Přítomni: Včelák, Lupíšek, Stolařová, Hejtmánek, Velebil, Pošta, Dytrich, Volf

Čerpání prostředků: U mzdového VO1 jemňounce přečerpává, celkově plán vychází na 98%, takže naprosto v pořádku. Ostatní přímé ještě nevyčerpány, Požárníci 95, Monitoring 100, Konstrukce 220 - všichni byli uvědoměni a počítají s tím - nechceme žádat o finanční změnu.
Plnění výsledků: Budeme mít problém s názvy výsledků článků, musíme zažádat před koncem projektu o změnu (jarní revize 2025)
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): VO4 - spíše čistě publikace, VO1 - bude zkoušet na Envilopu, VO5 - články, zkoušení
Budeme používat dvojí aknowledgment i na mezinárodní COST HELEN (nemělo by to nikomu vadit)
Rizika: viz tabulka
Ostatní: (přesah projektu do jiných) zatím nic konkrétního
Účastníci (partneři): nejsou
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): části jsou na sobě relativně nezávislé, schůzky se dějou individuálně
            