•	Čerpání prostředků:  mzdové OK,  přečerpány ostatní přímé a služby. Důvod vyšší tarif za open access článek. Budeme žádat o změnu přesunu prostředků z kategorie cestovné. Terka dodá do 27.3. 2020 plán na přesun prostředků. Návrh 60 tis Kč z cestovného do ostatních přímých.  Riziko, že nebude vyčerpána kategorie cestovné (plánovaná konference v Dublinu), kvůli situaci s korona virem.  Pokud by se nedalo vyčerpat mohou být prostředky použity na vložné na konferenci (P. Hájek). 
•	Plnění výsledků: 
Ověřená technologie stavebí dílec – bude splněno Terka ,Články- bude splněno Terka. Rozdělení IP Terka plánuje schůzku s H.Otýsem AZS a bude informovat a dodá i rozdělení poměru výsledků v projektu.
Využití výsledků: AZS ze stavebních dílců dle UCEEB receptury již staví domy. 
•	Rizika: nebyla identifikována 
•	Ostatní: K roční zprávě 2019 bylo v systému ISTA zveřejněno stanovisko zpravodaje – bez námitek s doporučením k pokračování projektu 
•	Účastníci:  A. Lupíšek, T. Pavlů, K. Mrkvičková
