Čerpání prostředků: začne se čerpat za 10/2024 ve 2. etapě; budou se přeúčtovávat mzdy (řeší Kuba s Martinem)
Plnění výsledků: Gfunk z 80% rozpracován, bude ve 2. etapě
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nerelevantní, projekt začíná
Rizika: mírné riziko navýšení cen vstupů, výsledky tím nebudou ohroženy; z dlouhodobého hlediska mírné riziko nemožnosti kofinancovat projekt - jednat s partnerem
Ostatní: (přesah projektu do jiných) do CIIR-BOOST 
Účastníci (partneři): spolupráce dobrá
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají 1x týdně se zápisem
            