Čerpání prostředků: VO5 čerpá málo - vliv OP PIK, teď je malá predikce, ale obecně se přečerpává, bude se muset upravit (momentálně 600 000) , kája
Plnění výsledků: - vše posunuto o půl roku, což by se mělo stihnout. Jedna demonstrace v Portugalsku je, druhá v Německu bude v červenci. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: aktualizována
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - přesah do ARV
Účastníci (partneři):  koordinátor je v pohodě a to je důležité :D 
Pravidelné schůzky projektového týmu - ANO
            