Čerpání prostředků: zbývají peníze v Osobních, Robert o tom ví a asi 110 OPN. 
Plnění výsledků: smlouvy všechny podepsané, čekáme, až se rozjede demo v Rožnově (řeší ČEZ), ostatní se posouvá, hlavně koordinace toho, kdo, co a za kolik bude dělat.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Vize je to implementovat do EMO (platforma energetického managementu), aktualita proběhla, budeme barterovat článek se Švýcary a Estonci za přístup k našim datům.
Rizika: viz tabulka
Ostatní: (přesah projektu do jiných) vazba na Glocal, Partisoft, Facility Agg...
Účastníci (partneři): ČEZ funguje, s mezinárodním konsorciem jsme se trochu šťouchali, ale snad se vyřeší.
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): zatím co 2 měsíce velký konsorciální, a v druhých měsících budou asi schůzky WP, plus ad hoc
            