Přítomni: M. Hataj, J. Pošta, J. Dytrich, I. Mrůzková

Čerpání prostředků: Kuba zmínil neuznatelné náklady, odměny do výše dvou mezd, 42 000 na ostatních nepřímých - zvládnou utratit, projekt letos končí - utratit vše! Převod z předešlého roku; v závěrečné zprávě info viz poznámka v rozpočtu
Plnění výsledků: ověřená technologie vykázána v průběžné zprávě, článek napsaný, sborník zatím nevyšel - ve zprávě odůvodněno
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Knauf již desky vyrábí, nevíme, zda jsou již uvedené na trh
Rizika: jsou, viz analýza rizik, výsledky probereme na příští revizi pro případnou komunikaci s TAČR - pokud sborník nevyjde včas - žádost o změnu!
Ostatní: (přesah projektu do jiných): díky projektu má řešitelský tým větší přehled, s Knaufem momentálně nic dalšího neplánují
Účastníci (partneři): Knauf stále chválí spolupráci, spolupráce s E. Poršem vyhovuje 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nejbližší plánována koncem dubna, komunikace hl. řešitele s Knaufem probíhá, cca každého půl roku schůzky s celým týmem, interní schůzky častěji
Změny v řešitelském týmu - Domonkos a Sekavová           