Čerpání prostředků: Mírně rychlejší, některé mzdové náklady se přesunou do nových projektů V. Janovského a VO3. V průběhu roku ještě zrevidují. Neuznané náklady - materiály a služby co nejsou zapsané v podnikatelském záměru.
Plnění výsledků: Až na konci projekty hlavně v kompetenci žadatele, který je lehce ve skluzu.
Využití výsledků: odkoupení výhradní licence.
Rizika: Viz analýza.
Ostatní: (přesah projektu do jiných) Chtěli navázat, ale zdržení na straně řešitele to znemožňuje.
Účastníci (partneři):  CV Machine (chtějí to pečlivě a trvá to) a Strojírenské inovační centrum. Na revizi: Janovský, Dytrich, Adamovský (Online), Pospíšilová, Klausová
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Jsou každý měsíc, zápisy jsou.
            