Čerpání prostředků: mzdy nastaveny správně, zbývá 60k na ostatních přímých - budou se platit užitné vzory, Michal musí dořešit fakturu k data hostingu, Michal dá vědět účtárně, že se ruší objednávka ARS VIDRIDIS, za zabtek se koupi instrumetnace střech v Třešti
Plnění výsledků: - je nutné urychleně podat užitné vzory!!!!!!, dohoda s paní Duškovou, že do konce října, jeden UV je v pořádku, pro druhý je potřeba dodělat měření - příští týden. Gfunk je hotový, vše ok,p rodloužení projektu o 1 rok, přidání 1 výsledku. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím ne, ale bude článek, ale asi až příští rok, píše se na to diplomka, ze které bude článek, pyrolizovaný kal se zatím dělá jen v malém, ale od příštího roku, pokud se rozjede výroba ve větším, tak by se to komercializovat mohlo, přidaný výsledek by mohl být komercializován. 
Rizika: doplněna
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - ne, jen prodloužení
Účastníci (partneři): bez problémů

Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - v pořádku, koordinuje Brno, a nejsou stížnosti. 

Share point ukázán, oponentní řízení vysvětlena

účastníci: Michal Sněhota, Tereza Pavlů, Martin Volf, Karolina Tomešová, Martina LExová