Čerpání prostředků: Zatím nesedí, je potřeba doladit (Maščuch), FS do koruny musí vyčerpat, FÚUP bude používat UCEEB. Je tam 260 tis v Ostatních přímých (Zbyněk a Špalík dočerpají).
Plnění výsledků: harmonogram se dodržuje, na konci roku jsou jenom rešerše, což není závazný výstup, výsledky jsou až na konci projektu
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace pokud se ukáže, že je to funkční a dá se to prodat, projekt je psán pro výzkum; PR se řeší i se Ščástkou
Rizika: viz tabulka
Ostatní: (přesah projektu do jiných) není
Účastníci (partneři):  SG Geotechnika má problém, odsouzena - budeme muset řešit s TAČR, jak dále postupovat
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou, dokonce jsou i zápisy, sdílí se na MS TEAMS
            