Čerpání prostředků: rozpočet se nedočerpává, ve mzdách má Robert plán, ostatní přímé si Vojta domluví - zadávání mezd je třeba zadávat "rovnoměrně" dle pravidel HEU
Plnění výsledků: řešení výsledků probíhá, probíhá onboarding pilotů, administračně pořešené s vlastníky, NDAs apod.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): jedna licenčka běží, druhá se chystá s ČEZ. Je jeden článek. Z PR byla Energy Flexibility Forum úplně všude :-).
Rizika: viz tabulka
Ostatní: (přesah projektu do jiných) synergie s Facility Aggregatorem, Opticomm a Partisoft
Účastníci (partneři): Kladno funguje, snad skoro lépe než předtím. Nechají si poradit, a když se jim řekne, tak splní, co mají.
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelně ob týden
            