Čerpání prostředků: lehce přečerpáno ve mzdách
Plnění výsledků: 2x prototypy v plánu na r. 2026; na konci I. etapy - Gfunk - v tuto chvíli není nic (závazný parametr to není)
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řešeno v rámci licenční smlouvy a rozdělení % podílů; komercializace je zatím brzo 
Rizika: administrativně-technická viz záložka Analýza rizik
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři): Nutné, aby Narran domluvil převod práv do ISKP s agenturou Gral Expert; Narran má povinnost dle RoPD na publicitu
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            