Čerpání prostředků: mzdy - nutno nahlížet na celý projekt - RP5 problém,  RP1 ok; začátkem listopadu - zrevidovat čerpání a případně požádat o změnu); FÚUP - Max.cca 80 900 kČ; zbývá docela dost na ost.přímých (165 000); subdodávky - přesun; provedeme interní přesun do dalších provozních
Plnění výsledků:  - fční vzorky - Sauna – nejde za námi, ale pracuje se na něm, do konce roku musejí podat; kufr - dodělat komunikaci rozhraní; sloup - fční vzoroek navržený, v komunikaci s designerama, vše běží 
-	ověř.technologie - až příští rok; 
-	užitný vzor - až po tom, ale musí být 6 měsíců po vzniku fčního vzorku
-	NÚDZ - Spectrasol - nemají ještě dohodu o přístupu k výsledkům
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): na výsledcích se zatím pracuje
Rizika: využití výsledků/práva k výsledkům  - viz Rizika
Ostatní: (přesah projektu do jiných): GAČR Junior Star - výsledky budou až na vánoce; jinak zájem z psychiatrické obce
Účastníci (partneři): ok, NUDZ problém s administrativou (podíl na výsledcích, viz rizika) 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy: cca 1/měsíc; pravidelně se Spectrasolem; paralelně Lenka-NÚDZ
            