Čerpání prostředků: v pořádku, bude se převádět OPN do mezd, aby se nepřečerpalo
Plnění výsledků: další výsledek je až v roce 2022, v rámci dosahování výstupů vše ok, dělá se i něco nad rámec slíbených výsledků
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle soubor k využití výsledků k doplnění - na další revizi začneme už řešit smlouvu o VV,
Rizika: musí se dořešit jak s využíváním výsledků po konci projektu, musí se udělat CBA, partneři na to tlačí, do konce projektu se rozhodne
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - propojení na PED - jedná se o technické řešení pro PED
Účastníci (partneři):  bez problémů
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky konsorcia

Kája pošle Robertovi W. průběžné zprávy a popis prvního výsledku projektu
            