Čerpání prostředků: 

Čerpáme dobře, lehce přečerpané ostatní přímé. 
Čekáme na prodloužení projektu. Urgováno.

Potřebujeme ze mzdových ušetřit 110 tis. Kč a zbytek mezd roztáhnout do července (jakmile bude smlouva).

Julča poprosí Adama o přesuny mezi položkama rozpočtu. 

Na projektu musí zůstat: 
Julča
Honza Růžička
Bára Vlasatá
Martin Volf


Plnění výsledků: 
- Případové studie
- Whitepaper – policy brief v draftu – do května ve finálním draftu – je v řešení, průběžně konzultováno s koordinátorem
– Závěrečná konference – na konci června (platí ŠPB/CZGBC)
– Článek – je v draftu
– 4 webináře, z toho 2 splněné
– 

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
– smluváky k případovým studiím proběhly
- na MPO vzniká pracovní skupina k implementaci EPBD – bylo by dobré se do ní dostat – přes ŠPB / Michal Čejka
– o výsledky je zájem na MŽP – Šandlová Vlčková od ministra

Rizika: 
- viz analýza rizik

Ostatní: (přesah projektu do jiných)

Účastníci (partneři):  viz rizika

Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            