00'),
(623, 253, '2025-04-04', 'Čerpání prostředků: již žádné. Zasedání škodní komise k vratce na TA ČR proběhne 7.4. na ČVUT \nPlnění výsledků: posun odevzdání do 30/6/25; problém s firmou Elixeum trvá - chybí funkční senzory na obou mostech - Havlíčkův Brod + Loučky, nástroj online není zprovozněn, chybí vložená data z kterých by bylo možné získat relevantní data; funkční je snímač teploty (data poslalo ČVUT) - tento výsledek jsme schopni odevzdat, aby byl obhajitelný pro případnou kontrolu; druhá část výsledku - AI - firma to nikam neposunula. Řešení týmu FICOS: byla najata firma, která na DPP výsledek zpracovává \nFirma Elixeum aktuálně: navrhla schůzku na 25.4. k představení \"pokroku\" v jejich práci nad částí výsledku O - Ostatní.\n\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): potenciál pouze napřímo ČVUT a ŘSD s naší verzi (bez AI), bez účasti Elixea (nutné ošetřit ve Smlouvě o spolupráci, aby na nás později Elixeum nevymáhalo podíl!)\n\nRizika: firma Elixeum neodevzdá svoji část výsledku!\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n           ', 'Kuby Dytrich připraví Smlouvu o rozdělení % podílů (stejná % jako v návrhu) k odevzdávaným výsledkům + formulaci k ošetření naší části práce na výsledku. Smlouva o spolupráci musí být předložena TA ČR při odevzdání výsledků nejpozději do 30/6/25. ', 'dytrijak', '2025-05-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2025-04-04 00:00:00'),
(624, 623, '2025-03-27', 'Čerpání prostředků: Lidé budou nazdrojováni od dubna 2025, čekalo se na dohodu o převodu prostředků s fakultou.\nPlnění výsledků: Pavlů má za úkol specifikovat nákup přístroje, tuto specifikaci následně zašleme fakultě, aby mohla co nejdříve udělat výběrové řízení\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', '2025-03-27', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mruzkire', '2025-04-08 00:00:00'),
(625, 401, '2025-04-10', 'Čerpání prostředků: VO1 - navýšení úvazku u Vančury na 0,45 a tím by se měly dorovnat osobní náklady, jinak hrozí nevyčerpání 100 000 Kč, ostatní VO dle plánu vychází, pokud se nevyčerpají ostatní přímé náklady, je nutné změnovým režimem přesunout do osobních nákladů, převod mezi kategoriemi Zboží a služby - Cestovné je do 10% (cca 14 000Kč), čekáme na výsledek kontroly, je možné, že se v rozpočtu k čerpání objeví několik desítek tisíc Kč za neuznatelné náklady (faktury)\r\n   \r\nPlnění výsledků: Jeden článek nad rámec projektu, vysvětlení v závěrečné zprávě, ostatní výsledky by měly být v termínu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): výsledek navazuje na Envilop, rozšiřuje jeho funkce. Máme volné právo k užití, není třeba řešit vlastnictví s RDR a Woodrise. VO4 nebude momentálně nijak implementovat.\r\nRizika: neidentifikována.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - není\r\nÚčastníci (partneři): Schwarzová, Stolařová, Hejtmánek, Volf, Velebil, Mlejnek, Dytrich  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) \r\n            ', 'Kontrola vyčerpání jednotlivých kategorií z důvodu blížícího se konce projektu', 'hejtmpet', '2025-04-30', NULL, '', 'Kontrola vyčerpání jednotlivých kategorií z důvodu blížícího se konce projektu, kontrola výsledků dle plánu ', 'vcelakj1', '2025-04-30', NULL, '', 'Kontrola vyčerpání jednotlivých kategorií z důvodu konce projektu, konference Volyně - ověření jmenovité účasti (Hataj a další nejsou zdrojovaní)- vyřešeno rozdělenou fakturou', 'velebluk', '2025-04-30', NULL, '', 'Ověření u MŠMT ohledně výsledků nad rámec projektu a recenzního článku', 'schwami5', '2025-05-15', NULL, '', '', 'vcelakj1', '2025-04-30', NULL, '', 'schwami5', '2025-04-11 00:00:00'),
(626, 322, '2025-04-10', 'Čerpání prostředků: lehce intenzivnější, relativně ok (plovucí rozpočet)\r\nPlnění výsledků: dle plánu, joint market analysis ještě není\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): PR skrz partnera - nastaven komunikační plán, tiskové zprávy z meetingů; UCEEB omezeně, nespokojenost s agenturou; \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Circular Weeep\r\nÚčastníci (partneři): M.Tobiáš, T.Matuška, Š.Holečková,R.Jára, K.Daníčková, K.Reist, J.Dytrich\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): min.1/měsíc, pravidelný kontakt s konsorciem, příprava žádosti o dodatečné pilotní akce (5 partnerů)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-04-10 00:00:00'),
(627, 525, '2025-04-10', 'Čerpání prostředků: plovoucí rozpočet, čerpáme na 80%; výběrka - špatné, vše zpožděno; předběžné tržní konzultace, do konce dubna snad 1;řeší se s právníkem - Kuba - zúčastní se schůzky (út 15.4.);\r\nPlnění výsledků: zpoždění cca 1 rok; plánuje se prodloužení\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): článek na konferenci Vytápění (přednáška navázaná na projekt)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne; bude další projekt (Ústecký kraj) - geotermální energie;\r\nÚčastníci (partneři):  M.Tobiáš, Š.Holečková, T.Matuška, R.Jára, J.Dytrych, K.Reist\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano - partneři koordinují; v rámci UCEEB též\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-04-10 00:00:00'),
(628, 382, '2025-04-10', 'Čerpání prostředků: Čerpá s dostatečnou rezervou, poměrně rychle\r\nPlnění výsledků: po velikonocích končí výběrko na komponenty, pak jejich testování; kontejner - bude až na podzim/2026 - hrozí zpoždění, ale mělo by to být ok;\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude diplomka na toto téma (ale ofiko ne návaznost na projekt) - model se dá publikovat obecně; \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) ne\r\nÚčastníci (partneři):  T.Matuška, R.Jára, J.Dytrich, K.Reist\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 1/měsíc\r\n\r\n            ', 'poslat Kubovi, Tomovi upd rozpočtu', 'reistkri', '2025-04-10', '2025-04-10 16:46:54', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-04-10 00:00:00'),
(629, 389, '2025-04-14', 'Čerpání prostředků: Mírně rychlejší, některé mzdové náklady se přesunou do nových projektů V. Janovského a VO3. V průběhu roku ještě zrevidují. Neuznané náklady - materiály a služby co nejsou zapsané v podnikatelském záměru.\r\nPlnění výsledků: Až na konci projekty hlavně v kompetenci žadatele, který je lehce ve skluzu.\r\nVyužití výsledků: odkoupení výhradní licence.\r\nRizika: Viz analýza.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Chtěli navázat, ale zdržení na straně řešitele to znemožňuje.\r\nÚčastníci (partneři):  CV Machine (chtějí to pečlivě a trvá to) a Strojírenské inovační centrum. Na revizi: Janovský, Dytrich, Adamovský (Online), Pospíšilová, Klausová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Jsou každý měsíc, zápisy jsou.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2025-04-15 00:00:00'),
(630, 314, '2025-04-14', 'Přítomni: T. Pavlů, I. Mrůzková, J. Dytrich, K. Reist, T. Klausová, M. Volf\r\n\r\nČerpání prostředků: čerpá se lehce podlineárně, zbývá 312 000 na ostatních přímých nákladech, u HE je důležité, aby nevznikly neuznatelné náklady ve vztahu výše úvazku vůči mzdě; zatím pouze orientační, konkrétně lze vypočítat až v momentě, kdy je uzavřena etapa.\r\nPlnění výsledků: D 2.2. - řeší Zuzka Vedralová (Terka si s ní domluví schůzku, aby zjistila, v jakém je to stavu a ozve se), mj. se podílíme na plnění výsledků Skansky, po létě od nás dostanou report.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Skansce byla nabídnuta spolupráce, nicméně bez odezvy\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): lehce přesah do OP TAK RecBet; přemýšlejí, jak dále navázat, zatím není nic konkrétního podáno.\r\nÚčastníci (partneři): Zuzka je spokojena s lidmi, se kterými řeší policy brief, problémy se Skanskou viz analýza rizik, Transbeton funguje. Koordinátor byl nápomocen u reportu. \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): S Transbetonem se Terka sejde minimálně 1x měsíčně, kde proberou, co je potřeba. Zuzka si koordinuje schůzky k policy brief. \r\n            ', 'Kontaktovat Terku a Zuzku, v jaké fázi je výsledek D 2.2.', 'mruzkire', '2025-04-30', '2025-05-06 09:49:16', 'mruzkire', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mruzkire', '2025-04-15 00:00:00'),
(631, 333, '2025-04-15', 'Prodloužení do konce června 2026 - výsledky\n\nPřítomni: M. Sněhota, M. Volf, Z. Mlejnek, I. Mrůzková\n\nČerpání prostředků: Dočerpalo se, na konci roku vyúčtovány cesty, spolupráce převážně v pořádku, probíhaly přesuny mezi fakultou a námi\nPlnění výsledků: viz karta Výstupy\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): vyšly dva popularizační články nad rámec, hybridní zelená střecha - stále se zvažuje spin-off či startup (Marek), aktualita byla. Staví se dům s hybridní zelenou střechou s JRD (demo).\nRizika:  může dojít k nedosažení předpokládaných výsledků\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - NBSinfra (do roku 2026) přesah infrastruktury z tohoto projektu. Pokračují v monitoringu na většině experimentech. Byly podány další projekty GAČR a Water4all a projekt inter-cost.\nÚčastníci (partneři): FSv\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mruzkire', '2025-04-15 00:00:00'),
(632, 403, '2025-04-15', 'Přítomní: Dytrich, Mlejnek, Volf, Pešta, Stolařová, Schwarzová\n\nČerpání prostředků: čerpáme málo z důvodu dočerpání přechozích grantů, budou se zvyšovat úvazky, není možný přesun z osobních nákladů, mezi kategoriemi Zboží a služby a cestovné přesun max do 10%, důležité termíny a limity u objednávek (MŠMT hodně řeší při kontrolách), \nPlnění výsledků: necháváme ve stavu výzkumné zprávy (víme o chybě), M. ověří termíny výsledků, \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - tým přemýšlí o spin-off\nRizika: hledá se nový člen týmu za Trubinu, změna termínu u jednoho článku (nevyšel)\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - \nÚčastníci (partneři):  v kontaktu - pouze konzultace\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):konají se\n            ', 'Martinovi zaslat návrh projektu - sdílení složky, tabulka rozpočtu', 'schwami5', '2025-04-17', NULL, '', 'Upravit zdrojování (navýšit úvazky z důvodu zvýšení čerpání do konce roku)', 'volfmar3', '2025-05-10', NULL, '', 'Zkontrolovat všechny výsledky a termíny k projektu ', 'schwami5', '2025-04-30', NULL, '', 'Názvy příspěvku a článků - jaká je míra závaznosti z návrhu projektu(atraktivnost tématu) - dotaz na MŠMT', 'schwami5', '2025-05-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'schwami5', '2025-04-16 00:00:00'),
(633, 461, '2025-04-16', 'Čerpání prostředků: Nutné trochu zvýšit čerpání na straně VO0, vyřeší Kuba Dytrich.\nPlnění výsledků: Vše ok, už dokonce hotové.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Vše v rámci projektu, možná se něco objeví ke konci projektu\nRizika: Vše probíhá podle v plánu, nejsou větší rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Do běžících v současné době ne\nÚčastníci (partneři): MoistureGuard - vše ok, přítomni na revizi Wawerka, Dytrich, Mlejnek a Klausová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Ad hoc, bez zápisu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2025-04-16 00:00:00'),
(634, 388, '2025-04-16', 'Čerpání prostředků: Čerpá se lehce méně, plovoucí rozpočet, takže ok.\r\nPlnění výsledků: Zatím není problém s nestíháním. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Ještě příliš brzy.\r\nRizika: viz analýza, vše ok.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Jeremiáš, Boxxed (nový projekt Vítka Janovského) - taky IR kamery, ale tady není nejdůležitější ta IR kamera.\r\nÚčastníci (partneři):  InoSens (Včelák), Na revizi Wawerka, Dytrich, Klausová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Průběžné schůzky, probírají se na týmových schůzkách. Bez zápisu. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2025-04-16 00:00:00'),
(635, 383, '2025-04-17', 'Čerpání prostředků: Jedna etapa přečerpává, druhou nedočerpáváme, plovoucí rozpočet - takže ok. Info o neuznatelných nákladech.\nPlnění výsledků: Až na konci projektu.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - probíhají jednání o využití výsledku (př. policejní prezidium).\nRizika: Viz analýza \nOstatní: (přesah projektu do jiných): Senzory IAQ a Notation\nÚčastníci (partneři):  ExpectIT - spolupráce ok. Na revizi přítomni Dytrich, Janovský, Pospíšilová, Klausová.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Interní každé pondělí, s konsorciem operativně. Zápisy se nedělají.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2025-04-17 00:00:00'),
(636, 446, '2025-04-17', 'Čerpání prostředků: Dle predikce přečerpáváme razantně cca o 653 tis.Kč (141% čerpání mezd) a zároveň očekávané neuznatelné náklady jsou, dle aktuálního výpočtu, 128 161 Kč. Detailní výpočet k dispozici + Kuba Dytrich zašle e-mailem. Ostatní přímé (materiál) v pořádku. Převod mezi kapitolami u GA ČR prošel.\r\nPozor: vnitrofakturace služeb není uznatelným nákladem.\r\n\r\nPlnění výsledků: v předstihu, v pořádku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) nerelevantní s ohledem na GA ČR\r\nRizika: zatím nejsou; spolupráce s fakultou nad dodáním podkladů (obecně funguje takto na všech projektech).\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) NA\r\nÚčastníci (partneři):  bez partnerů; \r\nNa revizi přítomni: Kuba D., Zuzka Mlejnek, Kristina Reist, Markéta Růtová, Kuba Řepka a Tomáš Vlach (online)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 1x za měsíc probíhá, 1 nový pracovník na DPP\r\n\r\nDMP: na správu dat dedikována Eliška\r\n            ', 'Osobní konzultace nad průběhem čerpání, track financí atd.s Kubou Dytrichem.', 'repkajak', '2025-04-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2025-04-17 00:00:00'),
(637, 532, '2025-04-17', 'Čerpání prostředků: Nedočerpáváme - je potřeba nazdrojovat více lidí. Z V03 není momentálně nazdrojován nikdo. Mělo by dojít k přesunu hlavního RP z 3 na 5. \r\nPlnění výsledků: Projekt se rozjíždí, začali s předstihem, čas výzkumníků je limitovaný.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Zatím jen interní komunikace, věc je úplně nová.\r\nRizika: Viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Ostatní projekty týmu.\r\nÚčastníci (partneři):  Partner ok. Na revizi Haber, Dytrich, Mlejnek, Klausová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Každý týden, dělají zápisy a ToDo List. \r\n            ', 'Domluvit redistribuci, jestli má projekt přejít pod 5 a zařídit zvýšení čerpání', 'haberjos', '2025-04-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2025-04-17 00:00:00'),
(638, 380, '2025-04-22', 'Přítomni: J. Civínová, M. Volf, I. Mrůzková, J. Dytrich, Z. Mlejnek\n\nČerpání prostředků: VO1 přečerpává, od 9.1. rozdělen rozpočet na VO1 a VO0\nPlnění výsledků: mapa splněna na konci ledna 25; diseminační workshop po prázdninách a monografie zatím není v procesu.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): probrat přidanou hodnotu pro UCEEB, mapa open access.\nRizika: Nejsou.\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Je v plánu navázat, zatím nic konkrétního; záměr aktualizovat mapu i po skončení projektu.\nÚčastníci (partneři): Beepartner fúze duben 25; fungují dobře.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají i se zápisy.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mruzkire', '2025-04-22 00:00:00'),
(639, 270, '2025-04-22', 'Čerpání prostředků: lehké nedočerpání momentálně. Robert W. byl informován o max limitu 65 tis Kč na mzdu. V tuto chvíli náklady 0 Kč. Letos se chystají cesty na konference + publikování za články, takže bychom měli vyčerpat \r\nPlnění výsledků: články rozpracovány, bude dodáno v termínu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): není relevantní\r\nRizika: překonání rizika v komunikaci s SBD. V tuto chvíli není žádné.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): žádný zásadní přesah. V plánu je podat navazující Interreg v rámci UCEEB\r\nÚčastníci (partneři):  Kuba Dytrich, Markéta Růtová, Wojciech Belch, Michal Nesládek, Robert Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Další revize z hlediska čerpání a up-date k projektu přelom srpen/září ', 'rutovmar', '2025-06-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2025-04-22 00:00:00'),
(640, 277, '2025-04-22', 'Čerpání prostředků: projekt skončil 12/2024. Nedočerpáno 266 tis. Kč. \nPlnění výsledků: za ČVUT vše hotovo. Čekáme na formální zpětnou vazbu od MěÚ v Olomouci. Předáno před 2 měsíci. Následovat bude mini KD s TA ČR (odhad zač.května). Aktuálně probíhají oponentní posudky na Nmet.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): případné využití výsledků je na individuálním jednání s MŽP - vlastníkem výsledků (firmy byly informovány na KD). Sběr dat šel z jiného zdroje, takže data patří ČvUT. \nRizika: není relevantní\nOstatní: (přesah projektu do jiných) není relevantní\nÚčastníci (partneři):  Kuba D., Wojciech, Michal Nesládek, Robert W., Markéta Růtová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2025-04-22 00:00:00'),
(641, 529, '2025-04-22', 'Čerpání prostředků: VO5 musí začít čerpat, Faltus - Vaněk (klíčoví zaměstnanci) přidat do zdrojování, VO3 lehce přidat,\nPlnění výsledků: dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - poptávka je, snaha o nízké náklady na výrobu\nRizika: dle tabulky\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Jeremiáš, Senzory pro IAQ\nÚčastníci (partneři): Inosens  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelně (pondělky)\n\nDo průběžné zprávy nezapomenout vykázat do osobních nákladů: Karel Matějovský, v dubnu zaměstnanec na 2 dny (úvazek 0,004 (1/12x0,05)) !!!\n            ', 'Do průběžné zprávy nezapomenout vykázat do osobních nákladů: Karel Matějovský, v dubnu zaměstnanec na 2 dny (úvazek 0,004 (1/12x0,05)) !!!', 'schwami5', '2026-01-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'schwami5', '2025-04-22 00:00:00'),
(642, 384, '2025-04-22', 'Čerpání prostředků: VO3 čerpání mírně pod, VO5 podčerpává\r\nPlnění výsledků: dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): dořešení licenční smlouvy, dořešení hlavního řešitele\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): běžící žádné \r\nÚčastníci (partneři):  spolupráce v pořádku\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): s partnery jednou za čtvrt roku, interní jednou za 14dní\r\n            ', 'licenční smlouva s Energocentrem a Mandík: podíly na výsledcích, řešení s VO5, možný výsledek nad rámec projektu pro VO5 ', 'adamodan', '2025-06-20', NULL, '', 'Změna odpovědné osoby - hlavní řešitel za UCEEB', 'adamodan', '2025-05-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'schwami5', '2025-04-22 00:00:00'),
(643, 536, '2025-04-23', 'Přítomni: Tomáš Bäumelt, Jakub Dytrich, Robert Wawerka, Irena Mrůzková\n\nČerpání prostředků: mírné přečerpávání VO5, zbylá VO v pořádku, čerpat ostatní přímé (zbývá necelých 30K)\nPlnění výsledků: první milník naplánován koncem května - základ pro další softwarové výsledky; je testován potenciální přínos výsledků\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): jeden ze softwarů bude většinově náš, ten by mohl být dále využit pro komercializaci; potřeba sledovat aktuální dění na trhu\nRizika: Jsou, viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Tento projekt slouží jako studie potenciálu, podle výsledků se rozhodne, zda se na něj naváže, mohlo by. Pro tuto chvíli nelze jasně říci.\nÚčastníci (partneři): Fungují dobře, mají zájem projekt řešit.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Scházejí se každé dva týdny, zápisy jsou.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mruzkire', '2025-04-23 00:00:00'),
(644, 387, '2025-04-23', 'Přítomni: Schwarzová, Dytrich, Pospíšilová, Adamovský\n\nČerpání prostředků: čerpání probíhá cca dle plánu, materiál a služby - peníze UCEEB šetří záměrně (cca 300 000 Kč)  \nPlnění výsledků: výsledek UCEEB cca dle plánu, Narran pozadu, \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): přístroj pro dekontaminaci proudícího vzduchu původně myšleno pro čisté prostory, nyní spíše myšleno např. pro dopravní prostředky\nRizika: hrozí nedostatečné využití - málo funkční výsledek od firmy Narran, bude v řešení s API co s tím\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři): firma Narran: Odstoupení od smlouvy o dílo firmy Narran s UCEEB (od března 2024) - došlo emailem p. Adamovskému 23.4.2025 - předává na finanční, smlouva dle firmy tedy platná do 23.4.2025.\nŽádost o změnu aktuálně na straně API, i zpráva ve stavu rozpracování (finalizace až po schválení žádosti o změnu) \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jedenkrát týdně interně i externě\n            \n ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'schwami5', '2025-04-23 00:00:00'),
(645, 450, '2025-04-23', 'Čerpání prostředků: Výrazné přečerpávání - asi o 153000, pokud to půjde tímto tempem, nutné stáhnout úvazky. Drobný neuznatelný náklad na mzdu hlavního řešitele - mzdové limity GAČR jsou 65 000 - možná bude pod rozlišovací schopnosti GAČR. Nedávat z projektu odměny Kamilovi - nebudou uznatelné.\r\nPlnění výsledků: Za nás jde jen konferenční článek ve třetím roce řešení. článek ve sborníku na 2025 musíme posunout do dalšího roku. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Jde o základní výzkum a zejména za fakultou.\r\nRizika: Viz analýza rizik.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) V oblasti působí už deset let, možná navážou dalším GAČR projektem\r\nÚčastníci (partneři): Jen ČVUT  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Ad hoc schůzky, zápisy nejsou.\r\n            ', 'Vyčíslení neuznatelných nákladů pro další revizi ', 'dytrijak', '2025-09-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2025-04-29 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(646, 323, '2025-04-24', 'Čerpání prostředků: ukázkové čerpání (ostatní přímé 239 tis.Kč zbývá k čerpání).\r\nPlnění výsledků: 2025 ČVUT 2 výsledky Gfunk - v procesu testování. Návrh na posun výsledků r 2026 s ostatními výsledky\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v tuto chvíli se nepředpokládá komerční využití. I přesto připravíme návrh Licenční smlouvy (dohoda s partnerem nutná)\r\nRizika: personální rizika; nedostatečná koordinace s partnery\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Kuba Dytrich, Jirka Dostál, Robert Waw, Markéta R.\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ne - naplánovat schůzku s partnery na jaro 2025\r\n            ', 'Změnové řízení - posun odevzdání výsledků do r. 2026 - připravit', 'rutovmar', '2025-05-31', NULL, '', 'Příprava návrhu licenční smlouvy až proběhne dohoda s partnerem', 'dostaji4', '2025-08-31', NULL, '', 'Příprava návrhu na interní úpravu rozpočtu v položkách mzdových nákladů na r. 2026', 'dytrijak', '2025-05-02', NULL, '', 'Naplánovat schůzku s partnery nad průběhem prací', 'rutovmar', '2025-06-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2025-04-24 00:00:00'),
(647, 560, '2025-04-24', 'Účastníci: Dytrich, Schwarzová, Houšková, Divín\n\nČerpání prostředků: čerpání nad plán, je třeba snížit, subdodávky přesun do materiálu a služeb, VO6 nechce, bylo ale podáno jinak než bylo schváleno a okomentováno ve workflow (7286)\nPlnění výsledků: začátek projektu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) není relevantní\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) není\nÚčastníci (partneři):  Ebas Nano\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) interní a externí pravidelně každý týden.\n            ', 'Dořešení subdodávek', 'divinrad', '2025-04-28', NULL, '', 'Aplikační garant - formulář zjistit', 'schwami5', '2025-04-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'schwami5', '2025-04-24 00:00:00'),
(648, 402, '2024-09-26', 'Kick-off meeting s partnery; představeny základné body adfministrace, prezentace nasdílena; upozornění na povinnou publicitu projektu\nÚčastníci (partneři):  Adamovský D., Staněk K., Tvrdá P., Reist K., \nStránský R., Daněk M., Petrášová M., Tuček J.\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-04-25 00:00:00'),
(649, 237, '2025-04-25', 'Čerpání prostředků: jemně se přečerpává v Osobních, převede se z Ostatních přímých a mělo by to vyjít.\nPlnění výsledků: Danka pošle podklady k vyplnění. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Tomáš se zeptá se Regulusu, jestli souhlasí s \"Kubovou\" licenčkou. Návaznost spíš ne, Regulus nemá čas na projekty. Vzít vzniklé know-how a pokračovat na něm - ve V02 není kdo, Erika má jinou práci. Regulus bude využívat.\nRizika: nejsou, dopadne to dobře\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'Poslat formuláře a popis výsledku Tomášovi a Erice. Domluvit se, kdo to podepíše.', 'stoladan', '2025-05-16', NULL, '', 'Tomáš domluví, jestli Regulus souhlasí s Kubovou licenčkou.', 'matustom', '2025-05-31', NULL, '', 'Tomáš dohodne s Regulusem PR končícího projektu a dá vědet Tereze.', 'matustom', '2025-07-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2025-04-25 00:00:00'),
(650, 316, '2025-04-25', 'Čerpání prostředků: VO1 nečerpá, Michal má domluvit výměnu práce na NEBSTAR. VO0 taky nedočerpává hodně, je potřeba doladit. VO5 čerpá víc, než by měla. Tomáš si jemně stěžuje, že dělají víc práce (digitální dvojče), než na co mají rozpočet. \r\nPlnění výsledků: Neiberhood concept řeší hlavně Operator a druhý výsledek(ECRC) za nás se stíhá.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): navazující smluvák (Tomáš),  \r\nRizika: stejné jako minule\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím nic konkrétního\r\nÚčastníci (partneři):  celkem fungujou - PDS je trošku komplikovanější, OICT fungujou téměř nad rámec, jde jim o výsledek, Tomáš dělá i práci trochu nad rámec (zatím bez peněz) \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Narovnání rozpočtu', 'civinjan', '2025-05-15', NULL, '', 'Aktualita o projektu', 'civinjan', '2025-05-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2025-04-25 00:00:00'),
(651, 546, '2025-04-25', 'Čerpání prostředků: mzdy se přečerpávání, bude prosba na VO5 o nechání zdrojů na VO1 (Robert souhlasil), při změně půjdou všechny zbylé náklady na mzdy\nPlnění výsledků: hotovo\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Strategie visí na internetu, je podepsaná rektorem, chceme pokračovat a čekáme, jestli nám vedení dá peníze (PPRO)\nRizika:\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2025-04-25 00:00:00'),
(652, 502, '2025-04-25', 'Čerpání prostředků: VO5 is underspending, but Robert can pay bonuses\nOther costs - there will be some open access spending; only 5 weeks of holidays are eligible (be aware of Zdeno :-) )\nPlnění výsledků: getting there\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): just articles; no news on UCEEB webpages \nRizika: see the Risks\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): fill in the worksheets!!\n            ', 'meeting with FEL about the results', 'richtja7', NULL, NULL, '', 'meeting with FEL about the results; ask about the changes in budget (increase limit FTE/salary and add persons) - and add outcomes :-); or move from wages to other costs', 'stoladan', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2025-04-25 00:00:00'),
(653, 402, '2025-04-25', 'Čerpání prostředků: zbývá 849 000 na mzdách, VO3 čerpá krásně, VO4 vyčerpají, VO1 nečerpá vůbec (má se zapojit později);\nPlnění výsledků: řeší se práce na mikroskopu, následně analýza využití; chystá se společné setkání (pokovovací linka); OVT - jde jen za SansSouci; doporučení tajemníka: hlídat partnera, nedobrá předchozí zkušenost? pokud ve výhledu velký problém - nechat výsledek jen na nich (odstoupit od něj) - k ošetření v rámci licenčky\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): výstupem bude i článek - je koncept (měření /porovnávání znečištěných skel); je popsáno v PZ; nedávat do timesheetu; \nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): návaznost na ZdrOk (prostup světla zasklívacíma jednotkama)\nÚčastníci (partneři):  Adamovský D., Pospíšilová K., Tvrdá P., Dytrych J., Reist K.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 1/měsíc, přepisy ze schůzek\n            ', 'Zaslat instrukce k publicitě', 'reistkri', '2025-04-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2025-04-25 00:00:00'),
(654, 315, '2025-04-28', 'Čerpání prostředků: rozpočet se nedočerpává, ve mzdách má Robert plán, ostatní přímé si Vojta domluví - zadávání mezd je třeba zadávat \"rovnoměrně\" dle pravidel HEU\r\nPlnění výsledků: řešení výsledků probíhá, probíhá onboarding pilotů, administračně pořešené s vlastníky, NDAs apod.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): jedna licenčka běží, druhá se chystá s ČEZ. Je jeden článek. Z PR byla Energy Flexibility Forum úplně všude :-).\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) synergie s Facility Aggregatorem, Opticomm a Partisoft\r\nÚčastníci (partneři): Kladno funguje, snad skoro lépe než předtím. Nechají si poradit, a když se jim řekne, tak splní, co mají.\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelně ob týden\r\n            ', 'zkontrolovat čerpání GlocalFlexu - asi zdrojování Eriky', 'matustom', '2025-05-09', NULL, '', 'zvýšit čerpání na GlocalFlexu', 'kuzmimic', '2025-05-09', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2025-04-28 00:00:00'),
(655, 500, '2025-04-28', 'Čerpání prostředků: nestíhá se čerpat, bude se žádat o změnu - odkládáme na podzimní revize, abychom věděli přesnější čísla. Ostatní přímé se taky nedočerpávají, Vojta s Tomášem o tom ví. Sednou si společně s Robertem a promyslí to.\r\nPlnění výsledků: Pokračuje se, nejdřívější výsledek je Siemensu, je jim připomínáno. Jde se podle harmonogramu.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím je brzo, ale pokud se povede, bude možnost i licenčky, Siemens bude mít dokonce i hardwarovou platformu, kde by se výsledek dal používat; články zatím nejsou, něco by mohlo časem vzniknout; na začátku byla aktualitka. Vojta propírá přes svůj osobní LinkedIn. \r\nRizika: viz tabulka, daří se lépe, než jsme doufali, zvlášť hlediska aktivity partnerů.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) synergie s Glocalem, OptiComm etc.\r\nÚčastníci (partneři):  Dobrá spolupráce, aktivní účast, mají motivaci.\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Každý měsíc schůzka celého konsorcia.\r\n            ', 'změna hlavního řešitele', 'stoladan', '2025-05-16', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2025-04-28 00:00:00'),
(656, 499, '2025-04-28', 'Čerpání prostředků: osobní se čerpá dobře (s malou rezervou), OPN jsou čerpány přes polovinu, takže v pořádku.\nPlnění výsledků: software bude :-) Vláďa si je velmi jist kvalitou výsledku. Čidla dorazily všechny, podařilo se je koupit za slevovou cenu. Teď probíhá instalace. Proběhlo doplnění Průběžné zprávy, snad bude přijato.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): představa je taková, že budeme cashovat službu, případně spinoffovat; byla aktualita, že se projekt začal, prezentovalo se na UCEEB Connect, na podzim se bude moci prezentovat první vlaštovky; jeden připravovaný článek do VVI\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) používá se to jako vstup do projektů, které zahrnují energetické řízení s PartiSoft etc.\nÚčastníci (partneři): fungují\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): týdně\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2025-04-28 00:00:00'),
(657, 512, '2025-04-28', 'Čerpání prostředků: zbývají peníze v Osobních, Robert o tom ví a asi 110 OPN. \nPlnění výsledků: smlouvy všechny podepsané, čekáme, až se rozjede demo v Rožnově (řeší ČEZ), ostatní se posouvá, hlavně koordinace toho, kdo, co a za kolik bude dělat.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Vize je to implementovat do EMO (platforma energetického managementu), aktualita proběhla, budeme barterovat článek se Švýcary a Estonci za přístup k našim datům.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) vazba na Glocal, Partisoft, Facility Agg...\nÚčastníci (partneři): ČEZ funguje, s mezinárodním konsorciem jsme se trochu šťouchali, ale snad se vyřeší.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): zatím co 2 měsíce velký konsorciální, a v druhých měsících budou asi schůzky WP, plus ad hoc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2025-04-28 00:00:00'),
(658, 370, '2025-04-29', 'Čerpání prostředků: přečerpává se WP3, přesunou se Ostatní přímé do Osobních. Martin V. s Michalem S. udělají revizi, aby se to  vyčerpalo správně. WP2 and WP6 je ok. WP7 nikdo ještě nečerpá- nejspíš jenom pro Michala na cesty. WP3 je třeba dočerpat do konce září.\nPlnění výsledků: negarantujeme výsledky, jen milestony. Licia pošle ty věci, za které jsme zodpovědní.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): vznikl patent i  na základě tohoto projektu, CityLabPrague - různé typy modrozelené infrastruktury apod.; JRD implementuje jednu střechu na Barrandově\nRizika: zůstává\nOstatní: (přesah projektu do jiných) novy projekt se zatím nechystá, chystají se na Horizon Brokerage (Cluster 5)\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): yes\n            ', 'Send our Miestones with deadlines to Danka', 'feliclic', '2025-05-16', NULL, '', 'Poslat Michalovi S. kontakt na SKANSKA', 'dytrijak', '2025-05-16', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2025-04-29 00:00:00'),
(659, 466, '2025-04-29', 'Přítomni: K. Daníčková, J. Dytrich, L. Felicioni, M. Volf, M. Schwarzová\n\nČerpání prostředků: Čerpání nutno navýšit cca o polovinu, pokud se nenavýší, na konci roku bude cca 800 000 Kč nedočerpáno. Úvazky navýšit od 1.6.2025 a dalších 6 měsíců (celý semestr) neměnit do 30.11.2025!\nPlnění výsledků:  odpovídá plánu - kontrola termínů dle návrhu projektu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): není aktuální \nRizika: viz. tabulka, největší riziko - změna Lead koordinátora - zmatky v koordinaci, Praha 5 špatná komunikace\nOstatní: (přesah projektu do jiných): je do SBT tool\nÚčastníci (partneři):  konsorcium\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné schůzky interně i externě\n            ', 'Navýšit úvazky na projektu od 1.6.2025 (na 6 měsíců do 30.11.2025)', 'volfmar3', '2025-06-10', NULL, '', 'Kontrola termínů výsledků dle návrhu projektu', 'schwami5', '2025-05-10', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'schwami5', '2025-04-29 00:00:00'),
(660, 524, '2025-04-29', 'Čerpání prostředků: Zahájeno pozdě, nedostatek kontroly nad zdrojováním pracovníků. Zatím nazdrojováni lidé z VO1 a VO4, je potřeba připomenout se VO6 s nazdrojováním. Rozpočet je plovoucí, lze převádět na základě objemu využitých služeb. Jednou měsíčně je potřeba dát sraz s Kubou pro kontrolu.\nPlnění výsledků: Získáváme firmy, nutné stabilizovat tempo\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Vše vlastnictví podniku\nRizika: Viz analýza rizik. \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Není relevantní\nÚčastníci (partneři):  Na revizi Kuzmič, Dytrich, Svobodová, Pospíšilová, Klausová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) Ano, zápisy ve formě To-Do listu.\n            ', 'Report za březen - cvičný projekt', 'klauster', '2025-05-12', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2025-04-29 00:00:00'),
(661, 399, '2025-05-06', 'Čerpání prostředků: Projekt je poměrně citlivý ohledně čerpání a zbývá na konci tak cca 36000, je důležité, aby to na konci roku bylo na nule a změnová řízení bývají náročná. Odměny se dají dát pouze po změně, je potřeba upravit úvazky. Do 15.11. Předběžná zpráva, reporting je 25.1.2026. Je potřeba naplánovat čerpání\n\nPlnění výsledků: Zatím podle plánu, některé články podané, bude potřeba žádost o změnu ohledně článků, nebyl k dispozici scopusový sborník\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Zatím ne, možná článek z měření z Hradu\n\nRizika: Viz Analýza rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - zakázka od Hradu, vymezeno dohodou\nÚčastníci (partneři):  Fakulta stavební, na revizi J. Orendáčová, Adamovský, Maierová, Dytrich, Mlejnek a Klausová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Ano, zápisy stručné.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2025-05-06 00:00:00'),
(662, 404, '2025-05-06', 'Čerpání prostředků: Na konci roku zůstává cca 100000 Kč, Zatím nebyly čerpané náklady na duševní vlastnictví, budou čerpány. \n\nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Budou potřeba licenční smlouvy k produktům. Výstup nad rámec funkční vzorek - užitný vzor, IR systém měření aktivity laboratorních hlodavců. Řeší se, jestli náhodou nepodat patent (spíše ne). \n\nRizika: Viz analýza\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Další možná spolupráce s Animalabem, zatím nemá konkrétní obrysy\nÚčastníci (partneři):  NÚDZ, Animalab, Spectrasol (smlouva o spolupráci), Na revizi Maierová, Kárníková, Adamovský, Dytrich, Mlejnek\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 1x měsíc, zápis je.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2025-05-06 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
