INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(3362, 161, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3363, 161, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Staňková Nicol', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3364, 161, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3365, 161, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Špičková Martina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3366, 161, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3367, 161, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka R.', 'Staňková Nicol', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3368, 161, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Staňková Nicol', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3369, 161, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Špičková Martina', 'Wawerka R.', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3370, 161, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Staňková Nicol', 'Špičková Martina', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3371, 161, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3372, 161, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Staňková Nicol', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3373, 161, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3374, 161, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Staňková Nicol', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3375, 161, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Špičková Martina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3376, 161, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Staňková Nicol', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3377, 161, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Staňková Nicol', 'Reist Kristina', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3378, 161, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3379, 161, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Špičková Martina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3380, 161, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3381, 161, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Špičková Martina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3382, 161, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Staňková Nicol', '', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3383, 161, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Jára R., Dytrich J., Wawerka R.', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3384, 161, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Staňková Nicol', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3385, 161, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3386, 161, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Staňková Nicol', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3387, 161, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Špičková Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3388, 161, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3389, 161, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3390, 161, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3391, 315, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3392, 315, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3393, 315, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3394, 315, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3395, 315, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3396, 315, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3397, 315, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert W.', 'Vojta Zavřel', 'Danka', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3398, 315, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vojta Zavřel', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3399, 315, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Robert W.', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3400, 315, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vojta Zavřel', 'Martina', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3401, 315, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3402, 315, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Vojta Zavřel', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3403, 315, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3404, 315, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vojta Zavřel', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3405, 315, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3406, 315, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Vojta Zavřel', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3407, 315, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vojta Zavřel', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3408, 315, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3409, 315, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3410, 315, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3411, 315, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3412, 315, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vojta Zavřel', '', 'Martina', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3413, 315, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3414, 315, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Vojta Zavřel', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3415, 315, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3416, 315, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vojta Zavřel', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3417, 315, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3418, 315, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3419, 315, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3420, 315, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3421, 269, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martkéta Růtová', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3422, 269, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martkéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3423, 269, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martkéta Růtová/PM', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3424, 269, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martkéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3425, 269, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3426, 269, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martkéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3427, 269, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Martkéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3428, 269, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3429, 269, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3430, 269, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3431, 269, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martkéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3432, 269, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3433, 269, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martkéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3434, 269, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3435, 269, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3436, 269, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Martkéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3437, 269, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Martkéta Růtová', 'FO', 'holecste', '2023-01-06'),
(3438, 269, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martkéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3439, 269, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3440, 269, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martkéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3441, 269, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3442, 269, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'holecste', '2023-01-06'),
(3443, 269, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3444, 269, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3445, 269, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martkéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3446, 269, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Martkéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3447, 269, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Martkéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3448, 269, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3449, 269, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3450, 269, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3451, 269, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3452, 269, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3453, 269, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/PM', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3454, 269, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3455, 269, 2, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3456, 269, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3457, 269, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3458, 269, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3459, 269, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3460, 269, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3461, 269, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3462, 269, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3463, 269, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3464, 269, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3465, 269, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3466, 269, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3467, 269, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Markéta Růtová', 'FO', 'holecste', '2023-01-06'),
(3468, 269, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3469, 269, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3470, 269, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3471, 269, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3472, 269, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'holecste', '2023-01-06'),
(3473, 269, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3474, 269, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3475, 269, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3476, 269, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3477, 269, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3478, 269, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3479, 269, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3480, 269, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3481, 270, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'BOARD', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3482, 270, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3483, 270, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Tomáš Vlach', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3484, 270, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3485, 270, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3486, 270, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3487, 270, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3488, 270, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3489, 270, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3490, 270, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3491, 270, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3492, 270, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3493, 270, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3494, 270, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3495, 270, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3496, 270, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3497, 270, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Markéta Růtová', 'FO', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3498, 270, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3499, 270, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3500, 270, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3501, 270, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3502, 270, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3503, 270, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3504, 270, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3505, 270, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3506, 270, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3507, 270, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3508, 270, 1, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3509, 270, 1, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3510, 270, 1, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3511, 323, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3512, 323, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3513, 323, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3514, 323, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3515, 323, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3516, 323, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3517, 323, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3518, 323, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3519, 323, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3520, 323, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jiří Dostál', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3521, 323, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3522, 323, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3523, 323, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3524, 323, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3525, 323, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3526, 323, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jiří Dostál', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3527, 323, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jiří Dostál', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3528, 323, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3529, 323, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3530, 323, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3531, 323, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3532, 323, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jiří Dostál', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3533, 323, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3534, 323, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3535, 323, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3536, 323, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3537, 323, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3538, 323, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3539, 323, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3540, 323, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3541, 273, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3542, 273, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3543, 273, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Radek Divín', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3544, 273, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3545, 273, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3546, 273, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3547, 273, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Radek Divín', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3548, 273, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Radek Divín', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3549, 273, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3550, 273, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Radek Divín', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3551, 273, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3552, 273, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Radek Divín', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3553, 273, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3554, 273, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Radek Divín', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3555, 273, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3556, 273, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Radek Divín', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3557, 273, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Radek Divín', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3558, 273, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3559, 273, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3560, 273, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3561, 273, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3562, 273, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Radek Divín', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3563, 273, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3564, 273, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Radek Divín', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3565, 273, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3566, 273, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Radek Divín', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3567, 273, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3568, 273, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3569, 273, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3570, 273, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3571, 91, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3572, 91, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3573, 91, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/Evžen Amler', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3574, 91, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3575, 91, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3576, 91, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3577, 91, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3578, 91, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3579, 91, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3580, 91, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3581, 91, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3582, 91, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3583, 91, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3584, 91, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3585, 91, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3586, 91, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3587, 91, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3588, 91, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3589, 91, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3590, 91, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3591, 91, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3592, 91, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3593, 91, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3594, 91, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3595, 91, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3596, 91, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3597, 91, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3598, 91, 4, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3599, 91, 4, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3600, 91, 4, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3601, 91, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3602, 91, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3603, 91, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/Evžen Amler', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3604, 91, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3605, 91, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3606, 91, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3607, 91, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3608, 91, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3609, 91, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3610, 91, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3611, 91, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3612, 91, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3613, 91, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3614, 91, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3615, 91, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3616, 91, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3617, 91, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3618, 91, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3619, 91, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3620, 91, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3621, 91, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3622, 91, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3623, 91, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3624, 91, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3625, 91, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3626, 91, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3627, 91, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3628, 91, 5, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3629, 91, 5, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3630, 91, 5, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3631, 275, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3632, 275, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3633, 275, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Bruno Sopko', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3634, 275, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3635, 275, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3636, 275, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3637, 275, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3638, 275, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3639, 275, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3640, 275, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3641, 275, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3642, 275, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3643, 275, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3644, 275, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3645, 275, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3646, 275, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3647, 275, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3648, 275, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3649, 275, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3650, 275, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3651, 275, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3652, 275, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3653, 275, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3654, 275, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3655, 275, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3656, 275, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3657, 275, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3658, 275, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3659, 275, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3660, 275, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3661, 399, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'Kuba Dytrich', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3662, 399, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3663, 399, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Hana Kárníková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3664, 399, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3665, 399, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3666, 399, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3667, 399, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Daniel Adamovský', 'Hana Kárníková', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3668, 399, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Hana Kárníková', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3669, 399, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Daniel Adamovský', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3670, 399, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Hana Kárníková', 'Martina Špičková', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3671, 399, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3672, 399, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Hana Kárníková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3673, 399, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3674, 399, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Hana Kárníková', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3675, 399, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3676, 399, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Hana Kárníková', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3677, 399, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Hana Kárníková', 'Markéta Růtová', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3678, 399, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3679, 399, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3680, 399, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3681, 399, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3682, 399, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Hana Kárníková', '', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3683, 399, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Kuba Dytrich', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3684, 399, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hana Kárníková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3685, 399, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3686, 399, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hana Kárníková', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3687, 399, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3688, 399, 1, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3689, 399, 1, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3690, 399, 1, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3691, 269, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'Kuba Dytrich', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3692, 269, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3693, 269, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3694, 269, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3695, 269, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3696, 269, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3697, 269, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3698, 269, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vácha', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3699, 269, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Robert Wawerka', 'Martina Špičková', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3700, 269, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vácha', 'Martina Špičková', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3701, 269, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3702, 269, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Markéta Růtová', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3703, 269, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3704, 269, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vácha', 'Antonín Lupíšek', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3705, 269, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', 'Kuba Dytrich', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3706, 269, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3707, 269, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vácha', 'Robert Wawerka', 'všichni', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3708, 269, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3709, 269, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3710, 269, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3711, 269, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Kuba Dytrich', 'Robert Wawerka', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3712, 269, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vácha', 'Robert Wawerka', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3713, 269, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Kuba Dytrich', 'Kuba Dytrich', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3714, 269, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3715, 269, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3716, 269, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3717, 269, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3718, 269, 3, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3719, 269, 3, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3720, 269, 3, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3721, 81, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3722, 81, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3723, 81, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3724, 81, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3725, 81, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3726, 81, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3727, 81, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Jakub Dytrich', 'Michal Kuzmič', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3728, 81, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Michal Kuzmič', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3729, 81, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Jakub Dytrich', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3730, 81, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Michal Kuzmič', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3731, 81, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3732, 81, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3733, 81, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3734, 81, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Michal Kuzmič', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3735, 81, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina+ Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3736, 81, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Michal Kuzmič', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3737, 81, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Michal Kuzmič', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3738, 81, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3739, 81, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3740, 81, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3741, 81, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3742, 81, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Michal Kuzmič', '', 'Martina/Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3743, 81, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3744, 81, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3745, 81, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3746, 81, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Michal Kuzmič', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3747, 81, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3748, 81, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3749, 81, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3750, 81, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3751, 105, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3752, 105, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3753, 105, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/ D7.3 - Installation of PLURAL system in KASAVA (Czech', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3754, 105, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3755, 105, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Š.', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3756, 105, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3757, 105, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jan Včelák', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3758, 105, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3759, 105, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Š.', 'Robert Wawerka', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3760, 105, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Š.', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3761, 105, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3762, 105, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3763, 105, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3764, 105, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3765, 105, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Š.', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3766, 105, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3767, 105, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Karolina', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3768, 105, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3769, 105, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Š.', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3770, 105, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3771, 105, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Š.', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3772, 105, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3773, 105, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3774, 105, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3775, 105, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(3776, 105, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3777, 105, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Š.', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3778, 105, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3779, 105, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3780, 105, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3781, 80, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3782, 80, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3783, 80, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3784, 80, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3785, 80, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3786, 80, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3787, 80, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Zdeno Malík', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3788, 80, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zdeno Malík', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3789, 80, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Martin Volf', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3790, 80, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zdeno Malík', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3791, 80, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3792, 80, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zdeno Malík', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3793, 80, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3794, 80, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zdeno Malík', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3795, 80, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina+ Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3796, 80, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Zdeno Malík', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3797, 80, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zdeno Malík', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3798, 80, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3799, 80, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3800, 80, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3801, 80, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3802, 80, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zdeno Malík', '', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3803, 80, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3804, 80, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zdeno Malík', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3805, 80, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3806, 80, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zdeno Malík', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3807, 80, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3808, 80, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3809, 80, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3810, 80, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3811, 334, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3812, 334, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3813, 334, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3814, 334, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3815, 334, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3816, 334, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3817, 334, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Dan Adamovský', 'Lenka M. ', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3818, 334, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Lenka M. ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3819, 334, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Dan Adamovský', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3820, 334, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Lenka M. ', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3821, 334, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3822, 334, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Lenka M. ', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3823, 334, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3824, 334, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Lenka M. ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3825, 334, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3826, 334, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Lenka M. ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3827, 334, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Lenka M. ', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3828, 334, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3829, 334, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3830, 334, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3831, 334, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3832, 334, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Lenka M. ', '', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3833, 334, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3834, 334, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Lenka M. ', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3835, 334, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3836, 334, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Lenka M. ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3837, 334, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3838, 334, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3839, 334, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3840, 334, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3841, 369, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3842, 369, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3843, 369, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3844, 369, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3845, 369, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3846, 369, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3847, 369, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Julie', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3848, 369, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Julie', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3849, 369, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3850, 369, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Julie', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3851, 369, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3852, 369, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Julie', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3853, 369, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3854, 369, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Julie', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3855, 369, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3856, 369, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Julie', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3857, 369, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Julie', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3858, 369, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3859, 369, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3860, 369, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3861, 369, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3862, 369, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Julie', '', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3863, 369, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3864, 369, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'není relevantní', '', 'není relevantní', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3865, 369, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'není relevantní', '', 'není relevantní', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3866, 369, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'není relevantní', '', 'není relevantní', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3867, 369, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'není relevantní', '', 'není relevantní', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3868, 369, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3869, 369, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3870, 369, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3871, 210, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3872, 210, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3873, 210, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3874, 210, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3875, 210, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Jakub D.', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3876, 210, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3877, 210, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Robert Wawerka', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3878, 210, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Robert Wawerka', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3879, 210, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Robert Wawerka', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3880, 210, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Robert Wawerka', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3881, 210, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3882, 210, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Robert Wawerka', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3883, 210, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3884, 210, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Robert Wawerka', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3885, 210, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina+karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3886, 210, 1, 16, 'Komunikace s koordinátorem', 'Robert (věcné, Admin - Karolina)', '', 'Karolina/Robert', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3887, 210, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Robert Wawerka', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3888, 210, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3889, 210, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3890, 210, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3891, 210, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3892, 210, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Robert Wawerka', '', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3893, 210, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3894, 210, 1, 24, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3895, 210, 1, 25, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3896, 210, 1, 26, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3897, 210, 1, 27, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3898, 210, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3899, 210, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3900, 210, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3901, 260, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová', 'BOARD', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3902, 260, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3903, 260, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Jára ', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3904, 260, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3905, 260, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3906, 260, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3907, 260, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Dostál', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3908, 260, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3909, 260, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Wawerka', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3910, 260, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dostál', 'Pospíšilová', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3911, 260, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3912, 260, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dostál', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3913, 260, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv - realizace', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3914, 260, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3915, 260, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3916, 260, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3917, 260, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dostál', 'Pospíšilová', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3918, 260, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál+Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3919, 260, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3920, 260, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3921, 260, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3922, 260, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3923, 260, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3924, 260, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3925, 260, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti - realizace', 'Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3926, 260, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3927, 260, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3928, 260, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3929, 260, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3930, 260, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3931, 185, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová/Tomešová', 'BOARD', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3932, 185, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová/Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3933, 185, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3934, 185, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová/Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3935, 185, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3936, 185, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová/Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3937, 185, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Dostál', 'Pospíšilová/Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3938, 185, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3939, 185, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Wawerka', 'Wawerka', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3940, 185, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3941, 185, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová/Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3942, 185, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dostál', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3943, 185, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv - realizace', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3944, 185, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3945, 185, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3946, 185, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dostál', '', 'Pospíšilová/Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3947, 185, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dostál', 'Pospíšilová/Tomešová', 'Pospíšilová/Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3948, 185, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová/Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3949, 185, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšílová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3950, 185, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3951, 185, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3952, 185, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dostál', '', 'd', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3953, 185, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3954, 185, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3955, 185, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti - ralizace', 'Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3956, 185, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Pospíšilová/Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3957, 185, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3958, 185, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3959, 185, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3960, 185, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3961, 173, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Tomešová ', 'BOARD', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3962, 173, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Tomešová ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3963, 173, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Tomešová /PM', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3964, 173, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Tomešová ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3965, 173, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3966, 173, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3967, 173, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Dobiášová', 'Tomešová ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3968, 173, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dobiášová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3969, 173, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3970, 173, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dobiášová', 'Pospíšilová', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3971, 173, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Tomešová ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3972, 173, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dobiášová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3973, 173, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv - realizace', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3974, 173, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dobiášová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3975, 173, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3976, 173, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dobiášová', '', 'Tomešová ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3977, 173, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dobiášová', 'Tomešová ', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3978, 173, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3979, 173, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3980, 173, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3981, 173, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3982, 173, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dobiášová', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3983, 173, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3984, 173, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dobiášová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3985, 173, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti - realizace', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3986, 173, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dobiášová', '', 'Tomešová ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3987, 173, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Tomešová ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3988, 173, 5, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3989, 173, 5, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3990, 173, 5, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3991, 174, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Tomešová', 'BOARD', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3992, 174, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3993, 174, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Tomešová/PM', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3994, 174, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3995, 174, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3996, 174, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3997, 174, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf', 'Tywoniak', 'Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3998, 174, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3999, 174, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Volf', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4000, 174, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4001, 174, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4002, 174, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4003, 174, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv - realizace', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4004, 174, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4005, 174, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4006, 174, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4007, 174, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Tomešová', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4008, 174, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4009, 174, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4010, 174, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4011, 174, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4012, 174, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4013, 174, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4014, 174, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4015, 174, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti - realizace', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4016, 174, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4017, 174, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4018, 174, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4019, 174, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4020, 174, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4021, 142, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4022, 142, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4023, 142, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4024, 142, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4025, 142, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Š.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4026, 142, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4027, 142, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Kuba M.', 'Vašek N.', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4028, 142, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vašek N./Honza Šp.', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4029, 142, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Š.', 'Kuba M.', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4030, 142, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vašek N.', 'Martina Š.', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4031, 142, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4032, 142, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4033, 142, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4034, 142, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vašek N.', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4035, 142, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Š.', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4036, 142, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Karolina/Vašek N.', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4037, 142, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vašek N./Honza Šp.', 'Karolina', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4038, 142, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4039, 142, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Š.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4040, 142, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4041, 142, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Š.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4042, 142, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vašek N.', '', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4043, 142, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4044, 142, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4045, 142, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4046, 142, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vašek N. ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4047, 142, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Š.', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4048, 142, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4049, 142, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4050, 142, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4051, 338, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4052, 338, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4053, 338, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Kamil Novotný', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4054, 338, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4055, 338, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4056, 338, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4057, 338, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Jakub Maščuch', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4058, 338, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jakub Maščuch', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4059, 338, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4060, 338, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jakub Maščuch', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4061, 338, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4062, 338, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jakub Maščuch', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4063, 338, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4064, 338, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jakub Maščuch', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4065, 338, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4066, 338, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jakub Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4067, 338, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jakub Maščuch', 'Danka', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4068, 338, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4069, 338, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4070, 338, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4071, 338, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4072, 338, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jakub Maščuch', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4073, 338, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4074, 338, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jakub Maščuch', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4075, 338, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4076, 338, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jakub Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4077, 338, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4078, 338, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4079, 338, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4080, 338, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4081, 235, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4082, 235, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4083, 235, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Kamil Novotný', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4084, 235, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4085, 235, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4086, 235, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4087, 235, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'zatím Maščuch', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4088, 235, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'zatím Maščuch', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4089, 235, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4090, 235, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'zatím Maščuch', 'Martina', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4091, 235, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4092, 235, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'zatím Maščuch', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4093, 235, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4094, 235, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'zatím Maščuch', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4095, 235, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4096, 235, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zatím Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4097, 235, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'zatím Maščuch', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4098, 235, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4099, 235, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4100, 235, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4101, 235, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4102, 235, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'zatím Maščuch', '', 'Martina', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4103, 235, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4104, 235, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'zatím Maščuch', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4105, 235, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4106, 235, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'zatím Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4107, 235, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4108, 235, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4109, 235, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4110, 235, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4111, 235, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4112, 235, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4113, 235, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/Kamil Novotný', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4114, 235, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4115, 235, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4116, 235, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4117, 235, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Martina Špičková', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4118, 235, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4119, 235, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4120, 235, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4121, 235, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4122, 235, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4123, 235, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4124, 235, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4125, 235, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4126, 235, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4127, 235, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martina Špičková', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4128, 235, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4129, 235, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4130, 235, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4131, 235, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4132, 235, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4133, 235, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4134, 235, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4135, 235, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4136, 235, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4137, 235, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4138, 235, 3, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4139, 235, 3, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4140, 235, 3, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4141, 235, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4142, 235, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4143, 235, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/Kamil Novotný', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4144, 235, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4145, 235, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4146, 235, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4147, 235, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Martina Špičková', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4148, 235, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4149, 235, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4150, 235, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4151, 235, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4152, 235, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4153, 235, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4154, 235, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4155, 235, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4156, 235, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4157, 235, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martina Špičková', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4158, 235, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4159, 235, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4160, 235, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4161, 235, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4162, 235, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4163, 235, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4164, 235, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4165, 235, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4166, 235, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4167, 235, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4168, 235, 4, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4169, 235, 4, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4170, 235, 4, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4171, 97, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4172, 97, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4173, 97, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Jakub Maščuch', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4174, 97, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4175, 97, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4176, 97, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4177, 97, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Jakub Maščuch', 'Zbyněk', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4178, 97, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zbyněk', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4179, 97, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Kuba M., Jakub Maščuch', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4180, 97, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zbyněk', 'Martina', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4181, 97, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4182, 97, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zbyněk', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4183, 97, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4184, 97, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zbyněk', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4185, 97, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4186, 97, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4187, 97, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zbyněk', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4188, 97, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4189, 97, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4190, 97, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4191, 97, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4192, 97, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zbyněk, Danka', '', 'Martina', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4193, 97, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(4194, 97, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk, Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4195, 97, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4196, 97, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4197, 97, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4198, 97, 3, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4199, 97, 3, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4200, 97, 3, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4201, 234, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4202, 234, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4203, 234, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/PM', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4204, 234, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4205, 234, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4206, 234, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4207, 234, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Zbyněk Zelený', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4208, 234, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zbyněk Zelený', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4209, 234, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4210, 234, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zbyněk Zelený', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4211, 234, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4212, 234, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zbyněk Zelený', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4213, 234, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4214, 234, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zbyněk Zelený', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4215, 234, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4216, 234, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Zbyněk Zelený', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4217, 234, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zbyněk Zelený', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4218, 234, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4219, 234, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4220, 234, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4221, 234, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4222, 234, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zbyněk Zelený', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4223, 234, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4224, 234, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk Zelený', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4225, 234, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4226, 234, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk Zelený', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4227, 234, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4228, 234, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4229, 234, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4230, 234, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4231, 150, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4232, 150, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4233, 150, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/Špale Jan', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4234, 150, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4235, 150, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4236, 150, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4237, 150, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Maščuch Jakub', 'Špale Jan', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4238, 150, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jan Špale', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4239, 150, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Maščuch Jakub', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4240, 150, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jan Špale', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4241, 150, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4242, 150, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jan Špale', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4243, 150, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4244, 150, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jan Špale', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4245, 150, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4246, 150, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jan Špale', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4247, 150, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jan Špale', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4248, 150, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4249, 150, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4250, 150, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4251, 150, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4252, 150, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jan Špale', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4253, 150, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4254, 150, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jan Špale', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4255, 150, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4256, 150, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jan Špale', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4257, 150, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4258, 150, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4259, 150, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4260, 150, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4261, 316, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4262, 316, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4263, 316, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/Michal Kuzmič', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4264, 316, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4265, 316, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4266, 316, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4267, 316, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška, Kuzmič', 'Tomáš Matuška', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4268, 316, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Matuška', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4269, 316, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Matuška, Kuzmič', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4270, 316, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Matuška', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4271, 316, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4272, 316, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4273, 316, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4274, 316, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Matuška', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4275, 316, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4276, 316, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Matuška', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4277, 316, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Matuška', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4278, 316, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4279, 316, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4280, 316, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4281, 316, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4282, 316, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Matuška', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4283, 316, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4284, 316, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4285, 316, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4286, 316, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4287, 316, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4288, 316, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4289, 316, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4290, 316, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4291, 172, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4292, 172, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4293, 172, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/PM', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4294, 172, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4295, 172, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4296, 172, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4297, 172, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška, Daniel Adamovský', 'Bořivoj Šourek', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4298, 172, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4299, 172, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška, Daniel Adamovský', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4300, 172, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Bořivoj Šourek', 'Karolína Pospíšilová', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4301, 172, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4302, 172, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Bořivoj Šourek', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4303, 172, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4304, 172, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4305, 172, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4306, 172, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Bořivoj Šourek', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4307, 172, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Bořivoj Šourek', 'Daniela Stolařová', 'Karolína Pospíšilová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4308, 172, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4309, 172, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4310, 172, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4311, 172, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4312, 172, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Bořivoj Šourek', '', 'Karolína Pospíšilová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4313, 172, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4314, 172, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Bořivoj Šourek', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4315, 172, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4316, 172, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Bořivoj Šourek', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4317, 172, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4318, 172, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4319, 172, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4320, 172, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4321, 314, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4322, 314, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4323, 314, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4324, 314, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4325, 314, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4326, 314, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4327, 314, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Terka Pavlů', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4328, 314, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Terka Pavlů', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4329, 314, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martin Volf', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4330, 314, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Terka Pavlů', 'Martina Špičková', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4331, 314, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4332, 314, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Terka Pavlů', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4333, 314, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4334, 314, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Terka Pavlů', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4335, 314, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková + Karolina (výkazy)', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4336, 314, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Terka Pavlů/Karolina (admin)', '', 'Karolina/Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4337, 314, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Terka Pavlů', 'Karolina', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4338, 314, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4339, 314, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4340, 314, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4341, 314, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Jakub Dytrich', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4342, 314, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Terka Pavlů', '', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4343, 314, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4344, 314, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Terka Pavlů', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4345, 314, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4346, 314, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Terka Pavlů', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4347, 314, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4348, 314, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4349, 314, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4350, 314, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4351, 314, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4352, 314, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4353, 314, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4354, 314, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4355, 314, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4356, 314, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4357, 314, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Terka Pavlů', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4358, 314, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Terka Pavlů', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4359, 314, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martin Volf', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4360, 314, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Terka Pavlů', 'Martina Špičková', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4361, 314, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4362, 314, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Terka Pavlů', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4363, 314, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4364, 314, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Terka Pavlů', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4365, 314, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4366, 314, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Terka Pavlů/Karolina (admin)', '', 'Karolina/Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4367, 314, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Terka Pavlů', 'Karolina', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4368, 314, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4369, 314, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4370, 314, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4371, 314, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Jakub Dytrich', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4372, 314, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Terka Pavlů + Karolina', '', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4373, 314, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4374, 314, 2, 24, 'Příprava výkazů práce', 'Karolina', 'Terka Pavlů', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4375, 314, 2, 25, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4376, 314, 2, 26, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4377, 314, 2, 27, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4378, 314, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4379, 314, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4380, 314, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4381, 322, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4382, 322, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4383, 322, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Michal Tobiáš', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4384, 322, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4385, 322, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4386, 322, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4387, 322, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Michal Tobiáš', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4388, 322, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Michal Tobiáš', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4389, 322, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Tomáš Matuška', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4390, 322, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Michal Tobiáš', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4391, 322, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4392, 322, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Michal Tobiáš', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4393, 322, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4394, 322, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Michal Tobiáš', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4395, 322, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4396, 322, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Michal Tobiáš', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4397, 322, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Michal Tobiáš', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4398, 322, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4399, 322, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4400, 322, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4401, 322, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4402, 322, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Michal Tobiáš', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4403, 322, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4404, 322, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Michal Tobiáš', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4405, 322, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4406, 322, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Michal Tobiáš', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4407, 322, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4408, 322, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4409, 322, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4410, 322, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4411, 323, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4412, 323, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4413, 323, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4414, 323, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4415, 323, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4416, 323, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4417, 323, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4418, 323, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4419, 323, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4420, 323, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jiří Dostál', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4421, 323, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4422, 323, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4423, 323, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4424, 323, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4425, 323, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4426, 323, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jiří Dostál', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4427, 323, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jiří Dostál', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4428, 323, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4429, 323, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4430, 323, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4431, 323, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4432, 323, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jiří Dostál', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4433, 323, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4434, 323, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4435, 323, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4436, 323, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4437, 323, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4438, 323, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4439, 323, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4440, 323, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4441, 323, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'BOARD', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4442, 323, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4443, 323, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4444, 323, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4445, 323, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4446, 323, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4447, 323, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4448, 323, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4449, 323, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4450, 323, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jiří Dostál', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4451, 323, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4452, 323, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4453, 323, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4454, 323, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4455, 323, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4456, 323, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jiří Dostál', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4457, 323, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jiří Dostál', 'Markéta Růtová', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4458, 323, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4459, 323, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4460, 323, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4461, 323, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4462, 323, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jiří Dostál', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4463, 323, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4464, 323, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4465, 323, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4466, 323, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4467, 323, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4468, 323, 3, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4469, 323, 3, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4470, 323, 3, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4471, 253, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4472, 253, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4473, 253, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4474, 253, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4475, 253, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4476, 253, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4477, 253, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4478, 253, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4479, 253, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4480, 253, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta Jan', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4481, 253, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4482, 253, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4483, 253, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4484, 253, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4485, 253, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4486, 253, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pošta Jan', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4487, 253, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta Jan', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4488, 253, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4489, 253, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4490, 253, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4491, 253, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4492, 253, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta Jan', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4493, 253, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4494, 253, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4495, 253, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4496, 253, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4497, 253, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4498, 253, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4499, 253, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4500, 253, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4501, 253, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Makéta Růtová', 'BOARD', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4502, 253, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Makéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4503, 253, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Makéta Růtová/Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4504, 253, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Makéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4505, 253, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4506, 253, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4507, 253, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4508, 253, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4509, 253, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4510, 253, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta Jan', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4511, 253, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Makéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4512, 253, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4513, 253, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Makéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4514, 253, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4515, 253, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4516, 253, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'Makéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4517, 253, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4518, 253, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4519, 253, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4520, 253, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4521, 253, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4522, 253, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta Jan', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4523, 253, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4524, 253, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4525, 253, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4526, 253, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Makéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4527, 253, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Makéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4528, 253, 3, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4529, 253, 3, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4530, 253, 3, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4531, 288, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'BOARD', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4532, 288, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4533, 288, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Vlasatá Barbora', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4534, 288, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4535, 288, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Špičková Martina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4536, 288, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4537, 288, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf Martin', 'Pešta Jan', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4538, 288, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pešta Jan', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4539, 288, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Špičková Martina', 'Volf Martin', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4540, 288, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pešta Jan', 'Špičková Martina', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4541, 288, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4542, 288, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pešta Jan', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4543, 288, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4544, 288, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pešta Jan', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4545, 288, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Špičková Martina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4546, 288, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pešta Jan', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4547, 288, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pešta Jan', 'Reist Kristina', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4548, 288, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4549, 288, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Špičková Martina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4550, 288, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4551, 288, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Špičková Martina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4552, 288, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pešta Jan', '', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4553, 288, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4554, 288, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pešta Jan', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4555, 288, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4556, 288, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pešta Jan', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4557, 288, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Špičková Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4558, 288, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4559, 288, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4560, 288, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4561, 143, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4562, 143, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4563, 143, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4564, 143, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4565, 143, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4566, 143, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4567, 143, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4568, 143, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pavel Mlejnek', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4569, 143, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4570, 143, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pavel Mlejnek', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4571, 143, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4572, 143, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4573, 143, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4574, 143, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pavel Mlejnek', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4575, 143, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4576, 143, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pavel Mlejnek', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4577, 143, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pavel Mlejnek', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4578, 143, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4579, 143, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4580, 143, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4581, 143, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4582, 143, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pavel Mlejnek', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4583, 143, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4584, 143, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4585, 143, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4586, 143, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pavel Mlejnek', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4587, 143, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4588, 143, 3, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4589, 143, 3, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4590, 143, 3, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4591, 277, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4592, 277, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4593, 277, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/PM', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(4594, 277, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4595, 277, 2, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4596, 277, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4597, 277, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-07-11'),
(4598, 277, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4599, 277, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4600, 277, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'FO', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4601, 277, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4602, 277, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4603, 277, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4604, 277, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4605, 277, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4606, 277, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-07-11'),
(4607, 277, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'Martina Lexová', 'FO', 'holecste', '2023-07-11'),
(4608, 277, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4609, 277, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4610, 277, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4611, 277, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4612, 277, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'FO', 'holecste', '2023-07-11'),
(4613, 277, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4614, 277, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4615, 277, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4616, 277, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-07-11'),
(4617, 277, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-07-11'),
(4618, 277, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4619, 277, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4620, 277, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4621, 272, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina ', 'BOARD', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4622, 272, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina ', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4623, 272, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina /PM', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4624, 272, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina ', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4625, 272, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4626, 272, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4627, 272, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka, Volf', 'Vácha', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4628, 272, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vácha', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4629, 272, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Wawerka', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4630, 272, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vácha', 'Wawerka', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4631, 272, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina ', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4632, 272, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Vácha', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4633, 272, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4634, 272, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vácha', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4635, 272, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4636, 272, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Vácha', '', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4637, 272, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vácha', 'Reist Kristina ', 'Dytrich', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4638, 272, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4639, 272, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4640, 272, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4641, 272, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4642, 272, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vácha', '', 'Dytrich, Wawerka, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4643, 272, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4644, 272, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4645, 272, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4646, 272, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4647, 272, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4648, 272, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4649, 272, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4650, 272, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4651, 279, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'BOARD', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4652, 279, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4653, 279, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Kuzmic Michal', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4654, 279, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4655, 279, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Špičková Martina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4656, 279, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4657, 279, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Dytrich Jakub', 'Kuzmic Michal', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4658, 279, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Kuzmic Michal', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4659, 279, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Špičková Martina', 'Dytrich Jakub', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4660, 279, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Kuzmic Michal', 'Špičková Martina', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4661, 279, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4662, 279, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Kuzmic Michal', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4663, 279, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4664, 279, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Kuzmic Michal', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4665, 279, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Špičková Martina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4666, 279, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Kuzmic Michal', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4667, 279, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Kuzmic Michal', 'Reist Kristina', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4668, 279, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4669, 279, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Špičková Martina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4670, 279, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4671, 279, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Špičková Martina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4672, 279, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Kuzmic Michal', '', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4673, 279, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4674, 279, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Kuzmic Michal', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4675, 279, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4676, 279, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Kuzmic Michal', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4677, 279, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Špičková Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4678, 279, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4679, 279, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4680, 279, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4681, 472, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'machdavi', 'BOARD', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4682, 472, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4683, 472, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4684, 472, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4685, 472, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4686, 472, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4687, 472, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'zahrap10', 'OŘ', 'machdavi', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4688, 472, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4689, 472, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'FO', 'zahrap10', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4690, 472, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'OŘ', 'FO', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4691, 472, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4692, 472, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4693, 472, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4694, 472, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4695, 472, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4696, 472, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'machdavi', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4697, 472, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'PA FO VRP', 'zahrap10', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4698, 472, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4699, 472, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4700, 472, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4701, 472, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4702, 472, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4703, 472, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4704, 472, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4705, 472, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4706, 472, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4707, 472, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4708, 472, 1, 28, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4709, 472, 1, 29, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'zahrap10', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4710, 472, 1, 30, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4711, 472, 1, 31, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4712, 472, 1, 32, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4713, 404, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'zuzansch', 'BOARD', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4714, 404, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4715, 404, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4716, 404, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4717, 404, 1, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4718, 404, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4719, 404, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'adamodan', 'maierlen', 'stoladan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4720, 404, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'maierlen', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4721, 404, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'dytrijak', 'adamodan', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4722, 404, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'maierlen', 'dytrijak', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4723, 404, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4724, 404, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'maierlen', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4725, 404, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4726, 404, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'maierlen', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4727, 404, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4728, 404, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'stoladan', '', 'OŘ/PA', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4729, 404, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'maierlen', 'stoladan', 'adamodan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4730, 404, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'maierlen', 'dytrijak', 'adamodan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4731, 404, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'maierlen', 'adamodan', 'adamodan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4732, 404, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4733, 404, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4734, 404, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4735, 404, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4736, 404, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'maierlen', '', 'VRP/FO', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4737, 404, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4738, 404, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4739, 404, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4740, 404, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', '', 'stoladan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4741, 404, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'dytrijak', '', 'stoladan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4742, 404, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'stoladan', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4743, 404, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'adamodan', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4744, 404, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4745, 404, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'maierlen', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4746, 404, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'maierlen', 'PM/FO', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4747, 404, 1, 35, '', '', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4748, 404, 1, 36, '', '', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4749, 404, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'zuzansch', 'BOARD', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4750, 404, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'zuzansch', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4751, 404, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4752, 404, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'zuzansch', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4753, 404, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4754, 404, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4755, 404, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'adamodan', 'maierlen', 'zuzansch', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4756, 404, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'maierlen', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4757, 404, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'dytrijak', 'adamodan', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4758, 404, 2, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'maierlen', 'dytrijak', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4759, 404, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'zuzansch', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4760, 404, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'maierlen', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4761, 404, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4762, 404, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'maierlen', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4763, 404, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4764, 404, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zuzansch', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4765, 404, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'maierlen', 'zuzansch', 'adamodan', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4766, 404, 2, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'maierlen', 'dytrijak', 'adamodan', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4767, 404, 2, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'maierlen', 'adamodan', 'adamodan', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4768, 404, 2, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4769, 404, 2, 21, 'Evidence nákladů', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4770, 404, 2, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4771, 404, 2, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4772, 404, 2, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'maierlen', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4773, 404, 2, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4774, 404, 2, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4775, 404, 2, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4776, 404, 2, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', '', 'zuzansch', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4777, 404, 2, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'dytrijak', '', 'zuzansch', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4778, 404, 2, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'zuzansch', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4779, 404, 2, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'adamodan', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4780, 404, 2, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4781, 404, 2, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'maierlen', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4782, 404, 2, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'maierlen', 'PM/FO', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4783, 404, 2, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4784, 404, 2, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4785, 178, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4786, 178, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4787, 178, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'postajan', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4788, 178, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4789, 178, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4790, 178, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4791, 178, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta ', 'Pošta', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'holecste', '2023-08-09'),
(4792, 178, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4793, 178, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta ', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4794, 178, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta ', 'Pospíšilová', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4795, 178, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4796, 178, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4797, 178, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4798, 178, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4799, 178, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4800, 178, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Pošta ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4801, 178, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta ', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4802, 178, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4803, 178, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pošta. Pospíšilová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4804, 178, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4805, 178, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta/Lexová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4806, 178, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta ', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'holecste', '2023-08-09'),
(4807, 178, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4808, 178, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4809, 178, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4810, 178, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Mrkvičková ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4811, 178, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4812, 178, 4, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4813, 178, 4, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4814, 178, 4, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4815, 178, 4, 31, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4816, 178, 4, 32, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4817, 178, 4, 33, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4818, 178, 4, 34, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4819, 178, 4, 35, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4820, 178, 4, 36, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4821, 178, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4822, 178, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4823, 178, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'postajan', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4824, 178, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4825, 178, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4826, 178, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4827, 178, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta ', 'Pošta', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'holecste', '2023-08-09'),
(4828, 178, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4829, 178, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta ', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4830, 178, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta ', 'Pospíšilová', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4831, 178, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4832, 178, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4833, 178, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4834, 178, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4835, 178, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4836, 178, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Pošta ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4837, 178, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta ', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4838, 178, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4839, 178, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pošta. Pospíšilová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4840, 178, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4841, 178, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta/Lexová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4842, 178, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta ', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'holecste', '2023-08-09'),
(4843, 178, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4844, 178, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4845, 178, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4846, 178, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Mrkvičková ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4847, 178, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4848, 178, 5, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4849, 178, 5, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4850, 178, 5, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4851, 178, 5, 31, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4852, 178, 5, 32, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4853, 178, 5, 33, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4854, 178, 5, 34, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4855, 178, 5, 35, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4856, 178, 5, 36, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4857, 370, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'tomeska1', 'BOARD', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4858, 370, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4859, 370, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4860, 370, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4861, 370, 1, 5, 'Příprava smluv', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4862, 370, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4863, 370, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'volfmar3', 'snehomic', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4864, 370, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'snehomic', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4865, 370, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'spickma2', 'volfmar3', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4866, 370, 1, 10, 'Ostatní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'snehomic', 'spickma2', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4867, 370, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4868, 370, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'snehomic', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4869, 370, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4870, 370, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'snehomic', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4871, 370, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4872, 370, 1, 16, 'Komunikace s koordinátorem', 'snehomic', '', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4873, 370, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'snehomic', 'tomeska1', 'volfmar3', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4874, 370, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'snehomic', 'spickma2', 'volfmar3', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4875, 370, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'snehomic', 'volfmar3', 'volfmar3', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4876, 370, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4877, 370, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4878, 370, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4879, 370, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4880, 370, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'snehomic', '', 'VRP/FO', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4881, 370, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4882, 370, 1, 26, '', '', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4883, 370, 1, 27, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4884, 370, 1, 28, '', 'snehomic', '', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4885, 370, 1, 29, '', '', '', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4886, 370, 1, 30, 'Přidělení přístupů do projektového řízení', 'spickma2', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4887, 370, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'volfmar3', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4888, 370, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4889, 370, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'snehomic', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4890, 370, 1, 34, '', 'spickma2', 'PM/FO', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4891, 370, 1, 35, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4892, 370, 1, 36, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4893, 472, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'machdavi', 'BOARD', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4894, 472, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4895, 472, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4896, 472, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4897, 472, 2, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4898, 472, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4899, 472, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'machdavi', 'OŘ', 'machdavi', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4900, 472, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4901, 472, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'FO', 'machdavi', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4902, 472, 2, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'OŘ', 'FO', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4903, 472, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4904, 472, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4905, 472, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4906, 472, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4907, 472, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4908, 472, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'machdavi', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4909, 472, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'PA FO VRP', 'machdavi', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4910, 472, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4911, 472, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4912, 472, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4913, 472, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4914, 472, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4915, 472, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4916, 472, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4917, 472, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4918, 472, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4919, 472, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4920, 472, 2, 28, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4921, 472, 2, 29, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'machdavi', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4922, 472, 2, 30, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4923, 472, 2, 31, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4924, 472, 2, 32, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4925, 472, 2, 33, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4926, 472, 2, 34, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4927, 472, 2, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4928, 472, 2, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4929, 264, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'PA', 'BOARD', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4930, 264, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4931, 264, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'PA/PM', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4932, 264, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4933, 264, 1, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4934, 264, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4935, 264, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4936, 264, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4937, 264, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'FO', 'VRP', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4938, 264, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'OŘ', 'FO', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4939, 264, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4940, 264, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4941, 264, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4942, 264, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4943, 264, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4944, 264, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ/PA', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4945, 264, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'OŘ', 'PA', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4946, 264, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'OŘ', 'FO', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4947, 264, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'OŘ', 'VRP', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4948, 264, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4949, 264, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4950, 264, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4951, 264, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4952, 264, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4953, 264, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4954, 264, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4955, 264, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4956, 264, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4957, 264, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4958, 264, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4959, 264, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'VRP', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4960, 264, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4961, 264, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4962, 264, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4963, 264, 1, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4964, 264, 1, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4965, 264, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'PA', 'BOARD', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4966, 264, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4967, 264, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'PA/PM', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4968, 264, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4969, 264, 2, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4970, 264, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4971, 264, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'machdavi', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4972, 264, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'machdavi', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4973, 264, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'FO', 'VRP', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4974, 264, 2, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'machdavi', 'FO', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4975, 264, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4976, 264, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'machdavi', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4977, 264, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4978, 264, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4979, 264, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4980, 264, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'machdavi', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4981, 264, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'machdavi', 'PA', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4982, 264, 2, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'machdavi', 'FO', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4983, 264, 2, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'machdavi', 'VRP', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4984, 264, 2, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4985, 264, 2, 21, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4986, 264, 2, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4987, 264, 2, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4988, 264, 2, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'machdavi', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4989, 264, 2, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4990, 264, 2, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4991, 264, 2, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4992, 264, 2, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4993, 264, 2, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4994, 264, 2, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4995, 264, 2, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'VRP', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4996, 264, 2, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4997, 264, 2, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4998, 264, 2, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4999, 264, 2, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(5000, 264, 2, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(5001, 403, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5002, 403, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5003, 403, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'stoladan', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5004, 403, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5005, 403, 1, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5006, 403, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5007, 403, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'pospika4', 'stoladan', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5008, 403, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'pospika4', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5009, 403, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'spickma2', 'VRP', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5010, 403, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'pospika4', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5011, 403, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5012, 403, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'pospika4', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5013, 403, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5014, 403, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'pospika4', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5015, 403, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5016, 403, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'stoladan', '', 'OŘ/PA', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5017, 403, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'pospika4', 'stoladan', 'VRP', 'stoladan', '2023-09-11');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(5018, 403, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'pospika4', 'spickma2', 'VRP', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5019, 403, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'pospika4', 'VRP', 'VRP', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5020, 403, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5021, 403, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5022, 403, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5023, 403, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5024, 403, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'pospika4', '', 'VRP/FO', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5025, 403, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5026, 403, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'pospika4', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5027, 403, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5028, 403, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'pospika4', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5029, 403, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5030, 403, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5031, 403, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'VRP', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5032, 403, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5033, 403, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'pospika4', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5034, 403, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'spickma2', 'PM/FO', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5035, 403, 1, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5036, 403, 1, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5037, 403, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5038, 403, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5039, 403, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'stoladan', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5040, 403, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5041, 403, 2, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5042, 403, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5043, 403, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'pestaja2', 'stoladan', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5044, 403, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'pestaja2', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5045, 403, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'spickma2', 'VRP', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5046, 403, 2, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'pestaja2', 'spickma2', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5047, 403, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5048, 403, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'pestaja2', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5049, 403, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5050, 403, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'pestaja2', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5051, 403, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5052, 403, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'stoladan', '', 'OŘ/PA', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5053, 403, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'pestaja2', 'stoladan', 'VRP', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5054, 403, 2, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'pestaja2', 'spickma2', 'VRP', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5055, 403, 2, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'pestaja2', 'VRP', 'VRP', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5056, 403, 2, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5057, 403, 2, 21, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5058, 403, 2, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5059, 403, 2, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5060, 403, 2, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'pestaja2', '', 'VRP/FO', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5061, 403, 2, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5062, 403, 2, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'pestaja2', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5063, 403, 2, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5064, 403, 2, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'pestaja2', '', 'stoladan', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5065, 403, 2, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'stoladan', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5066, 403, 2, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'stoladan', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5067, 403, 2, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'VRP', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5068, 403, 2, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5069, 403, 2, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'pestaja2', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5070, 403, 2, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'spickma2', 'PM/FO', 'pestaja2', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5071, 403, 2, 35, '', '', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5072, 403, 2, 36, '', '', '', '', 'spickma2', '2023-09-14'),
(5073, 401, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5074, 401, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5075, 401, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'stoladan', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5076, 401, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5077, 401, 1, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5078, 401, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5079, 401, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'volfmar3', 'hejtmpet', 'stoladan', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5080, 401, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'hejtmpet', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5081, 401, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'spickma2', 'volfmar3', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5082, 401, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'hejtmpet', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5083, 401, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5084, 401, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'hejtmpet', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5085, 401, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5086, 401, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'hejtmpet', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5087, 401, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5088, 401, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'stoladan', '', 'OŘ/PA', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5089, 401, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'hejtmpet', 'stoladan', 'volfmar3', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5090, 401, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'hejtmpet', 'spickma2', 'volfmar3', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5091, 401, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'hejtmpet', 'volfmar3', 'volfmar3', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5092, 401, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5093, 401, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5094, 401, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5095, 401, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5096, 401, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'hejtmpet', '', 'VRP/FO', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5097, 401, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5098, 401, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'hejtmpet', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5099, 401, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5100, 401, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'hejtmpet', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5101, 401, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5102, 401, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5103, 401, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'volfmar3', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5104, 401, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5105, 401, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'hejtmpet', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5106, 401, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'spickma2', 'PM/FO', 'hejtmpet', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5107, 401, 1, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5108, 401, 1, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-09-21'),
(5109, 404, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5110, 404, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5111, 404, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5112, 404, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5113, 404, 3, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5114, 404, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5115, 404, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'adamodan', 'maierlen', 'zuzansch', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5116, 404, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'maierlen', '', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5117, 404, 3, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'adamodan', 'spickma2', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5118, 404, 3, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'maierlen', 'spickma2', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5119, 404, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5120, 404, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'maierlen', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5121, 404, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5122, 404, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'maierlen', '', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5123, 404, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5124, 404, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zuzansch', '', 'OŘ/PA', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5125, 404, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'maierlen', 'zuzansch', 'adamodan', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5126, 404, 3, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'maierlen', 'spickma2', 'adamodan', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5127, 404, 3, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'maierlen', 'adamodan', 'adamodan', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5128, 404, 3, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5129, 404, 3, 21, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5130, 404, 3, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5131, 404, 3, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5132, 404, 3, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'maierlen', '', 'VRP/FO', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5133, 404, 3, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5134, 404, 3, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', 'zuzansch', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5135, 404, 3, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5136, 404, 3, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5137, 404, 3, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5138, 404, 3, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5139, 404, 3, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', 'adamodan', 'dytrijak', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5140, 404, 3, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', 'BOARD', '', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5141, 404, 3, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'maierlen', 'noskoson', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5142, 404, 3, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'spickma2', 'zuzansch', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5143, 404, 3, 35, '', '', '', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5144, 404, 3, 36, '', '', '', '', 'zuzansch', '2023-09-22'),
(5145, 408, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'tomeska1', 'BOARD', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5146, 408, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP - je interní, není jak zadat', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5147, 408, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'tomeska1', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5148, 408, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5149, 408, 1, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5150, 408, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'tomeska1', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5151, 408, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'prosezde', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5152, 408, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'prosezde', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5153, 408, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'spickma2', 'postajan', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5154, 408, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'prosezde', 'spickma2', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5155, 408, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5156, 408, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'prosezde', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5157, 408, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'tomeska1', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5158, 408, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'prosezde', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5159, 408, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5160, 408, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'tomeska1', '', 'OŘ/PA', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5161, 408, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'prosezde', 'tomeska1', 'postajan', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5162, 408, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'prosezde', 'spickma2', 'postajan', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5163, 408, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'prosezde', 'postajan', 'postajan', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5164, 408, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'tomeska1', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5165, 408, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5166, 408, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'tomeska1', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5167, 408, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5168, 408, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'prosezde', '', 'VRP/FO', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5169, 408, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5170, 408, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'prosezde', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5171, 408, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'tomeska1', '', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5172, 408, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'prosezde', '', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5173, 408, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5174, 408, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5175, 408, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'postajan', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5176, 408, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5177, 408, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'prosezde', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5178, 408, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'spickma2', 'PM/FO', 'prosezde', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5179, 408, 1, 35, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5180, 408, 1, 36, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-10-11'),
(5181, 316, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5182, 316, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5183, 316, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'kuzmimic', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5184, 316, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5185, 316, 2, 5, 'Příprava smluv', 'spickma2', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5186, 316, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5187, 316, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'kuzmimic', 'matustom', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5188, 316, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'matustom', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5189, 316, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5190, 316, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'civinjan', 'kuzmimic', 'spickma2', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5191, 316, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5192, 316, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'civinjan', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5193, 316, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5194, 316, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'civinjan', 'kuzmimic', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5195, 316, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5196, 316, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'civinjan', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5197, 316, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'civinjan', 'stoladan', 'spickma2', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5198, 316, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'civinjan', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5199, 316, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5200, 316, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5201, 316, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5202, 316, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'kuzmimic', 'matustom', 'spickma2', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5203, 316, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5204, 316, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5205, 316, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5206, 316, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5207, 316, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5208, 316, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5209, 316, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5210, 316, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5211, 316, 2, 31, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5212, 316, 2, 32, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5213, 316, 2, 33, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5214, 316, 2, 34, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5215, 316, 2, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5216, 316, 2, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5217, 315, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5218, 315, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5219, 315, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5220, 315, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5221, 315, 2, 5, 'Příprava smluv', 'spickma2', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5222, 315, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5223, 315, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'wawerrob', 'zavrevoj', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5224, 315, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'zavrevoj', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5225, 315, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', 'wawerrob', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5226, 315, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'zavrevoj', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5227, 315, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5228, 315, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'zavrevoj', 'stoladan', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5229, 315, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5230, 315, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'zavrevoj', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5231, 315, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5232, 315, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zavrevoj', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5233, 315, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'zavrevoj', 'stoladan', 'spickma2', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5234, 315, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5235, 315, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5236, 315, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5237, 315, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5238, 315, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'zavrevoj', '', 'spickma2', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5239, 315, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5240, 315, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5241, 315, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5242, 315, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5243, 315, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5244, 315, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5245, 315, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5246, 315, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5247, 315, 2, 31, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5248, 315, 2, 32, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5249, 315, 2, 33, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5250, 315, 2, 34, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5251, 315, 2, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5252, 315, 2, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-20'),
(5253, 237, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5254, 237, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5255, 237, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'stoladan', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5256, 237, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5257, 237, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5258, 237, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5259, 237, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'matustom', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5260, 237, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'matustom', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5261, 237, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', 'VRP', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5262, 237, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'matustom', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5263, 237, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5264, 237, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'matustom', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5265, 237, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5266, 237, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'matustom', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5267, 237, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5268, 237, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'matustom', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5269, 237, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'matustom', 'stoladan', 'spickma2', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5270, 237, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5271, 237, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5272, 237, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5273, 237, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5274, 237, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'matustom', '', 'spickma2', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5275, 237, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5276, 237, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'matustom', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5277, 237, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'matustom', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5278, 237, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'matustom', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5279, 237, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5280, 237, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5281, 237, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5282, 237, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5283, 237, 2, 31, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5284, 237, 2, 32, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5285, 237, 2, 33, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5286, 237, 2, 34, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5287, 237, 2, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5288, 237, 2, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5289, 246, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5290, 246, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5291, 246, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'stoladan', '', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5292, 246, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5293, 246, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5294, 246, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5295, 246, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'kuzmimic', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5296, 246, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu UCEEB', 'kuzmimic', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5297, 246, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', 'VRP', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5298, 246, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'kuzmimic', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5299, 246, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5300, 246, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'kuzmimic', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5301, 246, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5302, 246, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'kuzmimic', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5303, 246, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5304, 246, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'kuzmimic', 'zavrevoj', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5305, 246, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'kuzmimic', 'stoladan', 'spickma2', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5306, 246, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'zavrevoj', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5307, 246, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5308, 246, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', 'zavrevoj', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5309, 246, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', 'zavrevoj', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5310, 246, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'kuzmimic', 'zavrevoj', 'spickma2', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5311, 246, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', 'zavrevoj', 'kuzmimic', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5312, 246, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'kuzmimic', 'zavrevoj', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5313, 246, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', 'zavrevoj', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5314, 246, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'kuzmimic', 'zavrevoj', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5315, 246, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', 'zavrevoj', 'stoladan', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5316, 246, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5317, 246, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5318, 246, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5319, 246, 2, 31, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5320, 246, 2, 32, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5321, 246, 2, 33, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5322, 246, 2, 34, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5323, 246, 2, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5324, 246, 2, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-10-23'),
(5325, 399, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'Kuba Dytrich', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5326, 399, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5327, 399, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Hana Kárníková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5328, 399, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5329, 399, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5330, 399, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5331, 399, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Daniel Adamovský', 'Hana Kárníková', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5332, 399, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Hana Kárníková', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5333, 399, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'adamodan', 'dytrijak', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5334, 399, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Hana Kárníková', 'Martina Špičková', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5335, 399, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5336, 399, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Hana Kárníková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5337, 399, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5338, 399, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Hana Kárníková', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5339, 399, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5340, 399, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'karnihan', '', 'rutovmar', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5341, 399, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Hana Kárníková', 'Markéta Růtová', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5342, 399, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5343, 399, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5344, 399, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5345, 399, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5346, 399, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Hana Kárníková', '', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5347, 399, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Kuba Dytrich', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5348, 399, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'rutovmar', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5349, 399, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5350, 399, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hana Kárníková', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5351, 399, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5352, 399, 2, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5353, 399, 2, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5354, 399, 2, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5355, 399, 2, 31, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5356, 399, 2, 32, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5357, 399, 2, 33, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5358, 399, 2, 34, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5359, 399, 2, 35, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5360, 399, 2, 36, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-26'),
(5361, 312, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'holecste', 'BOARD', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5362, 312, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'holecste', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5363, 312, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5364, 312, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'holecste', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5365, 312, 1, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5366, 312, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5367, 312, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'matustom', 'tobiamic', 'holecste', 'holecste', '2023-10-30'),
(5368, 312, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'tobiamic', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5369, 312, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'holecste', 'matustom', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5370, 312, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'tobiamic', 'holecste', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5371, 312, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'holecste', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5372, 312, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'tobiamic', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5373, 312, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5374, 312, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'tobiamic', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5375, 312, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5376, 312, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'holecste', '', 'OŘ/PA', 'holecste', '2023-10-30'),
(5377, 312, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'tobiamic', 'holecste', 'matustom', 'holecste', '2023-10-30'),
(5378, 312, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'tobiamic', 'holecste', 'matustom', 'holecste', '2023-10-30'),
(5379, 312, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'tobiamic', 'matustom', 'matustom', 'holecste', '2023-10-30'),
(5380, 312, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5381, 312, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5382, 312, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5383, 312, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5384, 312, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'tobiamic', '', 'VRP/FO', 'holecste', '2023-10-30'),
(5385, 312, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5386, 312, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'tobiamic', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5387, 312, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5388, 312, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'tobiamic', '', 'holecste', 'holecste', '2023-10-30'),
(5389, 312, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'holecste', '', 'holecste', 'holecste', '2023-10-30'),
(5390, 312, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'holecste', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5391, 312, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'matustom', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5392, 312, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5393, 312, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'tobiamic', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5394, 312, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'tobiamic', 'PM/FO', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5395, 312, 1, 35, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5396, 312, 1, 36, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5397, 322, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5398, 322, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5399, 322, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'holecste', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5400, 322, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5401, 322, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5402, 322, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5403, 322, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Michal Tobiáš', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-10-30'),
(5404, 322, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Michal Tobiáš', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5405, 322, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Tomáš Matuška', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5406, 322, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Michal Tobiáš', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5407, 322, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5408, 322, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'holecste', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5409, 322, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5410, 322, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Michal Tobiáš', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5411, 322, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5412, 322, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Michal Tobiáš', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-10-30'),
(5413, 322, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Michal Tobiáš', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-10-30'),
(5414, 322, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5415, 322, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5416, 322, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5417, 322, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5418, 322, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Michal Tobiáš', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-10-30'),
(5419, 322, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5420, 322, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Michal Tobiáš', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5421, 322, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-10-30'),
(5422, 322, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Michal Tobiáš', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-10-30'),
(5423, 322, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-10-30'),
(5424, 322, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5425, 322, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5426, 322, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5427, 322, 2, 31, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5428, 322, 2, 32, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5429, 322, 2, 33, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5430, 322, 2, 34, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5431, 322, 2, 35, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5432, 322, 2, 36, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5433, 312, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'holecste', 'BOARD', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5434, 312, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'holecste', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5435, 312, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5436, 312, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'holecste', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5437, 312, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5438, 312, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5439, 312, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'matustom', 'tobiamic', 'holecste', 'holecste', '2023-10-30'),
(5440, 312, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'tobiamic', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5441, 312, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'holecste', 'matustom', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5442, 312, 2, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'tobiamic', 'holecste', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5443, 312, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'holecste', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5444, 312, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5445, 312, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5446, 312, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'tobiamic', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5447, 312, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5448, 312, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'holecste', '', 'OŘ/PA', 'holecste', '2023-10-30');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(5449, 312, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'tobiamic', 'holecste', 'matustom', 'holecste', '2023-10-30'),
(5450, 312, 2, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'tobiamic', 'holecste', 'matustom', 'holecste', '2023-10-30'),
(5451, 312, 2, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'tobiamic', 'matustom', 'matustom', 'holecste', '2023-10-30'),
(5452, 312, 2, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5453, 312, 2, 21, 'Evidence nákladů', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5454, 312, 2, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5455, 312, 2, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5456, 312, 2, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'tobiamic', '', 'VRP/FO', 'holecste', '2023-10-30'),
(5457, 312, 2, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5458, 312, 2, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'tobiamic', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5459, 312, 2, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5460, 312, 2, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'tobiamic', '', 'holecste', 'holecste', '2023-10-30'),
(5461, 312, 2, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'holecste', '', 'holecste', 'holecste', '2023-10-30'),
(5462, 312, 2, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'holecste', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5463, 312, 2, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'matustom', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5464, 312, 2, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5465, 312, 2, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'tobiamic', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5466, 312, 2, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'holecste', 'PM/FO', 'tobiamic', 'holecste', '2023-10-30'),
(5467, 312, 2, 35, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5468, 312, 2, 36, '', '', '', '', 'holecste', '2023-10-30'),
(5469, 253, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Makéta Růtová', 'BOARD', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5470, 253, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Makéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5471, 253, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Makéta Růtová/Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5472, 253, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Makéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5473, 253, 4, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5474, 253, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'rutovmar', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5475, 253, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5476, 253, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta Jan', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5477, 253, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'dytrijak', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5478, 253, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta Jan', 'spickma2', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5479, 253, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Makéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5480, 253, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5481, 253, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Makéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5482, 253, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta Jan', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5483, 253, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5484, 253, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'Makéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5485, 253, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5486, 253, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5487, 253, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5488, 253, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5489, 253, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5490, 253, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta Jan', '', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5491, 253, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'dytrijak', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5492, 253, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5493, 253, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5494, 253, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Makéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5495, 253, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Makéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5496, 253, 4, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5497, 253, 4, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5498, 253, 4, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5499, 253, 4, 31, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5500, 253, 4, 32, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5501, 253, 4, 33, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5502, 253, 4, 34, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5503, 253, 4, 35, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5504, 253, 4, 36, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5505, 323, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'BOARD', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5506, 323, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5507, 323, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5508, 323, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5509, 323, 4, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5510, 323, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5511, 323, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5512, 323, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jiří Dostál', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5513, 323, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5514, 323, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jiří Dostál', 'Martina Špičková', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5515, 323, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5516, 323, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5517, 323, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5518, 323, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jiří Dostál', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5519, 323, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5520, 323, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jiří Dostál', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5521, 323, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jiří Dostál', 'Markéta Růtová', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5522, 323, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5523, 323, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5524, 323, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5525, 323, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5526, 323, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jiří Dostál', '', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5527, 323, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'dytrijak', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5528, 323, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'rutovmar', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5529, 323, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5530, 323, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5531, 323, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5532, 323, 4, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5533, 323, 4, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5534, 323, 4, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5535, 323, 4, 31, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5536, 323, 4, 32, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5537, 323, 4, 33, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5538, 323, 4, 34, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5539, 323, 4, 35, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5540, 323, 4, 36, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5541, 253, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Makéta Růtová', 'BOARD', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5542, 253, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Makéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5543, 253, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Makéta Růtová/Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5544, 253, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Makéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5545, 253, 5, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5546, 253, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'rutovmar', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5547, 253, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5548, 253, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta Jan', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5549, 253, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'dytrijak', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5550, 253, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta Jan', 'spickma2', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5551, 253, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Makéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5552, 253, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5553, 253, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Makéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5554, 253, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta Jan', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5555, 253, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5556, 253, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'Makéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5557, 253, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5558, 253, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5559, 253, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5560, 253, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5561, 253, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5562, 253, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta Jan', '', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5563, 253, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'dytrijak', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5564, 253, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'rutovmar', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5565, 253, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5566, 253, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Makéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5567, 253, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Makéta Růtová', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5568, 253, 5, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5569, 253, 5, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5570, 253, 5, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5571, 253, 5, 31, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5572, 253, 5, 32, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5573, 253, 5, 33, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5574, 253, 5, 34, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5575, 253, 5, 35, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5576, 253, 5, 36, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-10-30'),
(5577, 97, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5578, 97, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5579, 97, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5580, 97, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5581, 97, 4, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5582, 97, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5583, 97, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Jakub Maščuch', 'zelenzby', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5584, 97, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'zelenzby', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5585, 97, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', 'mascujak', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5586, 97, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'zelenzby', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5587, 97, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5588, 97, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'zelenzby', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5589, 97, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5590, 97, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'zelenzby', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5591, 97, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5592, 97, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5593, 97, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'zelenzby', 'stoladan', 'spickma2', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5594, 97, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5595, 97, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5596, 97, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5597, 97, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5598, 97, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'zelenzby', '', 'spickma2', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5599, 97, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5600, 97, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5601, 97, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5602, 97, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'zelenzby', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5603, 97, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5604, 97, 4, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5605, 97, 4, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5606, 97, 4, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5607, 97, 4, 31, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5608, 97, 4, 32, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5609, 97, 4, 33, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5610, 97, 4, 34, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5611, 97, 4, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5612, 97, 4, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5613, 236, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5614, 236, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5615, 236, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'stoladan', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5616, 236, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5617, 236, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5618, 236, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5619, 236, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'mascujak', 'vodicvac', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5620, 236, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'vodicvac', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5621, 236, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', 'mascujak', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5622, 236, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'vodicvac', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5623, 236, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5624, 236, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'vodicvac', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5625, 236, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5626, 236, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'vodicvac', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5627, 236, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5628, 236, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'vodicvac', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5629, 236, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'vodicvac', 'stoladan', 'spickma2', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5630, 236, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5631, 236, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5632, 236, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5633, 236, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5634, 236, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'vodicvac', '', 'spickma2', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5635, 236, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5636, 236, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'vodicvac', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5637, 236, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'vodicvac', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5638, 236, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'vodicvac', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5639, 236, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5640, 236, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5641, 236, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5642, 236, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5643, 236, 2, 31, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5644, 236, 2, 32, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5645, 236, 2, 33, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5646, 236, 2, 34, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5647, 236, 2, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5648, 236, 2, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5649, 234, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5650, 234, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5651, 234, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5652, 234, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5653, 234, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5654, 234, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5655, 234, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'mascujak', 'zelenzby', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5656, 234, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'zelenzby', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5657, 234, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', 'mascujak', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5658, 234, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'zelenzby', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5659, 234, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5660, 234, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'zelenzby', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5661, 234, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5662, 234, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'zelenzby', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5663, 234, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5664, 234, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zelenzby', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5665, 234, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'zelenzby', 'stoladan', 'spickma2', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5666, 234, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5667, 234, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5668, 234, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5669, 234, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5670, 234, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'zelenzby', '', 'spickma2', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5671, 234, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5672, 234, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'zelenzby', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5673, 234, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'zelenzby', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5674, 234, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'zelenzby', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5675, 234, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5676, 234, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5677, 234, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5678, 234, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5679, 234, 2, 31, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5680, 234, 2, 32, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5681, 234, 2, 33, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5682, 234, 2, 34, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5683, 234, 2, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5684, 234, 2, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-02'),
(5685, 110, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5686, 110, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5687, 110, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'stoladan', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5688, 110, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5689, 110, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5690, 110, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5691, 110, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'postajan', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5692, 110, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'hatajmar', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5693, 110, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', 'postajan', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5694, 110, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'hatajmar', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5695, 110, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5696, 110, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'hatajmar', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5697, 110, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5698, 110, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'hatajmar', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5699, 110, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5700, 110, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'stoladan', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5701, 110, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'hatajmar', 'stoladan', 'spickma2', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5702, 110, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5703, 110, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5704, 110, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5705, 110, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5706, 110, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'hatajmar', '', 'spickma2', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5707, 110, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5708, 110, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5709, 110, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', 'postajan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5710, 110, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5711, 110, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5712, 110, 2, 28, 'Odeslání výsledků v prodlouženém termínu', 'hatajmar', '', 'stoladan', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5713, 110, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5714, 110, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5715, 110, 2, 31, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5716, 110, 2, 32, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5717, 110, 2, 33, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5718, 110, 2, 34, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5719, 110, 2, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5720, 110, 2, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-11-08'),
(5721, 279, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'BOARD', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5722, 279, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5723, 279, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Kuzmic Michal', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5724, 279, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5725, 279, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5726, 279, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5727, 279, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Dytrich Jakub', 'Kuzmic Michal', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5728, 279, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Kuzmic Michal', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5729, 279, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Špičková Martina', 'Dytrich Jakub', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5730, 279, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Kuzmic Michal', 'Špičková Martina', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5731, 279, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5732, 279, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Kuzmic Michal', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5733, 279, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5734, 279, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Kuzmic Michal', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5735, 279, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Špičková Martina', '', 'reistkri', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5736, 279, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Kuzmic Michal', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5737, 279, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Kuzmic Michal', 'Reist Kristina', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5738, 279, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5739, 279, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Špičková Martina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5740, 279, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5741, 279, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5742, 279, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Kuzmic Michal', '', 'reistkri', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5743, 279, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5744, 279, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Kuzmic Michal', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5745, 279, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5746, 279, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Kuzmic Michal', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5747, 279, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Špičková Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5748, 279, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5749, 279, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5750, 279, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5751, 279, 2, 31, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5752, 279, 2, 32, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5753, 279, 2, 33, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5754, 279, 2, 34, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5755, 279, 2, 35, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5756, 279, 2, 36, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5757, 272, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina ', 'BOARD', 'Vácha', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5758, 272, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina ', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5759, 272, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina /PM', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5760, 272, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina ', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5761, 272, 3, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5762, 272, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5763, 272, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka, Volf', 'Vácha', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5764, 272, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vácha', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5765, 272, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Wawerka', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5766, 272, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vácha', 'Wawerka', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5767, 272, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina ', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5768, 272, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Vácha', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5769, 272, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5770, 272, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vácha', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5771, 272, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5772, 272, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Vácha', '', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5773, 272, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vácha', 'Reist Kristina ', 'Dytrich', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5774, 272, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5775, 272, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5776, 272, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5777, 272, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5778, 272, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vácha', '', 'Dytrich, Wawerka, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5779, 272, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5780, 272, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'reistkri', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5781, 272, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5782, 272, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5783, 272, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5784, 272, 3, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5785, 272, 3, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5786, 272, 3, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5787, 272, 3, 31, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5788, 272, 3, 32, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5789, 272, 3, 33, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5790, 272, 3, 34, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5791, 272, 3, 35, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5792, 272, 3, 36, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-11-13'),
(5793, 277, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'holecste', 'BOARD', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5794, 277, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5795, 277, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/PM', '', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5796, 277, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5797, 277, 3, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5798, 277, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5799, 277, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'belchwoj', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-11-28'),
(5800, 277, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'belchwoj', '', 'holecste', 'holecste', '2023-11-28'),
(5801, 277, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'Robert Wawerka', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5802, 277, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'belchwoj', 'FO', 'wawerrob', 'holecste', '2023-11-28'),
(5803, 277, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5804, 277, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'belchwoj', '', 'holecste', 'holecste', '2023-11-28'),
(5805, 277, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', 'wawerrob', 'holecste', '2023-11-28'),
(5806, 277, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'belchwoj', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5807, 277, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5808, 277, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'belchwoj', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-11-28'),
(5809, 277, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'belchwoj', 'holecste', 'FO', 'holecste', '2023-11-28'),
(5810, 277, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', 'wawerrob', 'bittnzde', 'holecste', '2023-11-28'),
(5811, 277, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5812, 277, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5813, 277, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5814, 277, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'belchwoj', '', 'FO', 'holecste', '2023-11-28'),
(5815, 277, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5816, 277, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'holecste', 'belchwoj', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5817, 277, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'belchwoj', 'holecste', '2023-11-28'),
(5818, 277, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'belchwoj', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-11-28'),
(5819, 277, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-11-28'),
(5820, 277, 3, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5821, 277, 3, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5822, 277, 3, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5823, 277, 3, 31, '', '', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5824, 277, 3, 32, '', '', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5825, 277, 3, 33, '', '', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5826, 277, 3, 34, '', '', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5827, 277, 3, 35, '', '', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5828, 277, 3, 36, '', '', '', '', 'holecste', '2023-11-28'),
(5865, 456, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'PA', 'tester4', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5866, 456, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5867, 456, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'PA/PM', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5868, 456, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5869, 456, 1, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5870, 456, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5871, 456, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'PA', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5872, 456, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5873, 456, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'VRP', 'dytrijak', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5874, 456, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'OŘ', 'FO', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5875, 456, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5876, 456, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5877, 456, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5878, 456, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5879, 456, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5880, 456, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ/PA', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5881, 456, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'OŘ', 'PA', 'VRP', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5882, 456, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'OŘ', 'FO', 'VRP', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5883, 456, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'OŘ', 'VRP', 'VRP', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5884, 456, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5885, 456, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5886, 456, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5887, 456, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5888, 456, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5889, 456, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'tester4', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5890, 456, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5891, 456, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5892, 456, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'PA', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5893, 456, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'PA', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5894, 456, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5895, 456, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'VRP', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5896, 456, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5897, 456, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5898, 456, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'OŘ', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5899, 456, 1, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5900, 456, 1, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-11-28'),
(5901, 315, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5902, 315, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5903, 315, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5904, 315, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5905, 315, 3, 5, 'Příprava smluv', 'tomeska1', '', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5906, 315, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5907, 315, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'wawerrob', 'zavrevoj', 'stoladan', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5908, 315, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'zavrevoj', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5909, 315, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', 'wawerrob', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5910, 315, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'zavrevoj', 'spickma2', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5911, 315, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5912, 315, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'zavrevoj', 'stoladan', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5913, 315, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5914, 315, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'zavrevoj', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5915, 315, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5916, 315, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zavrevoj', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5917, 315, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'zavrevoj', 'stoladan', 'spickma2', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5918, 315, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5919, 315, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5920, 315, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5921, 315, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5922, 315, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'zavrevoj', '', 'spickma2', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5923, 315, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'zavrevoj', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5924, 315, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5925, 315, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5926, 315, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5927, 315, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5928, 315, 3, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5929, 315, 3, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5930, 315, 3, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5931, 315, 3, 31, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5932, 315, 3, 32, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5933, 315, 3, 33, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5934, 315, 3, 34, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5935, 315, 3, 35, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(5936, 315, 3, 36, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5937, 316, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'matustom', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5938, 316, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5939, 316, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'kuzmimic', '', 'matustom', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5940, 316, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5941, 316, 3, 5, 'Příprava smluv', 'tomeska1', '', 'matustom', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5942, 316, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'matustom', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5943, 316, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'kuzmimic', 'matustom', 'Daniela Stolařová', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5944, 316, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'matustom', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5945, 316, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', '', 'matustom', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5946, 316, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'civinjan', 'kuzmimic', 'spickma2', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5947, 316, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5948, 316, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'civinjan', '', 'matustom', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5949, 316, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5950, 316, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'civinjan', 'kuzmimic', 'matustom', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5951, 316, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5952, 316, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'civinjan', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5953, 316, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'civinjan', 'stoladan', 'spickma2', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5954, 316, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'civinjan', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5955, 316, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'kuzmimic', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5956, 316, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'kuzmimic', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5957, 316, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'matustom', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5958, 316, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'kuzmimic', 'matustom', 'spickma2', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5959, 316, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'matustom', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5960, 316, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5961, 316, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5962, 316, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5963, 316, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5964, 316, 3, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5965, 316, 3, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5966, 316, 3, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5967, 316, 3, 31, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5968, 316, 3, 32, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5969, 316, 3, 33, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5970, 316, 3, 34, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5971, 316, 3, 35, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5972, 316, 3, 36, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-12-06'),
(5973, 264, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'PA', 'BOARD', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5974, 264, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5975, 264, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'PA/PM', 'machdavi', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5976, 264, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'PA', '', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5977, 264, 3, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5978, 264, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5979, 264, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'machdavi', 'PA', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5980, 264, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'machdavi', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5981, 264, 3, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'tester', 'VRP', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5982, 264, 3, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'machdavi', 'tester', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5983, 264, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'PA', '', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5984, 264, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'machdavi', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5985, 264, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5986, 264, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5987, 264, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'tester', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5988, 264, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'machdavi', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5989, 264, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'machdavi', 'PA', 'VRP', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5990, 264, 3, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'machdavi', 'tester', 'VRP', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5991, 264, 3, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'machdavi', 'VRP', 'VRP', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5992, 264, 3, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5993, 264, 3, 21, 'Evidence nákladů', 'tester', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5994, 264, 3, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5995, 264, 3, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'tester', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5996, 264, 3, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'machdavi', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5997, 264, 3, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5998, 264, 3, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(5999, 264, 3, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6000, 264, 3, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'PA', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6001, 264, 3, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'tester', '', 'PA', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6002, 264, 3, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'PA', '', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6003, 264, 3, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'VRP', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6004, 264, 3, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6005, 264, 3, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6006, 264, 3, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'tester', 'PM/FO', 'machdavi', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6007, 264, 3, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6008, 264, 3, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2024-01-04'),
(6009, 439, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'zuzansch', 'dytrijak', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6010, 439, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6011, 439, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6012, 439, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6013, 439, 1, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6014, 439, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6015, 439, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'hatajmar', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6016, 439, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6017, 439, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'postajan', 'dytrijak', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6018, 439, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'hatajmar', 'spickma2', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6019, 439, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6020, 439, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'hatajmar', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6021, 439, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6022, 439, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6023, 439, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6024, 439, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zuzansch', '', 'OŘ/PA', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6025, 439, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'hatajmar', 'zuzansch', 'postajan', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6026, 439, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'hatajmar', 'spickma2', 'postajan', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6027, 439, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'hatajmar', 'postajan', 'postajan', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6028, 439, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6029, 439, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6030, 439, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6031, 439, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6032, 439, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'hatajmar', '', 'VRP/FO', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6033, 439, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6034, 439, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'hatajmar', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6035, 439, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6036, 439, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'hatajmar', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6037, 439, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6038, 439, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6039, 439, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', 'postajan', 'hatajmar', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6040, 439, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', 'lupisant', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6041, 439, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6042, 439, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'spickma2', 'zuzansch', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6043, 439, 1, 35, '', '', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6044, 439, 1, 36, '', '', '', '', 'zuzansch', '2024-02-08'),
(6045, 370, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6046, 370, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6047, 370, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'stoladan', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6048, 370, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6049, 370, 2, 5, 'Příprava smluv', 'stoladan', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6050, 370, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6051, 370, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'volfmar3', 'snehomic', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6052, 370, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'snehomic', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6053, 370, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'spickma2', 'volfmar3', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6054, 370, 2, 10, 'Ostatní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'snehomic', 'spickma2', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6055, 370, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6056, 370, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'snehomic', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6057, 370, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6058, 370, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'snehomic', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6059, 370, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6060, 370, 2, 16, 'Komunikace s koordinátorem', 'snehomic', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6061, 370, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'snehomic', 'stoladan', 'volfmar3', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6062, 370, 2, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'snehomic', 'spickma2', 'volfmar3', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6063, 370, 2, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'snehomic', 'volfmar3', 'volfmar3', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6064, 370, 2, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6065, 370, 2, 21, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6066, 370, 2, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6067, 370, 2, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6068, 370, 2, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'snehomic', '', 'VRP/FO', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6069, 370, 2, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6070, 370, 2, 26, '', '', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6071, 370, 2, 27, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6072, 370, 2, 28, '', 'snehomic', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6073, 370, 2, 29, '', '', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6074, 370, 2, 30, 'Přidělení přístupů do projektového řízení', 'spickma2', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6075, 370, 2, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'volfmar3', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6076, 370, 2, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6077, 370, 2, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'snehomic', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6078, 370, 2, 34, '', 'spickma2', 'PM/FO', 'snehomic', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6079, 370, 2, 35, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6080, 370, 2, 36, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6081, 142, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', '', 'BOARD', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6082, 142, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6083, 142, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6084, 142, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6085, 142, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Š.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6086, 142, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6087, 142, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Kuba M.', 'Vašek N.', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6088, 142, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vašek N./Honza Šp.', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6089, 142, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Š.', 'Kuba M.', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6090, 142, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vašek N.', 'Martina Š.', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6091, 142, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6092, 142, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'stoladan', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6093, 142, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6094, 142, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'novacjir', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6095, 142, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Š.', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6096, 142, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Karolina/Vašek N.', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6097, 142, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vašek N./Honza Šp.', 'stoladan', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6098, 142, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6099, 142, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Š.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6100, 142, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6101, 142, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Š.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6102, 142, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vašek N.', '', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6103, 142, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6104, 142, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6105, 142, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6106, 142, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'novotva5', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6107, 142, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Š.', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6108, 142, 3, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6109, 142, 3, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6110, 142, 3, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6111, 142, 3, 31, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6112, 142, 3, 32, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6113, 142, 3, 33, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6114, 142, 3, 34, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6115, 142, 3, 35, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6116, 142, 3, 36, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6117, 80, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6118, 80, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6119, 80, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'stoladan', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6120, 80, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6121, 80, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6122, 80, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6123, 80, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'volfmar3', 'malikzd1', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6124, 80, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'malikzd1', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6125, 80, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'spickma2', 'volfmar3', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6126, 80, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'malikzd1', 'spickma2', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6127, 80, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6128, 80, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'malikzd1', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6129, 80, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6130, 80, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'malikzd1', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6131, 80, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina+ Karolina', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6132, 80, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'malikzd1', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6133, 80, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'malikzd1', 'stoladan', 'spickma2', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6134, 80, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6135, 80, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6136, 80, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6137, 80, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'spickma2', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6138, 80, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'malikzd1', '', 'spickma2', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6139, 80, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6140, 80, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'malikzd1', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6141, 80, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'malikzd1', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6142, 80, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'malikzd1', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6143, 80, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'spickma2', '', 'stoladan', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6144, 80, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6145, 80, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6146, 80, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6147, 80, 2, 31, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6148, 80, 2, 32, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6149, 80, 2, 33, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6150, 80, 2, 34, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6151, 80, 2, 35, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6152, 80, 2, 36, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-02-15'),
(6153, 446, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'rutovmar', 'dytrijak', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6154, 446, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'rutovmar', '', '', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6155, 446, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'rutovmar', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6156, 446, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'rutovmar', '', '', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6157, 446, 1, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6158, 446, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'rutovmar', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6159, 446, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'volfmar3', 'hajekpet', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6160, 446, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'hajekpet', '', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6161, 446, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'volfmar3', 'dytrijak', '', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6162, 446, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'hajekpet', 'FO', '', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6163, 446, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'rutovmar', '', '', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6164, 446, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'hajekpet', '', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6165, 446, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'rutovmar', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6166, 446, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'hajekpet', '', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6167, 446, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6168, 446, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'rutovmar', '', 'OŘ/PA', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6169, 446, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'hajekpet', 'rutovmar', 'volfmar3', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6170, 446, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'hajekpet', 'FO', 'volfmar3', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6171, 446, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'hajekpet', 'volfmar3', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6172, 446, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'rutovmar', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6173, 446, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6174, 446, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'rutovmar', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6175, 446, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6176, 446, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'hajekpet', '', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6177, 446, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'dytrijak', 'hajekpet', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6178, 446, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'hajekpet', '', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6179, 446, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'rutovmar', '', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6180, 446, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'hajekpet', '', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6181, 446, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6182, 446, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'rutovmar', '', '', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6183, 446, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'volfmar3', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6184, 446, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6185, 446, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'hajekpet', '', 'rutovmar', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6186, 446, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'hajekpet', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6187, 446, 1, 35, '', '', '', '', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6188, 446, 1, 36, '', '', '', '', 'rutovmar', '2024-03-07'),
(6189, 174, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Tomešová', 'BOARD', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6190, 174, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6191, 174, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Tomešová/PM', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6192, 174, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6193, 174, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6194, 174, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6195, 174, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf', 'Tywoniak', 'Tomešová', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6196, 174, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6197, 174, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Volf', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6198, 174, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6199, 174, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6200, 174, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6201, 174, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv - realizace', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6202, 174, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6203, 174, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6204, 174, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Tomešová', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6205, 174, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Tomešová', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6206, 174, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6207, 174, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6208, 174, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6209, 174, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6210, 174, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6211, 174, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6212, 174, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6213, 174, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti - realizace', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6214, 174, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Tomešová', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6215, 174, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'zuzansch', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6216, 174, 3, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6217, 174, 3, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6218, 174, 3, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6219, 174, 3, 31, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6220, 174, 3, 32, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6221, 174, 3, 33, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6222, 174, 3, 34, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6223, 174, 3, 35, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6224, 174, 3, 36, '', '', '', '', 'tomeska1', '2024-03-25'),
(6225, 497, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'holecste', 'BOARD', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6226, 497, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'holecste', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6227, 497, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6228, 497, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'holecste', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6229, 497, 1, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6230, 497, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6231, 497, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'matustom', 'tobiamic', 'holecste', 'holecste', '2024-04-23'),
(6232, 497, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'tobiamic', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6233, 497, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'matustom', 'dytrijak', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6234, 497, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'tobiamic', 'mlejnzuz', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6235, 497, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'holecste', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6236, 497, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'holecste', 'tobiamic', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6237, 497, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6238, 497, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'tobiamic', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6239, 497, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6240, 497, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'tobiamic', '', 'OŘ/PA', 'holecste', '2024-04-23'),
(6241, 497, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'tobiamic', 'holecste', 'matustom', 'holecste', '2024-04-23'),
(6242, 497, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'tobiamic', 'mlejnzuz', 'matustom', 'holecste', '2024-04-23'),
(6243, 497, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'tobiamic', 'matustom', 'matustom', 'holecste', '2024-04-23'),
(6244, 497, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6245, 497, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6246, 497, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6247, 497, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'mlejnzuz', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6248, 497, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'tobiamic', '', 'VRP/FO', 'holecste', '2024-04-23'),
(6249, 497, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6250, 497, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'tobiamic', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6251, 497, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'holecste', '', 'tobiamic', 'holecste', '2024-04-23'),
(6252, 497, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'tobiamic', '', 'holecste', 'holecste', '2024-04-23'),
(6253, 497, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'mlejnzuz', '', 'holecste', 'holecste', '2024-04-23'),
(6254, 497, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'holecste', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6255, 497, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', 'tobiamic', 'matustom', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6256, 497, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6257, 497, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'tobiamic', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6258, 497, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'tobiamic', 'PM/FO', 'holecste', 'holecste', '2024-04-23'),
(6259, 497, 1, 35, '', '', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6260, 497, 1, 36, '', '', '', '', 'holecste', '2024-04-23'),
(6261, 210, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'lupisant', 'BOARD', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6262, 210, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6263, 210, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'lupisant', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6264, 210, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6265, 210, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6266, 210, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'lupisant', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6267, 210, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'wawerrob', 'wawerrob', 'lupisant', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6268, 210, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6269, 210, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Robert Wawerka', 'Robert Wawerka', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6270, 210, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Robert Wawerka', 'Martina', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6271, 210, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6272, 210, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Robert Wawerka', '', 'Robert Wawerka', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6273, 210, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6274, 210, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Robert Wawerka', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6275, 210, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina+karolina', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6276, 210, 2, 16, 'Komunikace s koordinátorem', 'Robert (věcné, Admin - Karolina)', '', 'Karolina/Robert', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6277, 210, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Robert Wawerka', 'Karolina', 'Martina', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6278, 210, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Robert Wawerka', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6279, 210, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Robert Wawerka', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6280, 210, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Robert Wawerka', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6281, 210, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Robert Wawerka', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6282, 210, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Robert Wawerka', '', 'Martina', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6283, 210, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Robert Wawerka', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6284, 210, 2, 24, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6285, 210, 2, 25, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6286, 210, 2, 26, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6287, 210, 2, 27, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6288, 210, 2, 28, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6289, 210, 2, 29, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6290, 210, 2, 30, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6291, 210, 2, 31, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6292, 210, 2, 32, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6293, 210, 2, 33, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6294, 210, 2, 34, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6295, 210, 2, 35, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6296, 210, 2, 36, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6297, 210, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'lupisant', 'BOARD', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6298, 210, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6299, 210, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'lupisant', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6300, 210, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6301, 210, 3, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6302, 210, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'lupisant', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6303, 210, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'wawerrob', 'wawerrob', 'lupisant', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6304, 210, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'wawerrob', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6305, 210, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'wawerrob', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6306, 210, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Robert Wawerka', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6307, 210, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6308, 210, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'lupisant', 'wawerrob', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6309, 210, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6310, 210, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'wawerrob', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6311, 210, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6312, 210, 3, 16, 'Komunikace s koordinátorem', 'wawerrob', '', 'lupisant', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6313, 210, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'wawerrob', 'lupisant', 'mlejnzuz', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6314, 210, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'lupisant', 'dytrijak', 'Robert Wawerka', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6315, 210, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6316, 210, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'wawerrob', '', 'Robert Wawerka', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6317, 210, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6318, 210, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'lupisant', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6319, 210, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6320, 210, 3, 24, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6321, 210, 3, 25, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6322, 210, 3, 26, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6323, 210, 3, 27, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6324, 210, 3, 28, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6325, 210, 3, 29, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6326, 210, 3, 30, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6327, 210, 3, 31, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6328, 210, 3, 32, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6329, 210, 3, 33, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6330, 210, 3, 34, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6331, 210, 3, 35, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6332, 210, 3, 36, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-04-23'),
(6333, 499, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6334, 499, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6335, 499, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'stoladan', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6336, 499, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6337, 499, 1, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6338, 499, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6339, 499, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'wawerrob', 'martivl6', 'stoladan', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6340, 499, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'martivl6', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6341, 499, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'wawerrob', 'dytrijak', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6342, 499, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'martivl6', 'mlejnzuz', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6343, 499, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6344, 499, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'martivl6', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6345, 499, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6346, 499, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'martivl6', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6347, 499, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6348, 499, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'stoladan', '', 'OŘ/PA', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6349, 499, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'martivl6', 'stoladan', 'wawerrob', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6350, 499, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'martivl6', 'mlejnzuz', 'wawerrob', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6351, 499, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'martivl6', 'wawerrob', 'wawerrob', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6352, 499, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6353, 499, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6354, 499, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6355, 499, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'mlejnzuz', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6356, 499, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'martivl6', '', 'VRP/FO', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6357, 499, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6358, 499, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'martivl6', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6359, 499, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6360, 499, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'martivl6', '', 'stoladan', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6361, 499, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'mlejnzuz', '', 'stoladan', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6362, 499, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6363, 499, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'wawerrob', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6364, 499, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6365, 499, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'martivl6', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6366, 499, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'mlejnzuz', 'PM/FO', 'martivl6', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6367, 499, 1, 35, '', '', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6368, 499, 1, 36, '', '', '', '', 'stoladan', '2024-04-24'),
(6369, 105, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', '', 'BOARD', 'Jan Včelák', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6370, 105, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6371, 105, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', '', '', 'Jan Včelák', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6372, 105, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6373, 105, 3, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'Jan Včelák', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6374, 105, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'lupisant', '', 'Jan Včelák', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6375, 105, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jan Včelák', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6376, 105, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'vcelakj1', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6377, 105, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'wawerrob', 'mlejnzuz', 'Jan Včelák', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6378, 105, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'vcelakj1', 'mlejnzuz', '', 'lupisant', '2024-05-01');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(6379, 105, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6380, 105, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'lupisant', '', 'Jan Včelák', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6381, 105, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6382, 105, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'vcelakj1', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6383, 105, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6384, 105, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'vcelakj1', '', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6385, 105, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'vcelakj1', 'lupisant', 'mlejnzuz', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6386, 105, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'lupisant', 'vcelakj1', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6387, 105, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', 'Jan Včelák', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6388, 105, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'lupisant', 'vcelakj1', 'wawerrob', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6389, 105, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', 'vcelakj1', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6390, 105, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'vcelakj1', 'lupisant', 'Martina Š.', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6391, 105, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jan Včelák', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6392, 105, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6393, 105, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6394, 105, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6395, 105, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6396, 105, 3, 28, 'Role upraveny 1.5.2024. Role, které se vztahují k zahájení zpětně nevyplňuji. Udržitelnost se nesleduje, tedy nevyplňuji. ', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6397, 105, 3, 29, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6398, 105, 3, 30, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6399, 105, 3, 31, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6400, 105, 3, 32, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6401, 105, 3, 33, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6402, 105, 3, 34, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6403, 105, 3, 35, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6404, 105, 3, 36, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-01'),
(6405, 228, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6406, 228, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6407, 228, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6408, 228, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6409, 228, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6410, 228, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6411, 228, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6412, 228, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6413, 228, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6414, 228, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martin Hataj', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6415, 228, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6416, 228, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6417, 228, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6418, 228, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6419, 228, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6420, 228, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6421, 228, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6422, 228, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6423, 228, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6424, 228, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6425, 228, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6426, 228, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martin Hataj', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6427, 228, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6428, 228, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6429, 228, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6430, 228, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6431, 228, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6432, 228, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6433, 228, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6434, 228, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6435, 228, 2, 31, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6436, 228, 2, 32, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6437, 228, 2, 33, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6438, 228, 2, 34, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6439, 228, 2, 35, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6440, 228, 2, 36, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6441, 228, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6442, 228, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6443, 228, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6444, 228, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6445, 228, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6446, 228, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6447, 228, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6448, 228, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6449, 228, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6450, 228, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martin Hataj', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6451, 228, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6452, 228, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6453, 228, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6454, 228, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6455, 228, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6456, 228, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6457, 228, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6458, 228, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6459, 228, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6460, 228, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6461, 228, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6462, 228, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martin Hataj', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6463, 228, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6464, 228, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6465, 228, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6466, 228, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6467, 228, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6468, 228, 3, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6469, 228, 3, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6470, 228, 3, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6471, 228, 3, 31, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6472, 228, 3, 32, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6473, 228, 3, 33, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6474, 228, 3, 34, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6475, 228, 3, 35, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6476, 228, 3, 36, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6477, 369, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'lupisant', 'BOARD', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6478, 369, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6479, 369, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6480, 369, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6481, 369, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6482, 369, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6483, 369, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'volfmar3', 'hodkojul', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6484, 369, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'hodkojul', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6485, 369, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'volfmar3', 'hodkojul', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6486, 369, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'hodkojul', 'volfmar3', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6487, 369, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6488, 369, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'hodkojul', '', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6489, 369, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6490, 369, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'hodkojul', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6491, 369, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6492, 369, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6493, 369, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'hodkojul', 'mlejnzuz', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6494, 369, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6495, 369, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6496, 369, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6497, 369, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'mlejnzuz', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6498, 369, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'hodkojul', '', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6499, 369, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'jararobe', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6500, 369, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6501, 369, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6502, 369, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6503, 369, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6504, 369, 2, 28, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6505, 369, 2, 29, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6506, 369, 2, 30, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6507, 369, 2, 31, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6508, 369, 2, 32, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6509, 369, 2, 33, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6510, 369, 2, 34, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6511, 369, 2, 35, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6512, 369, 2, 36, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6513, 369, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'lupisant', 'BOARD', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6514, 369, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6515, 369, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6516, 369, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6517, 369, 3, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6518, 369, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6519, 369, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'volfmar3', 'hodkojul', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6520, 369, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'hodkojul', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6521, 369, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'volfmar3', 'hodkojul', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6522, 369, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'hodkojul', 'volfmar3', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6523, 369, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6524, 369, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'hodkojul', '', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6525, 369, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'lupisant', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6526, 369, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'hodkojul', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6527, 369, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6528, 369, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6529, 369, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'hodkojul', 'mlejnzuz', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6530, 369, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6531, 369, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6532, 369, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'lupisant', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6533, 369, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6534, 369, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'hodkojul', '', 'lupisant', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6535, 369, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'hodkojul', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6536, 369, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6537, 369, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6538, 369, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6539, 369, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6540, 369, 3, 28, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6541, 369, 3, 29, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6542, 369, 3, 30, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6543, 369, 3, 31, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6544, 369, 3, 32, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6545, 369, 3, 33, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6546, 369, 3, 34, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6547, 369, 3, 35, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6548, 369, 3, 36, '', '', '', '', 'lupisant', '2024-05-10'),
(6549, 228, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6550, 228, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6551, 228, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6552, 228, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6553, 228, 4, 5, 'Příprava smluv', 'mlejnzuz', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6554, 228, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6555, 228, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6556, 228, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6557, 228, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'mlejnzuz', 'hatajmar', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6558, 228, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martin Hataj', 'mlejnzuz', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6559, 228, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6560, 228, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6561, 228, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6562, 228, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6563, 228, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6564, 228, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'reistkri', '', 'hatajmar', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6565, 228, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'mlejnzuz', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6566, 228, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6567, 228, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', 'hatajmar', 'mlejnzuz', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6568, 228, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6569, 228, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'mlejnzuz', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6570, 228, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martin Hataj', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6571, 228, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6572, 228, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6573, 228, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6574, 228, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6575, 228, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'mlejnzuz', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6576, 228, 4, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6577, 228, 4, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6578, 228, 4, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6579, 228, 4, 31, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6580, 228, 4, 32, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6581, 228, 4, 33, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6582, 228, 4, 34, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6583, 228, 4, 35, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6584, 228, 4, 36, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6585, 468, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'reistkri', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6586, 468, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'reistkri', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6587, 468, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'reistkri', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6588, 468, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'reistkri', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6589, 468, 1, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6590, 468, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'reistkri', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6591, 468, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'volfmar3', 'reistkri', 'reistkri', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6592, 468, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'sojkokat', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6593, 468, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'volfmar3', 'dytrijak', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6594, 468, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'sojkokat', 'mlejnzuz', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6595, 468, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'reistkri', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6596, 468, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'sojkokat', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6597, 468, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'reistkri', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6598, 468, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'sojkokat', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6599, 468, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6600, 468, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'reistkri', '', 'OŘ/PA', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6601, 468, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'sojkokat', 'reistkri', 'volfmar3', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6602, 468, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'sojkokat', 'mlejnzuz', 'volfmar3', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6603, 468, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'sojkokat', 'volfmar3', 'volfmar3', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6604, 468, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'reistkri', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6605, 468, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6606, 468, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'reistkri', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6607, 468, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'mlejnzuz', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6608, 468, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'sojkokat', '', 'VRP/FO', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6609, 468, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6610, 468, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'sojkokat', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6611, 468, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'reistkri', '', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6612, 468, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'sojkokat', '', 'reistkri', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6613, 468, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'mlejnzuz', '', 'reistkri', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6614, 468, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'reistkri', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6615, 468, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'volfmar3', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6616, 468, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6617, 468, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'sojkokat', '', 'reistkri', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6618, 468, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'reistkri', 'PM/FO', 'sojkokat', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6619, 468, 1, 35, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6620, 468, 1, 36, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-10'),
(6621, 228, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6622, 228, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6623, 228, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6624, 228, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6625, 228, 5, 5, 'Příprava smluv', 'mlejnzuz', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6626, 228, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6627, 228, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6628, 228, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6629, 228, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'mlejnzuz', 'hatajmar', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6630, 228, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martin Hataj', 'mlejnzuz', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6631, 228, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6632, 228, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6633, 228, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6634, 228, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6635, 228, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6636, 228, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'reistkri', '', 'hatajmar', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6637, 228, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'mlejnzuz', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6638, 228, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6639, 228, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', 'hatajmar', 'mlejnzuz', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6640, 228, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6641, 228, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'mlejnzuz', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6642, 228, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martin Hataj', '', 'mlejnzuz', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6643, 228, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6644, 228, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6645, 228, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6646, 228, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6647, 228, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'mlejnzuz', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6648, 228, 5, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6649, 228, 5, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6650, 228, 5, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6651, 228, 5, 31, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6652, 228, 5, 32, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6653, 228, 5, 33, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6654, 228, 5, 34, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6655, 228, 5, 35, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6656, 228, 5, 36, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-13'),
(6657, 439, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'zuzansch', 'dytrijak', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6658, 439, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6659, 439, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6660, 439, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6661, 439, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6662, 439, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6663, 439, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'hatajmar', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6664, 439, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6665, 439, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'postajan', 'dytrijak', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6666, 439, 2, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'hatajmar', 'mlejnzuz', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6667, 439, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6668, 439, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'hatajmar', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6669, 439, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6670, 439, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6671, 439, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6672, 439, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zuzansch', '', 'OŘ/PA', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6673, 439, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'hatajmar', 'zuzansch', 'postajan', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6674, 439, 2, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'hatajmar', 'mlejnzuz', 'postajan', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6675, 439, 2, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'hatajmar', 'postajan', 'postajan', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6676, 439, 2, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6677, 439, 2, 21, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6678, 439, 2, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6679, 439, 2, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6680, 439, 2, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'hatajmar', '', 'VRP/FO', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6681, 439, 2, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6682, 439, 2, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'hatajmar', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6683, 439, 2, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6684, 439, 2, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'zuzansch', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6685, 439, 2, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'mlejnzuz', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6686, 439, 2, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6687, 439, 2, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', 'postajan', 'hatajmar', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6688, 439, 2, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', 'lupisant', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6689, 439, 2, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6690, 439, 2, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'mlejnzuz', 'zuzansch', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6691, 439, 2, 35, '', '', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6692, 439, 2, 36, '', '', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6693, 439, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'zuzansch', 'dytrijak', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6694, 439, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6695, 439, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6696, 439, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6697, 439, 3, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6698, 439, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6699, 439, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'hatajmar', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6700, 439, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6701, 439, 3, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'postajan', 'dytrijak', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6702, 439, 3, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'hatajmar', 'mlejnzuz', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6703, 439, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6704, 439, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'hatajmar', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6705, 439, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6706, 439, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6707, 439, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6708, 439, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zuzansch', '', 'OŘ/PA', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6709, 439, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'hatajmar', 'zuzansch', 'postajan', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6710, 439, 3, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'hatajmar', 'mlejnzuz', 'postajan', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6711, 439, 3, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'hatajmar', 'postajan', 'postajan', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6712, 439, 3, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6713, 439, 3, 21, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6714, 439, 3, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6715, 439, 3, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6716, 439, 3, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'hatajmar', '', 'VRP/FO', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6717, 439, 3, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6718, 439, 3, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'hatajmar', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6719, 439, 3, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6720, 439, 3, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'hatajmar', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6721, 439, 3, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'mlejnzuz', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6722, 439, 3, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6723, 439, 3, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', 'postajan', 'hatajmar', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6724, 439, 3, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', 'lupisant', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6725, 439, 3, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6726, 439, 3, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'mlejnzuz', 'zuzansch', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6727, 439, 3, 35, '', '', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6728, 439, 3, 36, '', '', '', '', 'zuzansch', '2024-05-14'),
(6729, 439, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'zuzansch', 'dytrijak', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6730, 439, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6731, 439, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6732, 439, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6733, 439, 4, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6734, 439, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6735, 439, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'postajan', 'hatajmar', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6736, 439, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6737, 439, 4, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'postajan', 'dytrijak', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6738, 439, 4, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'hatajmar', 'mlejnzuz', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6739, 439, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6740, 439, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'zuzansch', 'hatajmar', 'postajan', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6741, 439, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6742, 439, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6743, 439, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6744, 439, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6745, 439, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'hatajmar', 'zuzansch', 'postajan', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6746, 439, 4, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'hatajmar', 'mlejnzuz', 'postajan', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6747, 439, 4, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'hatajmar', 'postajan', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6748, 439, 4, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6749, 439, 4, 21, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6750, 439, 4, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6751, 439, 4, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6752, 439, 4, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'hatajmar', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6753, 439, 4, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'dytrijak', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6754, 439, 4, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'hatajmar', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6755, 439, 4, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'zuzansch', '', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6756, 439, 4, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'hatajmar', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6757, 439, 4, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'mlejnzuz', '', 'zuzansch', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6758, 439, 4, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6759, 439, 4, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', 'postajan', 'hatajmar', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6760, 439, 4, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', 'lupisant', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6761, 439, 4, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'hatajmar', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6762, 439, 4, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'mlejnzuz', 'zuzansch', 'hatajmar', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6763, 439, 4, 35, '', '', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6764, 439, 4, 36, '', '', '', '', 'zuzansch', '2024-05-15'),
(6765, 121, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6766, 121, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6767, 121, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Diviš Jakub', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6768, 121, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6769, 121, 2, 5, 'Příprava smluv', 'mlejnzuz', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6770, 121, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6771, 121, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek Antonín', 'Lupíšek Antonín', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6772, 121, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'dytrijak', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6773, 121, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'mlejnzuz', 'Lupíšek Antonín', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6774, 121, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'dytrijak', 'mlejnzuz', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6775, 121, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6776, 121, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'dytrijak', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6777, 121, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6778, 121, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'dytrijak', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6779, 121, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'mlejnzuz', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6780, 121, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'dytrijak', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6781, 121, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'dytrijak', 'Reist Kristina', 'mlejnzuz', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6782, 121, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6783, 121, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'mlejnzuz', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6784, 121, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6785, 121, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'mlejnzuz', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6786, 121, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'dytrijak', '', 'mlejnzuz', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6787, 121, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6788, 121, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'dytrijak', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6789, 121, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6790, 121, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'dytrijak', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6791, 121, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'mlejnzuz', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6792, 121, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6793, 121, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6794, 121, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6795, 121, 2, 31, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6796, 121, 2, 32, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6797, 121, 2, 33, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6798, 121, 2, 34, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6799, 121, 2, 35, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6800, 121, 2, 36, '', '', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6801, 121, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', '', 'lupisant', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6802, 121, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6803, 121, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Diviš Jakub', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6804, 121, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6805, 121, 3, 5, 'Příprava smluv', 'mlejnzuz', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6806, 121, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6807, 121, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'divisja4', 'Lupíšek Antonín', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6808, 121, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'divisja4', '', '', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6809, 121, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'mlejnzuz', 'Lupíšek Antonín', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2024-05-16'),
(6810, 121, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'dytrijak', 'mlejnzuz', '', 'reistkri', '2024-05-16');
