-- Table structure for table `projekt_role_odpovednosti`
--

CREATE TABLE `projekt_role_odpovednosti` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_projektu` int(11) NOT NULL,
  `verze_roli` int(11) NOT NULL,
  `id_odpovednosti` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `text_odpovednosti` varchar(253) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `odpovedna_osoba` varchar(63) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `schvalujici_osoba` varchar(63) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `informovana_osoba` varchar(63) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `editoval_kdo` varchar(63) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `editoval_kdy` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

--
-- Dumping data for table `projekt_role_odpovednosti`
--

INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(31, 2, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'BOARD', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(32, 2, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(33, 2, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)/PM', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(34, 2, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(35, 2, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(36, 2, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(37, 2, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(38, 2, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(39, 2, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(40, 2, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(41, 2, 1, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(42, 2, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(43, 2, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(44, 2, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(45, 2, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(46, 2, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(47, 2, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'FO', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(48, 2, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(49, 2, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(50, 2, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(51, 2, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(52, 2, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(53, 2, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(54, 2, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(55, 2, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', 'OŘ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(56, 2, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(57, 2, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(58, 2, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(59, 2, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(60, 2, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(61, 2, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'BOARD', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(62, 2, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(63, 2, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)/PM', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(64, 2, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(65, 2, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(66, 2, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(67, 2, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek', 'Hejtmánek', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(68, 2, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(69, 2, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'Lupíšek', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(70, 2, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(71, 2, 2, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(72, 2, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(73, 2, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(74, 2, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(75, 2, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(76, 2, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(77, 2, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(78, 2, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(79, 2, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(80, 2, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(81, 2, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(82, 2, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(83, 2, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(84, 2, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(85, 2, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(86, 2, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(87, 2, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(88, 2, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(89, 2, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(90, 2, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(91, 2, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(92, 2, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(93, 2, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(94, 2, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(95, 2, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(96, 2, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(97, 2, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(98, 2, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(99, 2, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Lupíšek', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(100, 2, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(101, 2, 3, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(102, 2, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(103, 2, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(104, 2, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(105, 2, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(106, 2, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(107, 2, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(108, 2, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(109, 2, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(110, 2, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(111, 2, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(112, 2, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(113, 2, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(114, 2, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(115, 2, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(116, 2, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(117, 2, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(118, 2, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(119, 2, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(120, 2, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-20'),
(121, 18, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(122, 18, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(123, 18, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/--', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(124, 18, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(125, 18, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(126, 18, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(127, 18, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Michal Tobiáš, Jakub Maščuch', 'Zbyněk Zelený', 'Danka', 'stoladan', '2020-03-23'),
(128, 18, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(129, 18, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina, Michal Tobiáš', 'Jakub Maščuch', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(130, 18, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(131, 18, 1, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(132, 18, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(133, 18, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(134, 18, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(135, 18, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(136, 18, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'stoladan', '2020-03-23'),
(137, 18, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2020-03-23'),
(138, 18, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(139, 18, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(140, 18, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(141, 18, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(142, 18, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina', 'stoladan', '2020-03-23'),
(143, 18, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(144, 18, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(145, 18, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2020-03-23'),
(146, 18, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Danka', 'stoladan', '2020-03-23'),
(147, 18, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2020-03-23'),
(148, 18, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(149, 18, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(150, 18, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2020-03-23'),
(151, 19, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(152, 19, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(153, 19, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/Michal', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(154, 19, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(155, 19, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(156, 19, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(157, 19, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Karolina', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(158, 19, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(159, 19, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(160, 19, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(161, 19, 1, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(162, 19, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(163, 19, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(164, 19, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(165, 19, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(166, 19, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(167, 19, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Karolina', 'FO', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(168, 19, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(169, 19, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(170, 19, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(171, 19, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(172, 19, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(173, 19, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(174, 19, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(175, 19, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'OŘ', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(176, 19, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(177, 19, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(178, 19, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(179, 19, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(180, 19, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2020-03-23'),
(181, 62, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(182, 62, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(183, 62, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/PM', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(184, 62, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(185, 62, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(186, 62, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(187, 62, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(188, 62, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(189, 62, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Tomáš Matuška', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(190, 62, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(191, 62, 1, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(192, 62, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(193, 62, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(194, 62, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(195, 62, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(196, 62, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(197, 62, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(198, 62, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(199, 62, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(200, 62, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(201, 62, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(202, 62, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(203, 62, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(204, 62, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(205, 62, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(206, 62, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(207, 62, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(208, 62, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(209, 62, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(210, 62, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(211, 60, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(212, 60, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(213, 60, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/Nikola Pokorný', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(214, 60, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(215, 60, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(216, 60, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(217, 60, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Nikola Pokorný/ ', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(218, 60, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(219, 60, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Tomáš Matuška', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(220, 60, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(221, 60, 1, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(222, 60, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(223, 60, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(224, 60, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(225, 60, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(226, 60, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(227, 60, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(228, 60, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(229, 60, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(230, 60, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(231, 60, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(232, 60, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(233, 60, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(234, 60, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(235, 60, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Nikola Pokorný/ ', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(236, 60, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(237, 60, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(238, 60, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(239, 60, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(240, 60, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(241, 66, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(242, 66, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(243, 66, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(244, 66, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(245, 66, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(246, 66, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(247, 66, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Adamovský', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(248, 66, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(249, 66, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(250, 66, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(251, 66, 1, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(252, 66, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(253, 66, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(254, 66, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(255, 66, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(256, 66, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(257, 66, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'FO', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(258, 66, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(259, 66, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(260, 66, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(261, 66, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(262, 66, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(263, 66, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(264, 66, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(265, 66, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(266, 66, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(267, 66, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(268, 66, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(269, 66, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(270, 66, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(271, 66, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(272, 66, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(273, 66, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /Adamovský', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(274, 66, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(275, 66, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(276, 66, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(277, 66, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Adamovský', 'Mrkvičková /Lexová/Dytrich', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(278, 66, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Adamovský', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(279, 66, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'Adamovský', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(280, 66, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Adamovský', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(281, 66, 2, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(282, 66, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Mrkvičková', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(283, 66, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková/Pospíšilová ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(284, 66, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Adamovský', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(285, 66, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(286, 66, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Mrkvičková', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(287, 66, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Adamovský', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(288, 66, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková /Pospíšilová', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(289, 66, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(290, 66, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Adamovský/Wawerka ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(291, 66, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková/Lexová', '', 'Adamovský/Wawerka ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(292, 66, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Adamovský', '', 'Mrkvičková/Lexová/Pospíšilvá', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(293, 66, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(294, 66, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(295, 66, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Adamovský', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(296, 66, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(297, 66, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(298, 66, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(299, 66, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(300, 66, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(301, 65, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(302, 65, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(303, 65, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/Robert Jára', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(304, 65, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(305, 65, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(306, 65, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(307, 65, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Jára', 'Robert Jára', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(308, 65, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(309, 65, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Robert Jára', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(310, 65, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(311, 65, 1, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(312, 65, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(313, 65, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(314, 65, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(315, 65, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(316, 65, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(317, 65, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(318, 65, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(319, 65, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(320, 65, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(321, 65, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(322, 65, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(323, 65, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(324, 65, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(325, 65, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Robert Jára', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(326, 65, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(327, 65, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(328, 65, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(329, 65, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(330, 65, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-26'),
(331, 12, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(332, 12, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(333, 12, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(334, 12, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(335, 12, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(336, 12, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(337, 12, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'WaWerka, Adamovský', 'Včelák ', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(338, 12, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Včelák ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(339, 12, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'WaWerka, Adamovský', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(340, 12, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Včelák ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(341, 12, 1, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(342, 12, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Mrkvičková', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(343, 12, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(344, 12, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Včelák', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(345, 12, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(346, 12, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Mrkvičková', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(347, 12, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Včelák ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(348, 12, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(349, 12, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(350, 12, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(351, 12, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(352, 12, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Včelák ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(353, 12, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(354, 12, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Včelák ', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(355, 12, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(356, 12, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Včelák ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(357, 12, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(358, 12, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(359, 12, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(360, 12, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-03-26'),
(361, 76, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(362, 76, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(363, 76, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/Robert Wawerka', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(364, 76, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(365, 76, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(366, 76, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(367, 76, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(368, 76, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(369, 76, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Robert Wawerka', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(370, 76, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(371, 76, 1, 11, 'Aktualizovat projektový list (cloud)', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(372, 76, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(373, 76, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(374, 76, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(375, 76, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(376, 76, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(377, 76, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(378, 76, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(379, 76, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(380, 76, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(381, 76, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(382, 76, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(383, 76, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(384, 76, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(385, 76, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(386, 76, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(387, 76, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(388, 76, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(389, 76, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(390, 76, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-27'),
(391, 55, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(392, 55, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(393, 55, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/Marie Nehasilová', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(394, 55, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(395, 55, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(396, 55, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(397, 55, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Antonín Lupíšek', 'Marie Nehasilová', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(398, 55, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(399, 55, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Antonín Lupíšek', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(400, 55, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(401, 55, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(402, 55, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(403, 55, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(404, 55, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(405, 55, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(406, 55, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(407, 55, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(408, 55, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(409, 55, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(410, 55, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(411, 55, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(412, 55, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(413, 55, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(414, 55, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(415, 55, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(416, 55, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(417, 55, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(418, 55, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(419, 55, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(420, 55, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-03-31'),
(421, 64, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(422, 64, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(423, 64, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/Michal Sněhota', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(424, 64, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(425, 64, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(426, 64, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(427, 64, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Antonín Lupíšek', 'Michal Sněhota', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(428, 64, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(429, 64, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Antonín Lupíšek', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(430, 64, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(431, 64, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(432, 64, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(433, 64, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(434, 64, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(435, 64, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(436, 64, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(437, 64, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(438, 64, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(439, 64, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(440, 64, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(441, 64, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(442, 64, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(443, 64, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(444, 64, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(445, 64, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Michal Sněhota', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(446, 64, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(447, 64, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(448, 64, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(449, 64, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(450, 64, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-04-07'),
(451, 54, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(452, 54, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(453, 54, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/Martina Sýkorová', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(454, 54, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(455, 54, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(456, 54, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(457, 54, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Antonín Lupíšek', 'Martina Sýkorová', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(458, 54, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(459, 54, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Antonín Lupíšek', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(460, 54, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(461, 54, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(462, 54, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(463, 54, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(464, 54, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(465, 54, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(466, 54, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(467, 54, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(468, 54, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(469, 54, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(470, 54, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(471, 54, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(472, 54, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(473, 54, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(474, 54, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(475, 54, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(476, 54, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(477, 54, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(478, 54, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(479, 54, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(480, 54, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(481, 63, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(482, 63, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(483, 63, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/Jan Růžička', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(484, 63, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(485, 63, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(486, 63, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(487, 63, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Antonín Lupíšek', 'Jan Růžička', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(488, 63, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(489, 63, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Antonín Lupíšek', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(490, 63, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(491, 63, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(492, 63, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(493, 63, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(494, 63, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(495, 63, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(496, 63, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(497, 63, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(498, 63, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(499, 63, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(500, 63, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(501, 63, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(502, 63, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(503, 63, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(504, 63, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(505, 63, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Jan Růžička', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(506, 63, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(507, 63, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(508, 63, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(509, 63, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(510, 63, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-04-23'),
(511, 91, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(512, 91, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(513, 91, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/PM', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(514, 91, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(515, 91, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(516, 91, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(517, 91, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(518, 91, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(519, 91, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(520, 91, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(521, 91, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(522, 91, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(523, 91, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(524, 91, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(525, 91, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(526, 91, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(527, 91, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(528, 91, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(529, 91, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(530, 91, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(531, 91, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(532, 91, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(533, 91, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(534, 91, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(535, 91, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(536, 91, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(537, 91, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(538, 91, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(539, 91, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(540, 91, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-05-14'),
(541, 45, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(542, 45, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(543, 45, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /Pavlů', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(544, 45, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(545, 45, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(546, 45, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(547, 45, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek', 'Pavlů', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(548, 45, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(549, 45, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'Lupíšek', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(550, 45, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(551, 45, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(552, 45, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(553, 45, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(554, 45, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(555, 45, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(556, 45, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(557, 45, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(558, 45, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(559, 45, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(560, 45, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(561, 45, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(562, 45, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(563, 45, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(564, 45, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(565, 45, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Pavlů', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(566, 45, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(567, 45, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(568, 45, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(569, 45, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(570, 45, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(571, 61, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(572, 61, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(573, 61, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(574, 61, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(575, 61, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(576, 61, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(577, 61, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'WaWerka, Adamovský', 'Vácha', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(578, 61, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(579, 61, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'WaWerka, Adamovský', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(580, 61, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(581, 61, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(582, 61, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(583, 61, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(584, 61, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(585, 61, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(586, 61, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(587, 61, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(588, 61, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(589, 61, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(590, 61, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(591, 61, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(592, 61, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(593, 61, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(594, 61, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(595, 61, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(596, 61, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(597, 61, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(598, 61, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(599, 61, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(600, 61, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(601, 57, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(602, 57, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(603, 57, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(604, 57, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(605, 57, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(606, 57, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(607, 57, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Čápová', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(608, 57, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(609, 57, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(610, 57, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(611, 57, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(612, 57, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(613, 57, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(614, 57, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(615, 57, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(616, 57, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(617, 57, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'FO', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(618, 57, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(619, 57, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(620, 57, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(621, 57, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(622, 57, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(623, 57, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(624, 57, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(625, 57, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(626, 57, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(627, 57, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(628, 57, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(629, 57, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(630, 57, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(631, 57, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(632, 57, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(633, 57, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(634, 57, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(635, 57, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(636, 57, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(637, 57, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Čápová', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(638, 57, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(639, 57, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'Wawerka', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(640, 57, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(641, 57, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(642, 57, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(643, 57, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(644, 57, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(645, 57, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(646, 57, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(647, 57, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(648, 57, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(649, 57, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(650, 57, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(651, 57, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(652, 57, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(653, 57, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(654, 57, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(655, 57, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Čápová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(656, 57, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(657, 57, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(658, 57, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(659, 57, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(660, 57, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(661, 58, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(662, 58, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(663, 58, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(664, 58, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(665, 58, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(666, 58, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(667, 58, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Nehasil', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(668, 58, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(669, 58, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'Adamovský', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(670, 58, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(671, 58, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(672, 58, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(673, 58, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(674, 58, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(675, 58, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(676, 58, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(677, 58, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(678, 58, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(679, 58, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(680, 58, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(681, 58, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(682, 58, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(683, 58, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(684, 58, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(685, 58, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(686, 58, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(687, 58, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(688, 58, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(689, 58, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(690, 58, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-03'),
(691, 74, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(692, 74, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(693, 74, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /Mrkvičková', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(694, 74, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(695, 74, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(696, 74, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(697, 74, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Ferkl', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(698, 74, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(699, 74, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'VRP', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(700, 74, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(701, 74, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(702, 74, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(703, 74, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(704, 74, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(705, 74, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(706, 74, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(707, 74, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(708, 74, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(709, 74, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(710, 74, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(711, 74, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(712, 74, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(713, 74, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(714, 74, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(715, 74, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Ferkl', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(716, 74, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(717, 74, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(718, 74, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(719, 74, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(720, 74, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2020-08-27'),
(721, 96, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Ferkl L., Dytrych J., Matuška T.', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(722, 96, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(723, 96, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Jan Špale', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(724, 96, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(725, 96, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(726, 96, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(727, 96, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška Tomáš', 'Novotný Václav', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2020-08-28'),
(728, 96, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(729, 96, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová Karolína', 'Matuška Tomáš', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(730, 96, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová Karolína', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(731, 96, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(732, 96, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(733, 96, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(734, 96, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(735, 96, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová Karolína', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(736, 96, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2020-08-28'),
(737, 96, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Kristina Reist', 'Pospíšilová Karolína', 'reistkri', '2020-08-28'),
(738, 96, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(739, 96, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(740, 96, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(741, 96, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(742, 96, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová Karolína', 'reistkri', '2020-08-28'),
(743, 96, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrych J., Matuška T.', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(744, 96, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(745, 96, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-08-28'),
(746, 96, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2020-08-28'),
(747, 96, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2020-08-28'),
(748, 96, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(749, 96, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(750, 96, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2020-08-28'),
(751, 97, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(752, 97, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(753, 97, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Michal T.', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(754, 97, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(755, 97, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(756, 97, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(757, 97, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Kuba M.', 'Zbyněk', 'Danka', 'stoladan', '2020-09-08'),
(758, 97, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zbyněk', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(759, 97, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Kuba M.', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(760, 97, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zbyněk', 'Martina', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(761, 97, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(762, 97, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zbyněk', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(763, 97, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(764, 97, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zbyněk', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(765, 97, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(766, 97, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'stoladan', '2020-09-08'),
(767, 97, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zbyněk', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2020-09-08'),
(768, 97, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(769, 97, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(770, 97, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(771, 97, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(772, 97, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zbyněk, Danka', '', 'Martina', 'stoladan', '2020-09-08'),
(773, 97, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(774, 97, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk, Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(775, 97, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(776, 97, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk', '', 'Danka', 'stoladan', '2020-09-08'),
(777, 97, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2020-09-08'),
(778, 97, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(779, 97, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(780, 97, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(781, 97, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(782, 97, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(783, 97, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Michal T.', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(784, 97, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(785, 97, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(786, 97, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(787, 97, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Michal T.', 'Zbyněk', 'Danka', 'stoladan', '2020-09-08'),
(788, 97, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zbyněk', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(789, 97, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Kuba M., Michal T.', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(790, 97, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zbyněk', 'Martina', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(791, 97, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(792, 97, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zbyněk', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(793, 97, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(794, 97, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zbyněk', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(795, 97, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(796, 97, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'stoladan', '2020-09-08'),
(797, 97, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zbyněk', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2020-09-08'),
(798, 97, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(799, 97, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(800, 97, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(801, 97, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(802, 97, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zbyněk, Danka', '', 'Martina', 'stoladan', '2020-09-08'),
(803, 97, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(804, 97, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk, Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(805, 97, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2020-09-08'),
(806, 97, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk', '', 'Danka', 'stoladan', '2020-09-08'),
(807, 97, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2020-09-08'),
(808, 97, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(809, 97, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(810, 97, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2020-09-08'),
(811, 96, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Ferkl L., Dytrych J., Matuška T.', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(812, 96, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(813, 96, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Jan Špale', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(814, 96, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(815, 96, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(816, 96, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(817, 96, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška Tomáš', 'Novotný Václav', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2020-09-11'),
(818, 96, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(819, 96, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová Karolína', 'Matuška Tomáš', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(820, 96, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová Karolína', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(821, 96, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(822, 96, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(823, 96, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(824, 96, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(825, 96, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová Karolína', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(826, 96, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2020-09-11'),
(827, 96, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Kristina Reist', 'Pospíšilová Karolína', 'reistkri', '2020-09-11'),
(828, 96, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(829, 96, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(830, 96, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(831, 96, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(832, 96, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová Karolína', 'reistkri', '2020-09-11'),
(833, 96, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrych J., Matuška T.', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(834, 96, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(835, 96, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2020-09-11'),
(836, 96, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2020-09-11'),
(837, 96, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2020-09-11'),
(838, 96, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(839, 96, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(840, 96, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2020-09-11'),
(841, 47, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(842, 47, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(843, 47, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/Robert Wawerka', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(844, 47, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(845, 47, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(846, 47, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(847, 47, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Ladislav', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(848, 47, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(849, 47, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Robert Wawerka', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(850, 47, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(851, 47, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(852, 47, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(853, 47, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(854, 47, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(855, 47, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(856, 47, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(857, 47, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(858, 47, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(859, 47, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(860, 47, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(861, 47, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(862, 47, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(863, 47, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(864, 47, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(865, 47, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Ladislav', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(866, 47, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(867, 47, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(868, 47, 1, 28, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(869, 47, 1, 29, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(870, 47, 1, 30, '', '', '', '', 'vlasabar', '2020-09-22'),
(871, 122, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'BOARD', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(872, 122, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(873, 122, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Maierová Lenka', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(874, 122, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(875, 122, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová Martina', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(876, 122, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(877, 122, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský Daniel', 'Maierová Lenka', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2020-11-25'),
(878, 122, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(879, 122, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová Martina', 'Adamovský Daniel', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(880, 122, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová Martina', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(881, 122, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(882, 122, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(883, 122, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(884, 122, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(885, 122, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová Martina', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(886, 122, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2020-11-25'),
(887, 122, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist Kristina', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2020-11-25'),
(888, 122, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(889, 122, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová Martina', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(890, 122, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(891, 122, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová Martina', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(892, 122, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2020-11-25'),
(893, 122, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(894, 122, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(895, 122, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Maierová Lenka', 'reistkri', '2020-11-25'),
(896, 122, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2020-11-25'),
(897, 122, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2020-11-25'),
(898, 122, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(899, 122, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(900, 122, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2020-11-25'),
(901, 100, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(902, 100, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(903, 100, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(904, 100, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(905, 100, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(906, 100, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(907, 100, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Matuška', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(908, 100, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(909, 100, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(910, 100, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(911, 100, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(912, 100, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(913, 100, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(914, 100, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(915, 100, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(916, 100, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(917, 100, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'FO', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(918, 100, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(919, 100, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(920, 100, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(921, 100, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(922, 100, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(923, 100, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(924, 100, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(925, 100, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(926, 100, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(927, 100, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(928, 100, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(929, 100, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(930, 100, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(931, 100, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(932, 100, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(933, 100, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(934, 100, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(935, 100, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(936, 100, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(937, 100, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška', 'Matuška', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(938, 100, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(939, 100, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'Matuška', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(940, 100, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(941, 100, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(942, 100, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(943, 100, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(944, 100, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(945, 100, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(946, 100, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(947, 100, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(948, 100, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(949, 100, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(950, 100, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(951, 100, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(952, 100, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(953, 100, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(954, 100, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(955, 100, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(956, 100, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(957, 100, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(958, 100, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(959, 100, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(960, 100, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(961, 179, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(962, 179, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(963, 179, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(964, 179, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(965, 179, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(966, 179, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(967, 179, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek', 'Tywoniak', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(968, 179, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(969, 179, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'Lupíšek', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(970, 179, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(971, 179, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(972, 179, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(973, 179, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(974, 179, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(975, 179, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(976, 179, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(977, 179, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(978, 179, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(979, 179, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(980, 179, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(981, 179, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(982, 179, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(983, 179, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(984, 179, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(985, 179, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(986, 179, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(987, 179, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(988, 179, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(989, 179, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(990, 179, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-02-09'),
(991, 150, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'BOARD', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(992, 150, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(993, 150, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Špale Jan', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(994, 150, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(995, 150, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová Martina', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(996, 150, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(997, 150, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Maščuch Jakub', 'Špale Jan', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-17'),
(998, 150, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(999, 150, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová Martina', 'Maščuch Jakub', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1000, 150, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová Martina', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1001, 150, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1002, 150, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1003, 150, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1004, 150, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1005, 150, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová Martina', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1006, 150, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1007, 150, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist Kristina', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1008, 150, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1009, 150, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová Martina', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1010, 150, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1011, 150, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová Martina', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1012, 150, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1013, 150, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1014, 150, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1015, 150, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Špale Jan', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1016, 150, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1017, 150, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1018, 150, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1019, 150, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1020, 150, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-02-17'),
(1021, 87, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1022, 87, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1023, 87, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Pavlů ', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1024, 87, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1025, 87, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová Martina', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1026, 87, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1027, 87, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek Antonín', 'Hájek Petr', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1028, 87, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1029, 87, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová Martina', 'Lupíšek Antonín', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1030, 87, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová Martina', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1031, 87, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1032, 87, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1033, 87, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1034, 87, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1035, 87, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová Martina', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1036, 87, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1037, 87, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist Kristina', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1038, 87, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1039, 87, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová Martina', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1040, 87, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1041, 87, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová Martina', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1042, 87, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1043, 87, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1044, 87, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1045, 87, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Hájek Petr', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1046, 87, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1047, 87, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1048, 87, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1049, 87, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1050, 87, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-02-18'),
(1051, 121, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1052, 121, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1053, 121, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Diviš Jakub', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1054, 121, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1055, 121, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová Martina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1056, 121, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1057, 121, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek Antonín', 'Lupíšek Antonín', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1058, 121, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1059, 121, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová Martina', 'Lupíšek Antonín', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1060, 121, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová Martina', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1061, 121, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1062, 121, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1063, 121, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1064, 121, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1065, 121, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová Martina', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1066, 121, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1067, 121, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist Kristina', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1068, 121, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1069, 121, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová Martina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1070, 121, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1071, 121, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová Martina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1072, 121, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1073, 121, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1074, 121, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1075, 121, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1076, 121, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1077, 121, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1078, 121, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1079, 121, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1080, 121, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-02-25'),
(1081, 93, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Ferkl L., Dytrych J., Maščuch J.', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1082, 93, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1083, 93, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Špale Jan', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1084, 93, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1085, 93, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová Martina', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1086, 93, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1087, 93, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Maščuch Jakub', 'Novotný Václav', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1088, 93, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1089, 93, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová Martina', 'Maščuch Jakub', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1090, 93, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová Martina', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1091, 93, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1092, 93, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1093, 93, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1094, 93, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1095, 93, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová Martina', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1096, 93, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1097, 93, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist Kristina', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1098, 93, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1099, 93, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová Martina', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1100, 93, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1101, 93, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová Martina', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1102, 93, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1103, 93, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrych J., Maščuch J.', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1104, 93, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1105, 93, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Novotný Václav', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1106, 93, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1107, 93, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1108, 93, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1109, 93, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1110, 93, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1111, 99, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Ferkl L., Dytrich J., Matuška T.', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1112, 99, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1113, 99, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Zelený Zbyněk', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1114, 99, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1115, 99, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1116, 99, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1117, 99, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Maščuch Jakub', 'Zelený Zbyněk', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1118, 99, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1119, 99, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová Karolína', 'Maščuch Jakub', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1120, 99, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová Karolína', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1121, 99, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1122, 99, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1123, 99, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1124, 99, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1125, 99, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová Karolína', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1126, 99, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1127, 99, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist Kristina', 'Pospíšilová Karolína', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1128, 99, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1129, 99, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1130, 99, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1131, 99, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1132, 99, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová Karolína', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1133, 99, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrich J., Matuška T.', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1134, 99, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1135, 99, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1136, 99, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1137, 99, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová Karolína', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1138, 99, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1139, 99, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1140, 99, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-01'),
(1141, 216, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1142, 216, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1143, 216, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Reist Kristina', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1144, 216, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1145, 216, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová Martina', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1146, 216, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1147, 216, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek Antonín', 'Veselka Jakub', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1148, 216, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1149, 216, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová Martina', 'Lupíšek Antonín', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1150, 216, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová Martina', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1151, 216, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1152, 216, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1153, 216, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1154, 216, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1155, 216, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová Martina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1156, 216, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1157, 216, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist Kristina', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1158, 216, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1159, 216, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová Martina', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1160, 216, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1161, 216, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová Martina', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1162, 216, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1163, 216, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1164, 216, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1165, 216, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Veselka Jakub', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1166, 216, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1167, 216, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1168, 216, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1169, 216, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1170, 216, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1171, 218, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1172, 218, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1173, 218, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Reist Kristina', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1174, 218, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1175, 218, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová Martina', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1176, 218, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1177, 218, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Kuklík Petr', 'Jára Robert', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1178, 218, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1179, 218, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová Martina', 'Kuklík Petr', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1180, 218, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová Martina', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1181, 218, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1182, 218, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1183, 218, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1184, 218, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1185, 218, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová Martina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1186, 218, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1187, 218, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist Kristina', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1188, 218, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1189, 218, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová Martina', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1190, 218, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1191, 218, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová Martina', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1192, 218, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1193, 218, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1194, 218, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1195, 218, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Jára Robert', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1196, 218, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1197, 218, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1198, 218, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1199, 218, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1200, 218, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1201, 217, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Ferkl L., Dytrych J., Adamovský D.', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1202, 217, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1203, 217, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Reist Kristina', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1204, 217, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1205, 217, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová Martina', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1206, 217, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1207, 217, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský Daniel', 'Janovský Vít', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1208, 217, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1209, 217, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová Martina', 'Adamovský Daniel', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1210, 217, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová Martina', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1211, 217, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1212, 217, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1213, 217, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1214, 217, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1215, 217, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová Martina', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1216, 217, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1217, 217, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist Kristina', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1218, 217, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1219, 217, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová Martina', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1220, 217, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1221, 217, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová Martina', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1222, 217, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová Martina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1223, 217, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Ferkl L., Dytrych J., Adamovský D.', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1224, 217, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1225, 217, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Janovský Vít', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1226, 217, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1227, 217, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1228, 217, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1229, 217, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1230, 217, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-03-04'),
(1231, 68, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1232, 68, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1233, 68, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /Jára ', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1234, 68, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1235, 68, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1236, 68, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1237, 68, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Jára ', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1238, 68, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1239, 68, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'VRP', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1240, 68, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1241, 68, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1242, 68, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1243, 68, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1244, 68, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1245, 68, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1246, 68, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1247, 68, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1248, 68, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1249, 68, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1250, 68, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1251, 68, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1252, 68, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1253, 68, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1254, 68, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1255, 68, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Jára ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1256, 68, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1257, 68, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1258, 68, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1259, 68, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1260, 68, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-05'),
(1261, 173, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1262, 173, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1263, 173, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1264, 173, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1265, 173, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1266, 173, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1267, 173, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Nehasil', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1268, 173, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1269, 173, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1270, 173, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1271, 173, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1272, 173, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1273, 173, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1274, 173, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1275, 173, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1276, 173, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1277, 173, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1278, 173, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1279, 173, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1280, 173, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1281, 173, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1282, 173, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1283, 173, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1284, 173, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1285, 173, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1286, 173, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1287, 173, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1288, 173, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1289, 173, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1290, 173, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-11'),
(1291, 33, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(1292, 33, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1293, 33, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1294, 33, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1295, 33, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1296, 33, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1297, 33, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Vácha', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1298, 33, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1299, 33, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'Wawerka', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1300, 33, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1301, 33, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1302, 33, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1303, 33, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1304, 33, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1305, 33, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1306, 33, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1307, 33, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1308, 33, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1309, 33, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1310, 33, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1311, 33, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1312, 33, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1313, 33, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1314, 33, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1315, 33, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1316, 33, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1317, 33, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1318, 33, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1319, 33, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1320, 33, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-03-12'),
(1321, 105, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1322, 105, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1323, 105, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/ D7.3 - Installation of PLURAL system in KASAVA (Czech', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1324, 105, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1325, 105, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina L.', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1326, 105, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1327, 105, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jan Včelák', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1328, 105, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1329, 105, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina L.', 'Robert Wawerka', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1330, 105, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina L.', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1331, 105, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1332, 105, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1333, 105, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1334, 105, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1335, 105, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina L.', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1336, 105, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1337, 105, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Karolina', 'Martina L.', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1338, 105, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1339, 105, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina L.', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1340, 105, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1341, 105, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina L.', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1342, 105, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina L.', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1343, 105, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1344, 105, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1345, 105, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1346, 105, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1347, 105, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina L.', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1348, 105, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1349, 105, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1350, 105, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-03-18'),
(1351, 142, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1352, 142, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1353, 142, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1354, 142, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1355, 142, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina L.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1356, 142, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1357, 142, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Kuba M.', 'Vašek N.', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1358, 142, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vašek N./Honza Šp.', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1359, 142, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina L.', 'Kuba M.', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1360, 142, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vašek N.', 'Martina L.', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1361, 142, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1362, 142, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1363, 142, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1364, 142, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vašek N.', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1365, 142, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina L.', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1366, 142, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Karolina/Vašek N.', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1367, 142, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vašek N./Honza Šp.', 'Karolina', 'Martina L.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1368, 142, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1369, 142, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina L.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1370, 142, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1371, 142, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina L.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1372, 142, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vašek N.', '', 'Martina L.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1373, 142, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1374, 142, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1375, 142, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1376, 142, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vašek N. ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1377, 142, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina L.', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1378, 142, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1379, 142, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1380, 142, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-03-19'),
(1381, 75, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1382, 75, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1383, 75, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1384, 75, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1385, 75, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1386, 75, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1387, 75, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert', 'Petr Wolf', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1388, 75, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Petr Wolf', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1389, 75, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Robert', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1390, 75, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Petr Wolf', 'Martina Lexová', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1391, 75, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1392, 75, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Petr Wolf', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1393, 75, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1394, 75, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Petr Wolf', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1395, 75, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1396, 75, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Petr Wolf', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1397, 75, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Petr Wolf', 'Danka', 'Martina Lexová', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1398, 75, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1399, 75, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1400, 75, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1401, 75, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1402, 75, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Petr Wolf', '', 'Martina Lexová', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1403, 75, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1404, 75, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Petr Wolf', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1405, 75, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Petr Wolf', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1406, 75, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Petr Wolf', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1407, 75, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1408, 75, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1409, 75, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1410, 75, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-03-22'),
(1411, 110, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1412, 110, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1413, 110, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1414, 110, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1415, 110, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1416, 110, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1417, 110, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert', 'Jan Pošta', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1418, 110, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jan Pošta/Martin Hataj', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1419, 110, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Robert', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1420, 110, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jan Pošta/Martin Hataj', 'Martina', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1421, 110, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1422, 110, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jan Pošta/Martin Hataj', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1423, 110, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1424, 110, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jan Pošta/Martin Hataj', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1425, 110, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1426, 110, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Danka', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1427, 110, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jan Pošta/Martin Hataj', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1428, 110, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1429, 110, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1430, 110, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1431, 110, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1432, 110, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jan Pošta/Martin Hataj', '', 'Martina', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1433, 110, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1434, 110, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Nerelevantní', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1435, 110, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Nerelevantní', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1436, 110, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Nerelevantní', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1437, 110, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Nerelevantní', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1438, 110, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1439, 110, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1440, 110, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1441, 110, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1442, 110, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1443, 110, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1444, 110, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1445, 110, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1446, 110, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1447, 110, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert', 'Jan Pošta', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1448, 110, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jan Pošta/Martin Hataj', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1449, 110, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Robert', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1450, 110, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jan Pošta/Martin Hataj', 'Martina', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1451, 110, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1452, 110, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jan Pošta/Martin Hataj', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1453, 110, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1454, 110, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jan Pošta/Martin Hataj', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1455, 110, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1456, 110, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Danka', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1457, 110, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jan Pošta/Martin Hataj', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1458, 110, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1459, 110, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1460, 110, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1461, 110, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1462, 110, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jan Pošta/Martin Hataj', '', 'Martina', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1463, 110, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1464, 110, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Nerelevantní', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1465, 110, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Nerelevantní', '', 'Jan Pošta', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1466, 110, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Nerelevantní', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1467, 110, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Nerelevantní', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1468, 110, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1469, 110, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1470, 110, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-03-29'),
(1471, 188, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1472, 188, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1473, 188, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1474, 188, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1475, 188, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1476, 188, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1477, 188, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Vítek', 'Danka', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1478, 188, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1479, 188, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Wawerka', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1480, 188, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1481, 188, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1482, 188, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1483, 188, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1484, 188, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1485, 188, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1486, 188, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1487, 188, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1488, 188, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1489, 188, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1490, 188, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1491, 188, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1492, 188, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1493, 188, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1494, 188, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1495, 188, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Vítek', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1496, 188, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1497, 188, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1498, 188, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1499, 188, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1500, 188, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2021-04-12'),
(1501, 172, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kateřina Mrkvičková', 'BOARD', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1502, 172, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kateřina Mrkvičková', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1503, 172, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kateřina Mrkvičková/PM', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1504, 172, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kateřina Mrkvičková', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1505, 172, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1506, 172, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kateřina Mrkvičková', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1507, 172, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška, Daniel Adamovský', 'Bořivoj Šourek', 'Kateřina Mrkvičková', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1508, 172, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1509, 172, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška, Daniel Adamovský', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1510, 172, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Bořivoj Šourek', 'Karolína Pospíšilová', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1511, 172, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kateřina Mrkvičková', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1512, 172, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Bořivoj Šourek', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1513, 172, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kateřina Mrkvičková', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1514, 172, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1515, 172, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1516, 172, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Bořivoj Šourek', '', 'Kateřina Mrkvičková', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1517, 172, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Bořivoj Šourek', 'Kateřina Mrkvičková', 'Karolína Pospíšilová', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1518, 172, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kateřina Mrkvičková', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1519, 172, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1520, 172, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kateřina Mrkvičková', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1521, 172, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1522, 172, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Bořivoj Šourek', '', 'Karolína Pospíšilová', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1523, 172, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1524, 172, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Bořivoj Šourek', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1525, 172, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kateřina Mrkvičková', '', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1526, 172, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Bořivoj Šourek', '', 'Kateřina Mrkvičková', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1527, 172, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kateřina Mrkvičková', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1528, 172, 1, 28, '', '', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1529, 172, 1, 29, '', '', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1530, 172, 1, 30, '', '', '', '', 'steigpat', '2021-04-19'),
(1531, 223, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1532, 223, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1533, 223, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/Adam', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1534, 223, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1535, 223, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1536, 223, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1537, 223, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adam', 'Eva', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1538, 223, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1539, 223, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Adam', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1540, 223, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1541, 223, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1542, 223, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1543, 223, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1544, 223, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1545, 223, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1546, 223, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1547, 223, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1548, 223, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1549, 223, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1550, 223, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1551, 223, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1552, 223, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1553, 223, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1554, 223, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1555, 223, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Eva', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1556, 223, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1557, 223, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1558, 223, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1559, 223, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1560, 223, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-06-10'),
(1561, 231, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Lukáš Ferkl, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1562, 231, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1563, 231, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Robert Wawerka', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1564, 231, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1565, 231, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1566, 231, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1567, 231, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Robert Wawerka', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1568, 231, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1569, 231, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Robert Wawerka', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1570, 231, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Lexová', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1571, 231, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1572, 231, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1573, 231, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1574, 231, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1575, 231, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1576, 231, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1577, 231, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Kristina Reist', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1578, 231, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1579, 231, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1580, 231, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1581, 231, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1582, 231, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1583, 231, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Lukáš Ferkl, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1584, 231, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1585, 231, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Robert Wawerka', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1586, 231, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1587, 231, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1588, 231, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1589, 231, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1590, 231, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-06-11'),
(1591, 174, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková', 'BOARD', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1592, 174, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1593, 174, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková/PM', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1594, 174, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1595, 174, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1596, 174, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1597, 174, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf', 'Tywoniak', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1598, 174, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1599, 174, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Volf', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1600, 174, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1601, 174, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1602, 174, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1603, 174, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1604, 174, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1605, 174, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1606, 174, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1607, 174, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1608, 174, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1609, 174, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1610, 174, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1611, 174, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1612, 174, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1613, 174, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1614, 174, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1615, 174, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková', '', 'Tywoniak', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1616, 174, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1617, 174, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1618, 174, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1619, 174, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1620, 174, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1621, 178, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1622, 178, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1623, 178, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1624, 178, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1625, 178, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1626, 178, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1627, 178, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Pošta', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1628, 178, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1629, 178, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1630, 178, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1631, 178, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1632, 178, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1633, 178, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1634, 178, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1635, 178, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1636, 178, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1637, 178, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'FO', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1638, 178, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1639, 178, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1640, 178, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1641, 178, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1642, 178, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1643, 178, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1644, 178, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1645, 178, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1646, 178, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1647, 178, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1648, 178, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1649, 178, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1650, 178, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1651, 178, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1652, 178, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1653, 178, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1654, 178, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1655, 178, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1656, 178, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1657, 178, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Kuklík', 'Pošta', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1658, 178, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1659, 178, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Kuklík', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1660, 178, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1661, 178, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1662, 178, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1663, 178, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1664, 178, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1665, 178, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1666, 178, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1667, 178, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1668, 178, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1669, 178, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1670, 178, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1671, 178, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1672, 178, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1673, 178, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1674, 178, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1675, 178, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1676, 178, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1677, 178, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1678, 178, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1679, 178, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1680, 178, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1681, 171, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1682, 171, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1683, 171, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1684, 171, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1685, 171, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1686, 171, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1687, 171, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška', 'Zmrhla', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1688, 171, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1689, 171, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Matuška', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1690, 171, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1691, 171, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1692, 171, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1693, 171, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1694, 171, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1695, 171, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1696, 171, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1697, 171, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1698, 171, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1699, 171, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1700, 171, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1701, 171, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1702, 171, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1703, 171, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1704, 171, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1705, 171, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhla', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1706, 171, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1707, 171, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1708, 171, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1709, 171, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1710, 171, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1711, 173, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1712, 173, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1713, 173, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1714, 173, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1715, 173, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1716, 173, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(1717, 173, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Nehasil', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1718, 173, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1719, 173, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1720, 173, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1721, 173, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1722, 173, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1723, 173, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1724, 173, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1725, 173, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1726, 173, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1727, 173, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1728, 173, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1729, 173, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1730, 173, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1731, 173, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1732, 173, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1733, 173, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1734, 173, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1735, 173, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1736, 173, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1737, 173, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1738, 173, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1739, 173, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1740, 173, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1741, 181, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1742, 181, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1743, 181, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1744, 181, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1745, 181, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1746, 181, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1747, 181, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Matuška', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1748, 181, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1749, 181, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'VRP', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1750, 181, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1751, 181, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1752, 181, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1753, 181, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1754, 181, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1755, 181, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1756, 181, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1757, 181, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1758, 181, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1759, 181, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1760, 181, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1761, 181, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1762, 181, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1763, 181, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1764, 181, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1765, 181, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1766, 181, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1767, 181, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1768, 181, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1769, 181, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1770, 181, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1771, 173, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1772, 173, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1773, 173, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1774, 173, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1775, 173, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1776, 173, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1777, 173, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Nehasil', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1778, 173, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1779, 173, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1780, 173, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1781, 173, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1782, 173, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1783, 173, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1784, 173, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1785, 173, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1786, 173, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1787, 173, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1788, 173, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1789, 173, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1790, 173, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1791, 173, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1792, 173, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1793, 173, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1794, 173, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1795, 173, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1796, 173, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1797, 173, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1798, 173, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1799, 173, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1800, 173, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1801, 183, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1802, 183, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1803, 183, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1804, 183, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1805, 183, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1806, 183, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1807, 183, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta/Wawerka', 'Včelák', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1808, 183, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1809, 183, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta/Wawerka', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1810, 183, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1811, 183, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1812, 183, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1813, 183, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1814, 183, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1815, 183, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1816, 183, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1817, 183, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1818, 183, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1819, 183, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1820, 183, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1821, 183, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1822, 183, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1823, 183, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1824, 183, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1825, 183, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1826, 183, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1827, 183, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1828, 183, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1829, 183, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1830, 183, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1831, 183, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1832, 183, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1833, 183, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1834, 183, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1835, 183, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1836, 183, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1837, 183, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta/Wawerka', 'Včelák', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1838, 183, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1839, 183, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta/Wawerka', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1840, 183, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1841, 183, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1842, 183, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1843, 183, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1844, 183, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1845, 183, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1846, 183, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1847, 183, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1848, 183, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1849, 183, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1850, 183, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1851, 183, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1852, 183, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1853, 183, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1854, 183, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1855, 183, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1856, 183, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1857, 183, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1858, 183, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1859, 183, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1860, 183, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1861, 220, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1862, 220, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1863, 220, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1864, 220, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1865, 220, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1866, 220, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1867, 220, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Janovský', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1868, 220, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1869, 220, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1870, 220, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1871, 220, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1872, 220, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1873, 220, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1874, 220, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1875, 220, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1876, 220, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1877, 220, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1878, 220, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1879, 220, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1880, 220, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1881, 220, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1882, 220, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1883, 220, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1884, 220, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1885, 220, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1886, 220, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1887, 220, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1888, 220, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1889, 220, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1890, 220, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1891, 199, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára. Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1892, 199, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1893, 199, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/PM', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1894, 199, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1895, 199, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1896, 199, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1897, 199, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1898, 199, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Matuška', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1899, 199, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1900, 199, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Matuška', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1901, 199, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1902, 199, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1903, 199, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1904, 199, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Matuška', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1905, 199, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1906, 199, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Matuška', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1907, 199, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Matuška', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1908, 199, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1909, 199, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1910, 199, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1911, 199, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1912, 199, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Matuška', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1913, 199, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára. Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1914, 199, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1915, 199, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1916, 199, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1917, 199, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1918, 199, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1919, 199, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1920, 199, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1921, 176, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Martin Volf', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1922, 176, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1923, 176, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Tereza Pavlů', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1924, 176, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1925, 176, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1926, 176, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1927, 176, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Tereza Pavlů', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1928, 176, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tereza Pavlů', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1929, 176, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Martin Volf', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1930, 176, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tereza Pavlů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1931, 176, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1932, 176, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tereza Pavlů', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1933, 176, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1934, 176, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tereza Pavlů', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1935, 176, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1936, 176, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tereza Pavlů', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1937, 176, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tereza Pavlů', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1938, 176, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1939, 176, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1940, 176, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1941, 176, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1942, 176, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tereza Pavlů', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1943, 176, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Martin Volf', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1944, 176, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tereza Pavlů', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1945, 176, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1946, 176, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tereza Pavlů', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1947, 176, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1948, 176, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1949, 176, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1950, 176, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1951, 200, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Daniel Adamovský', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1952, 200, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1953, 200, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Daniel Adamovský', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1954, 200, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1955, 200, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1956, 200, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1957, 200, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Daniel Adamovský', 'Daniel Adamovský', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1958, 200, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Daniel Adamovský', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1959, 200, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Daniel Adamovský', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1960, 200, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Daniel Adamovský', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1961, 200, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1962, 200, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Daniel Adamovský', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1963, 200, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1964, 200, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Daniel Adamovský', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1965, 200, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1966, 200, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Daniel Adamovský', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1967, 200, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Daniel Adamovský', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1968, 200, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1969, 200, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1970, 200, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1971, 200, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1972, 200, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Daniel Adamovský', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1973, 200, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Daniel Adamovský', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1974, 200, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Daniel Adamovský', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1975, 200, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1976, 200, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Daniel Adamovský', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1977, 200, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1978, 200, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1979, 200, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1980, 200, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1981, 62, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina Tomešová', 'BOARD', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1982, 62, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1983, 62, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina Tomešová/PM', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1984, 62, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1985, 62, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1986, 62, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina Tomešová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1987, 62, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'Karolina Tomešová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1988, 62, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1989, 62, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Tomáš Matuška', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1990, 62, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'Martina Lexová', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1991, 62, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1992, 62, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1993, 62, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1994, 62, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1995, 62, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1996, 62, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Karolina Tomešová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1997, 62, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'Karolina Tomešová', 'Martina Lexová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1998, 62, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina Tomešová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1999, 62, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2000, 62, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina Tomešová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2001, 62, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2002, 62, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Martina Lexová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2003, 62, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2004, 62, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2005, 62, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina Tomešová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2006, 62, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Karolina Tomešová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2007, 62, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Karolina Tomešová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2008, 62, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2009, 62, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2010, 62, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2011, 178, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2012, 178, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2013, 178, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2014, 178, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2015, 178, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2016, 178, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2017, 178, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta ', 'Pošta', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2018, 178, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2019, 178, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta ', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2020, 178, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2021, 178, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2022, 178, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2023, 178, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2024, 178, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2025, 178, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2026, 178, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Pošta ', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2027, 178, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta ', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2028, 178, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2029, 178, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pošta. Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2030, 178, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2031, 178, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta/Lexová', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2032, 178, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta ', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2033, 178, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2034, 178, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2035, 178, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2036, 178, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2037, 178, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2038, 178, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2039, 178, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2040, 178, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2041, 143, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2042, 143, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2043, 143, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Pavel Mlejnek', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2044, 143, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2045, 143, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2046, 143, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2047, 143, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'p', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2048, 143, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'p', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2049, 143, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Robert Wawerka', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2050, 143, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'p', 'Martina Lexová', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2051, 143, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2052, 143, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'p', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2053, 143, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2054, 143, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'p', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2055, 143, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2056, 143, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'p', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2057, 143, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'p', 'Kristina Reist', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2058, 143, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2059, 143, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2060, 143, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2061, 143, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2062, 143, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'p', '', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2063, 143, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2064, 143, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'p', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2065, 143, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2066, 143, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'p', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2067, 143, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2068, 143, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2069, 143, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2070, 143, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2071, 177, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2072, 177, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2073, 177, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Tomáš Matuška', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2074, 177, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2075, 177, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2076, 177, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2077, 177, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Viacheslav Shemelin', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2078, 177, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Viacheslav Shemelin', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2079, 177, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2080, 177, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Viacheslav Shemelin', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2081, 177, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2082, 177, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2083, 177, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2084, 177, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Viacheslav Shemelin', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2085, 177, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2086, 177, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2087, 177, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Viacheslav Shemelin', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2088, 177, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2089, 177, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2090, 177, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2091, 177, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2092, 177, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2093, 177, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2094, 177, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2095, 177, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2096, 177, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2097, 177, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2098, 177, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2099, 177, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2100, 177, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2101, 199, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára. Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2102, 199, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2103, 199, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2104, 199, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2105, 199, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Kristina Reist/Jakub Dytrich', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2106, 199, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2107, 199, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2108, 199, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2109, 199, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2110, 199, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Matuška', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2111, 199, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2112, 199, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2113, 199, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2114, 199, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2115, 199, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2116, 199, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Kristina Reist/Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2117, 199, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Matuška', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2118, 199, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2119, 199, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(2120, 199, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2121, 199, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2122, 199, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Matuška', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2123, 199, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára. Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2124, 199, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2125, 199, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2126, 199, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2127, 199, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2128, 199, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2129, 199, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2130, 199, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2131, 220, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2132, 220, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2133, 220, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2134, 220, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2135, 220, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský, Mrkvičková , Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2136, 220, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2137, 220, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka ', 'Janovský', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2138, 220, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2139, 220, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2140, 220, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2141, 220, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2142, 220, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2143, 220, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2144, 220, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2145, 220, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2146, 220, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2147, 220, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2148, 220, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2149, 220, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2150, 220, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2151, 220, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2152, 220, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2153, 220, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2154, 220, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2155, 220, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2156, 220, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2157, 220, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2158, 220, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2159, 220, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2160, 220, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2161, 220, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2162, 220, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2163, 220, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2164, 220, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2165, 220, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský, Mrkvičková , Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2166, 220, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2167, 220, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka ', 'Janovský', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2168, 220, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2169, 220, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Wawerka ', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2170, 220, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2171, 220, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková , Pospíšiková', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2172, 220, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2173, 220, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2174, 220, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2175, 220, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janoský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2176, 220, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová, Mrkvičková', '', 'Janovský ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2177, 220, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2178, 220, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2179, 220, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2180, 220, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2181, 220, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2182, 220, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2183, 220, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2184, 220, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2185, 220, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2186, 220, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2187, 220, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2188, 220, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2189, 220, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2190, 220, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2191, 220, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2192, 220, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2193, 220, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2194, 220, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2195, 220, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský, Mrkvičková , Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2196, 220, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2197, 220, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka ', 'Janovský', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2198, 220, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2199, 220, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Wawerka ', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2200, 220, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2201, 220, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková , Pospíšiková', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2202, 220, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2203, 220, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2204, 220, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2205, 220, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janoský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2206, 220, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová, Mrkvičková', '', 'Janovský ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2207, 220, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2208, 220, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2209, 220, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2210, 220, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2211, 220, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', 'Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2212, 220, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Wawerka ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2213, 220, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský, Wawerka ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2214, 220, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2215, 220, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2216, 220, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2217, 220, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2218, 220, 4, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2219, 220, 4, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2220, 220, 4, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2221, 220, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2222, 220, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2223, 220, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2224, 220, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2225, 220, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský, Mrkvičková , Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2226, 220, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2227, 220, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka ', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2228, 220, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2229, 220, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Wawerka ', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2230, 220, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2231, 220, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková , Pospíšiková', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2232, 220, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2233, 220, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2234, 220, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2235, 220, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janoský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2236, 220, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová, Mrkvičková', '', 'Janovský ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2237, 220, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2238, 220, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2239, 220, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2240, 220, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2241, 220, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', 'Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2242, 220, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Wawerka ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2243, 220, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský, Wawerka ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2244, 220, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2245, 220, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2246, 220, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2247, 220, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel', '', 'Mrkvičková Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2248, 220, 5, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2249, 220, 5, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2250, 220, 5, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2251, 188, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2252, 188, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2253, 188, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2254, 188, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2255, 188, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2256, 188, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2257, 188, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Vítek', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2258, 188, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2259, 188, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Wawerka', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2260, 188, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2261, 188, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2262, 188, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2263, 188, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2264, 188, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2265, 188, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2266, 188, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2267, 188, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Danka', 'Martina', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2268, 188, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2269, 188, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2270, 188, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2271, 188, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2272, 188, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2273, 188, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2274, 188, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2275, 188, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2276, 188, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2277, 188, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2278, 188, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2279, 188, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2280, 188, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2281, 188, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2282, 188, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2283, 188, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2284, 188, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2285, 188, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2286, 188, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2287, 188, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Vítek', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2288, 188, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2289, 188, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Wawerka', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2290, 188, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2291, 188, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2292, 188, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2293, 188, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2294, 188, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2295, 188, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2296, 188, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2297, 188, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Danka', 'Martina', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2298, 188, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2299, 188, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2300, 188, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2301, 188, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2302, 188, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2303, 188, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2304, 188, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2305, 188, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2306, 188, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2307, 188, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2308, 188, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2309, 188, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2310, 188, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2311, 188, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2312, 188, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2313, 188, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2314, 188, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2315, 188, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2316, 188, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2317, 188, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský, Wawerka', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2318, 188, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2319, 188, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Adamovský, Wawerka', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2320, 188, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2321, 188, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2322, 188, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Janovský', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2323, 188, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2324, 188, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', 'Mrkvičková, Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2325, 188, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2326, 188, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová, Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2327, 188, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Mrkvičková , Popíšilová', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2328, 188, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2329, 188, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2330, 188, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Vítekj, Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2331, 188, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Vítek, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2332, 188, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Janovský', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2333, 188, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2334, 188, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2335, 188, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2336, 188, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2337, 188, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2338, 188, 4, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2339, 188, 4, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2340, 188, 4, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2341, 248, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2342, 248, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2343, 248, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/PM', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2344, 248, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2345, 248, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2346, 248, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2347, 248, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2021-11-04'),
(2348, 248, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2349, 248, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2350, 248, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2351, 248, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2352, 248, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2353, 248, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2354, 248, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2355, 248, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2356, 248, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2021-11-04'),
(2357, 248, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Štěpánka Holečková', 'FO', 'holecste', '2021-11-04'),
(2358, 248, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2359, 248, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2360, 248, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2361, 248, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2362, 248, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'holecste', '2021-11-04'),
(2363, 248, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2364, 248, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2365, 248, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2366, 248, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2021-11-04'),
(2367, 248, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2021-11-04'),
(2368, 248, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2369, 248, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2370, 248, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2371, 260, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová', 'BOARD', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2372, 260, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2373, 260, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Jára ', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2374, 260, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2375, 260, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2376, 260, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2377, 260, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Dostál', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2378, 260, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dostál', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2379, 260, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Wawerka', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2380, 260, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dostál', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2381, 260, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2382, 260, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dostál', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2383, 260, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2384, 260, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dostál', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2385, 260, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2386, 260, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2387, 260, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dostál', 'Pospíšilová', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2388, 260, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2389, 260, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2390, 260, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2391, 260, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2392, 260, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2393, 260, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2394, 260, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2395, 260, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2396, 260, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2397, 260, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2398, 260, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2399, 260, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2400, 260, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2401, 258, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová', 'BOARD', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2402, 258, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2403, 258, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/PM', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2404, 258, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2405, 258, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2406, 258, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2407, 258, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Včelák/Pošta', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2408, 258, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Včelák/Pošta', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2409, 258, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová/Dytrich', 'Wawerka', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2410, 258, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Včelák/Pošta', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2411, 258, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2412, 258, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Včelák/Pošta', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2413, 258, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2414, 258, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Včelák/Pošta', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2415, 258, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová/Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2416, 258, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Včelák/Pošta', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2417, 258, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Včelák/Pošta', 'Pospíšilová', 'Pospíšilová/Dytrich', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2418, 258, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2419, 258, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2420, 258, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2421, 258, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2422, 258, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Včelák/Pošta', '', 'Pospíšilová/Dytrich', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2423, 258, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2424, 258, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Včelák/Pošta', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2425, 258, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2426, 258, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Včelák/Pošta', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2427, 258, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2428, 258, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2429, 258, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2430, 258, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2431, 256, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2432, 256, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2433, 256, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Mrkvičková/PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2434, 256, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2435, 256, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2436, 256, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2437, 256, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2438, 256, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2439, 256, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Wawerka', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2440, 256, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2441, 256, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2442, 256, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Janovský', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2443, 256, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2444, 256, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2445, 256, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2446, 256, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Janovský', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2447, 256, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2448, 256, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2449, 256, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2450, 256, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2451, 256, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2452, 256, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Janovský', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2453, 256, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2454, 256, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2455, 256, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2456, 256, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2457, 256, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2458, 256, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2459, 256, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2460, 256, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2461, 185, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'BOARD', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2462, 185, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2463, 185, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Mrkvičková/PM', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2464, 185, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2465, 185, 1, 5, 'Příprava smluv', 'd', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2466, 185, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2467, 185, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Dostál', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2468, 185, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dostál', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2469, 185, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'd', 'Wawerka', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2470, 185, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dostál', 'd', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2471, 185, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2472, 185, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dostál', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2473, 185, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2474, 185, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dostál', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2475, 185, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'd', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2476, 185, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dostál', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2477, 185, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dostál', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'd', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2478, 185, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2479, 185, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'd', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2480, 185, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2481, 185, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'd', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2482, 185, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dostál', '', 'd', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2483, 185, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2484, 185, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2485, 185, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2486, 185, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2487, 185, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'd', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2488, 185, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2489, 185, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2490, 185, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2491, 171, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2492, 171, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2493, 171, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2494, 171, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2495, 171, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2496, 171, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2497, 171, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška', 'Zmrhal', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2498, 171, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2499, 171, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Matuška', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2500, 171, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2501, 171, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2502, 171, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2503, 171, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2504, 171, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2505, 171, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2506, 171, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2507, 171, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2508, 171, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2509, 171, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2510, 171, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2511, 171, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2512, 171, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2513, 171, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2514, 171, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2515, 171, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2516, 171, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2517, 171, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2518, 171, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2519, 171, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2520, 171, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2521, 226, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2522, 226, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2523, 226, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/PM', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2524, 226, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2525, 226, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Jakub Dytrich', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2526, 226, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2527, 226, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Tomáš Vlach', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2528, 226, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vlach', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2529, 226, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martin Volf', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2530, 226, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vlach', 'Martina Špičková', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2531, 226, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2532, 226, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Vlach', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2533, 226, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2534, 226, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vlach', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2535, 226, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2536, 226, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Vlach', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(2537, 226, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vlach', 'Martina Lexová', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2538, 226, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2539, 226, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2540, 226, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2541, 226, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2542, 226, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vlach', '', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2543, 226, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2544, 226, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vlach', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2545, 226, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2546, 226, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vlach', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2547, 226, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2548, 226, 1, 28, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2549, 226, 1, 29, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2550, 226, 1, 30, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2551, 91, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2552, 91, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2553, 91, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/PM', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2554, 91, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2555, 91, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2556, 91, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2557, 91, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2558, 91, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2559, 91, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2560, 91, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2561, 91, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2562, 91, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2563, 91, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2564, 91, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2565, 91, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2566, 91, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2567, 91, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2568, 91, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2569, 91, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2570, 91, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2571, 91, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2572, 91, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2573, 91, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2574, 91, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2575, 91, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2576, 91, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2577, 91, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Barbora Vlasatá', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2578, 91, 2, 28, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2579, 91, 2, 29, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2580, 91, 2, 30, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2581, 91, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2582, 91, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2583, 91, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/PM', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2584, 91, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2585, 91, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2586, 91, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2587, 91, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2588, 91, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2589, 91, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2590, 91, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2591, 91, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2592, 91, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2593, 91, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2594, 91, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2595, 91, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2596, 91, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2597, 91, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2598, 91, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2599, 91, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2600, 91, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2601, 91, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2602, 91, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2603, 91, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2604, 91, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2605, 91, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2606, 91, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2607, 91, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2608, 91, 3, 28, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2609, 91, 3, 29, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2610, 91, 3, 30, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2611, 215, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'BOARD', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2612, 215, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2613, 215, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Mrkvičková/PM', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2614, 215, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2615, 215, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2616, 215, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2617, 215, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Včelák', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2618, 215, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Včelák', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2619, 215, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Wawerka', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2620, 215, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Včelák', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2621, 215, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2622, 215, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Včelák', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2623, 215, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2624, 215, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Včelák', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2625, 215, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2626, 215, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Včelák', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2627, 215, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Včelák', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2628, 215, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2629, 215, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2630, 215, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2631, 215, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2632, 215, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Včelák', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2633, 215, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2634, 215, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Včelák', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2635, 215, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2636, 215, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Včelák', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2637, 215, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2638, 215, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2639, 215, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2640, 215, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2641, 228, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2642, 228, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2643, 228, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2644, 228, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2645, 228, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2646, 228, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2647, 228, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2648, 228, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2649, 228, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2650, 228, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martin Hataj', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2651, 228, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2652, 228, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2653, 228, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2654, 228, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2655, 228, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2656, 228, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2657, 228, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2658, 228, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2659, 228, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2660, 228, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2661, 228, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2662, 228, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martin Hataj', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2663, 228, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2664, 228, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2665, 228, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2666, 228, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2667, 228, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2668, 228, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2669, 228, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2670, 228, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2671, 277, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2672, 277, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2673, 277, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/PM', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2674, 277, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2675, 277, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2676, 277, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2677, 277, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2678, 277, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2679, 277, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2680, 277, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'FO', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2681, 277, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2682, 277, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2683, 277, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2684, 277, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2685, 277, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2686, 277, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2687, 277, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'Martina Lexová', 'FO', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2688, 277, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2689, 277, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2690, 277, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2691, 277, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2692, 277, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'FO', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2693, 277, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2694, 277, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2695, 277, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2696, 277, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2697, 277, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2698, 277, 1, 28, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2699, 277, 1, 29, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2700, 277, 1, 30, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2701, 85, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Stepanka', 'BOARD', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2702, 85, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Stepanka', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2703, 85, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Stepanka/Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2704, 85, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Stepanka', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2705, 85, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2706, 85, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2707, 85, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Jakub', 'Stepanka', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2708, 85, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jakub', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2709, 85, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2710, 85, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jakub', 'Martina', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2711, 85, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Stepanka', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2712, 85, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jakub', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2713, 85, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Stepanka', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2714, 85, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jakub', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2715, 85, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2716, 85, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jakub', '', 'Stepanka', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2717, 85, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jakub', 'Stepanka', 'Martina', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2718, 85, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2719, 85, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2720, 85, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2721, 85, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2722, 85, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jakub', '', 'Martina', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2723, 85, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2724, 85, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jakub', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2725, 85, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2726, 85, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jakub', '', 'Stepanka', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2727, 85, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Stepanka', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2728, 85, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2729, 85, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2730, 85, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2731, 246, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2732, 246, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2733, 246, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2734, 246, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2735, 246, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2736, 246, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2737, 246, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Michal Kuzmič', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2738, 246, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Michal Kuzmič', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2739, 246, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2740, 246, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Michal Kuzmič', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2741, 246, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2742, 246, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2743, 246, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2744, 246, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Michal Kuzmič', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2745, 246, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2746, 246, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Michal Kuzmič', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2747, 246, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Michal Kuzmič', 'Danka', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2748, 246, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2749, 246, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2750, 246, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2751, 246, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2752, 246, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Michal Kuzmič', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2753, 246, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2754, 246, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2755, 246, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2756, 246, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Michal Kuzmič', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2757, 246, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2758, 246, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2759, 246, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2760, 246, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2761, 237, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2762, 237, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2763, 237, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2764, 237, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2765, 237, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2766, 237, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2767, 237, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Tomáš Matuška', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2768, 237, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Matuška', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2769, 237, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2770, 237, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Matuška', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2771, 237, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2772, 237, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2773, 237, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2774, 237, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Matuška', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2775, 237, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2776, 237, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Matuška', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2777, 237, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Matuška', 'Danka', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2778, 237, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2779, 237, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2780, 237, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2781, 237, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2782, 237, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Matuška', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2783, 237, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2784, 237, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2785, 237, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2786, 237, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2787, 237, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2788, 237, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2789, 237, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2790, 237, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2791, 235, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2792, 235, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2793, 235, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2794, 235, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2795, 235, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2796, 235, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2797, 235, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'zatím Maščuch', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2798, 235, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'zatím Maščuch', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2799, 235, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2800, 235, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'zatím Maščuch', 'Martina', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2801, 235, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2802, 235, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'zatím Maščuch', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2803, 235, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2804, 235, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'zatím Maščuch', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2805, 235, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2806, 235, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zatím Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2807, 235, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'zatím Maščuch', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2808, 235, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2809, 235, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2810, 235, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2811, 235, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2812, 235, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'zatím Maščuch', '', 'Martina', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2813, 235, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2814, 235, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'zatím Maščuch', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2815, 235, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2816, 235, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'zatím Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2817, 235, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2818, 235, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2819, 235, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2820, 235, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2821, 236, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2822, 236, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2823, 236, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2824, 236, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2825, 236, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2826, 236, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2827, 236, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Vašek Vodička', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2828, 236, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vašek Vodička', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2829, 236, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2830, 236, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vašek Vodička', 'Martina', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2831, 236, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2832, 236, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Vašek Vodička', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2833, 236, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2834, 236, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vašek Vodička', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2835, 236, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2836, 236, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Vašek Vodička', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2837, 236, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vašek Vodička', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2838, 236, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2839, 236, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2840, 236, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2841, 236, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2842, 236, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vašek Vodička', '', 'Martina', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2843, 236, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2844, 236, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Vašek Vodička', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2845, 236, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2846, 236, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vašek Vodička', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2847, 236, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2848, 236, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2849, 236, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2850, 236, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2851, 248, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2852, 248, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2853, 248, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Jan Vanžura', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2854, 248, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2855, 248, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2856, 248, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2857, 248, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'prof. Evžen Amler', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2858, 248, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'prof. Evžen Amler', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2859, 248, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2860, 248, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'prof. Evžen Amler', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2861, 248, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2862, 248, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'prof. Evžen Amler', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2863, 248, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2864, 248, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'prof. Evžen Amler', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2865, 248, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2866, 248, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'prof. Evžen Amler', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2867, 248, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'prof. Evžen Amler', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2868, 248, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2869, 248, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2870, 248, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2871, 248, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2872, 248, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'prof. Evžen Amler', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2873, 248, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2874, 248, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'prof. Evžen Amler', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2875, 248, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2876, 248, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'prof. Evžen Amler', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2877, 248, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2878, 248, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2879, 248, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2880, 248, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2881, 259, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Jakub Maščuch', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2882, 259, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2883, 259, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Jan Špale', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2884, 259, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2885, 259, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2886, 259, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2887, 259, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška/Jakub Maščuch', 'Zbyněk Zelený', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2888, 259, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zbyněk Zelený', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2889, 259, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška/Jakub Maščuch', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2890, 259, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zbyněk Zelený', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2891, 259, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2892, 259, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zbyněk Zelený', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2893, 259, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2894, 259, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zbyněk Zelený', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2895, 259, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2896, 259, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Zbyněk Zelený', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2897, 259, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zbyněk Zelený', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2898, 259, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2899, 259, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2900, 259, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2901, 259, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2902, 259, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zbyněk Zelený', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2903, 259, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Jakub Maščuch', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2904, 259, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk Zelený', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2905, 259, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2906, 259, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk Zelený', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2907, 259, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2908, 259, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2909, 259, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2910, 259, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2911, 2, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2912, 2, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2913, 2, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2914, 2, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2915, 2, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2916, 2, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2917, 2, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2918, 2, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2919, 2, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Lupíšek', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2920, 2, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Hejtmánek', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2921, 2, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2922, 2, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2923, 2, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2924, 2, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2925, 2, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2926, 2, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Hejtmánek', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2927, 2, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2928, 2, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2929, 2, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2930, 2, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2931, 2, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2932, 2, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Hejtmánek', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2933, 2, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2934, 2, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2935, 2, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2936, 2, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2937, 2, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2938, 2, 4, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2939, 2, 4, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2940, 2, 4, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2941, 2, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2942, 2, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2943, 2, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2944, 2, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2945, 2, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2946, 2, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(2947, 2, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2948, 2, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2949, 2, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Volf', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2950, 2, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Hejtmánek', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2951, 2, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2952, 2, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2953, 2, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2954, 2, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2955, 2, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2956, 2, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Hejtmánek', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2957, 2, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2958, 2, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2959, 2, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2960, 2, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2961, 2, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2962, 2, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Hejtmánek', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2963, 2, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2964, 2, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2965, 2, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2966, 2, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2967, 2, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2968, 2, 5, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2969, 2, 5, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2970, 2, 5, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2971, 2, 6, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2972, 2, 6, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2973, 2, 6, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2974, 2, 6, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2975, 2, 6, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2976, 2, 6, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2977, 2, 6, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2978, 2, 6, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2979, 2, 6, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Volf', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2980, 2, 6, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Hejtmánek', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2981, 2, 6, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2982, 2, 6, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2983, 2, 6, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2984, 2, 6, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2985, 2, 6, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2986, 2, 6, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Hejtmánek', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2987, 2, 6, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2988, 2, 6, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2989, 2, 6, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2990, 2, 6, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2991, 2, 6, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2992, 2, 6, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Hejtmánek', '', 'Dytrich, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2993, 2, 6, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2994, 2, 6, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2995, 2, 6, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2996, 2, 6, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2997, 2, 6, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2998, 2, 6, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2999, 2, 6, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3000, 2, 6, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3001, 74, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3002, 74, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3003, 74, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /Mrkvičková', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3004, 74, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3005, 74, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3006, 74, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3007, 74, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Lupíšek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3008, 74, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3009, 74, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'VRP', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3010, 74, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3011, 74, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3012, 74, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3013, 74, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3014, 74, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3015, 74, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3016, 74, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3017, 74, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3018, 74, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3019, 74, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3020, 74, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3021, 74, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3022, 74, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3023, 74, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3024, 74, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3025, 74, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3026, 74, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3027, 74, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3028, 74, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3029, 74, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3030, 74, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3031, 74, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3032, 74, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3033, 74, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /Mrkvičková', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3034, 74, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3035, 74, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3036, 74, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3037, 74, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Lupíšek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3038, 74, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3039, 74, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'VRP', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3040, 74, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3041, 74, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3042, 74, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3043, 74, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3044, 74, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3045, 74, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3046, 74, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3047, 74, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3048, 74, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3049, 74, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3050, 74, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3051, 74, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3052, 74, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3053, 74, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3054, 74, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3055, 74, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3056, 74, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3057, 74, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3058, 74, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3059, 74, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3060, 74, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3061, 272, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3062, 272, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3063, 272, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3064, 272, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Sharepoint do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3065, 272, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Vácha, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3066, 272, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3067, 272, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka, Volf', 'Vácha', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3068, 272, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vácha', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3069, 272, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Wawerka', 'Vácha, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3070, 272, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vácha', 'Wawerka', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3071, 272, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3072, 272, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Vácha', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3073, 272, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3074, 272, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vácha', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3075, 272, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3076, 272, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Vácha', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3077, 272, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vácha', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3078, 272, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3079, 272, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Vácha, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3080, 272, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3081, 272, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Vácha, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3082, 272, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vácha', '', 'Dytrich, Wawerka, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3083, 272, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3084, 272, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3085, 272, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3086, 272, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3087, 272, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3088, 272, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3089, 272, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3090, 272, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3091, 230, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3092, 230, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3093, 230, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Nikolaos Skandalos', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3094, 230, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3095, 230, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3096, 230, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3097, 230, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Niko', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3098, 230, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Niko', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3099, 230, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3100, 230, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Niko', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3101, 230, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3102, 230, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Niko', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3103, 230, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3104, 230, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Niko', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3105, 230, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3106, 230, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Niko', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3107, 230, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Niko', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3108, 230, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3109, 230, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3110, 230, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3111, 230, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3112, 230, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Niko', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3113, 230, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3114, 230, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Niko', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3115, 230, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3116, 230, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Niko', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3117, 230, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3118, 230, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3119, 230, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3120, 230, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3121, 253, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3122, 253, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3123, 253, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3124, 253, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3125, 253, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3126, 253, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3127, 253, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3128, 253, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3129, 253, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3130, 253, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta Jan', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3131, 253, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3132, 253, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3133, 253, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3134, 253, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3135, 253, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3136, 253, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pošta Jan', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3137, 253, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta Jan', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3138, 253, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3139, 253, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3140, 253, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3141, 253, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3142, 253, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta Jan', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3143, 253, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3144, 253, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3145, 253, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3146, 253, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3147, 253, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3148, 253, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3149, 253, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3150, 253, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3151, 173, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3152, 173, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3153, 173, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3154, 173, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3155, 173, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3156, 173, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3157, 173, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Dobiášová', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3158, 173, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3159, 173, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3160, 173, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3161, 173, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3162, 173, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3163, 173, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3164, 173, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3165, 173, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3166, 173, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3167, 173, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3168, 173, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3169, 173, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3170, 173, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3171, 173, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3172, 173, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3173, 173, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3174, 173, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3175, 173, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3176, 173, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3177, 173, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3178, 173, 4, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3179, 173, 4, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3180, 173, 4, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3181, 250, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3182, 250, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3183, 250, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3184, 250, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3185, 250, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3186, 250, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3187, 250, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška', 'Matuška', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3188, 250, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Matuška', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3189, 250, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Matuška', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3190, 250, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Matuška', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3191, 250, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3192, 250, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Matuška', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3193, 250, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3194, 250, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Matuška', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3195, 250, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3196, 250, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Matuška', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3197, 250, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Matuška', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3198, 250, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3199, 250, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3200, 250, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3201, 250, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3202, 250, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Matuška', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3203, 250, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3204, 250, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Matuška', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3205, 250, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3206, 250, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Matuška', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3207, 250, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3208, 250, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3209, 250, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3210, 250, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3211, 138, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Jára R., Dytrich J., Wawerka R.', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3212, 138, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3213, 138, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Čápová Kristýna', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3214, 138, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3215, 138, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3216, 138, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3217, 138, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka R.', 'Včelák Jan', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3218, 138, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Včelák Jan', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3219, 138, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Wawerka R.', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3220, 138, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Včelák Jan', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3221, 138, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3222, 138, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Včelák Jan', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3223, 138, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3224, 138, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Včelák Jan', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3225, 138, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3226, 138, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Včelák Jan', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3227, 138, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Včelák Jan', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3228, 138, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3229, 138, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3230, 138, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3231, 138, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3232, 138, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Včelák Jan', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3233, 138, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Jára R., Dytrich J., Wawerka R.', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3234, 138, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Včelák Jan', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3235, 138, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3236, 138, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Včelák Jan', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3237, 138, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3238, 138, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3239, 138, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3240, 138, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3241, 143, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3242, 143, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3243, 143, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3244, 143, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3245, 143, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3246, 143, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3247, 143, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3248, 143, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pavel Mlejnek', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3249, 143, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3250, 143, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pavel Mlejnek', 'Martina Lexová', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3251, 143, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3252, 143, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3253, 143, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3254, 143, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pavel Mlejnek', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3255, 143, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3256, 143, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pavel Mlejnek', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3257, 143, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pavel Mlejnek', 'Kristina Reist', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3258, 143, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3259, 143, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3260, 143, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3261, 143, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3262, 143, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pavel Mlejnek', '', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3263, 143, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3264, 143, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3265, 143, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3266, 143, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pavel Mlejnek', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3267, 143, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3268, 143, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3269, 143, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3270, 143, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3271, 181, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist K. ', 'BOARD', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3272, 181, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist K. ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3273, 181, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist K. /PM', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3274, 181, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist K. ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3275, 181, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3276, 181, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist K. ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3277, 181, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Matuška', 'Reist K. ', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3278, 181, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3279, 181, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'VRP', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3280, 181, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3281, 181, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist K. ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3282, 181, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3283, 181, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist K. ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3284, 181, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3285, 181, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3286, 181, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist K. ', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3287, 181, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist K. ', 'Pospíšilová', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3288, 181, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist K. ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3289, 181, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3290, 181, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist K. ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3291, 181, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3292, 181, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3293, 181, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3294, 181, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3295, 181, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist K. ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3296, 181, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist K. ', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3297, 181, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Reist K. ', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3298, 181, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3299, 181, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3300, 181, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3301, 226, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'BOARD', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3302, 226, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3303, 226, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/PM', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3304, 226, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3305, 226, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Jakub Dytrich', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3306, 226, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3307, 226, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Tomáš Vlach', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3308, 226, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vlach', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3309, 226, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martin Volf', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3310, 226, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vlach', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3311, 226, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3312, 226, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Vlach', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3313, 226, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3314, 226, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vlach', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3315, 226, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3316, 226, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Vlach', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3317, 226, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vlach', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3318, 226, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3319, 226, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3320, 226, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3321, 226, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3322, 226, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vlach', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3323, 226, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3324, 226, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vlach', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3325, 226, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3326, 226, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vlach', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3327, 226, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3328, 226, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3329, 226, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3330, 226, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3331, 317, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3332, 317, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3333, 317, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Barbora Vlasatá', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3334, 317, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3335, 317, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Jakub Dytrich', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3336, 317, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3337, 317, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Barbora Vlasatá', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-10-31'),
(3338, 317, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3339, 317, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Jakub Dytrich', 'Martin Volf', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3340, 317, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Barbora Vlasatá', 'Jakub Dytrich', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3341, 317, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3342, 317, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Barbora Vlasatá', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3343, 317, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3344, 317, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3345, 317, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Jakub Dytrich', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3346, 317, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Barbora Vlasatá', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-10-31'),
(3347, 317, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Barbora Vlasatá', 'Štěpánka Holečková', 'Jakub Dytrich', 'holecste', '2022-10-31'),
(3348, 317, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3349, 317, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Jakub Dytrich', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3350, 317, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3351, 317, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Jakub Dytrich', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3352, 317, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Barbora Vlasatá', '', 'Jakub Dytrich', 'holecste', '2022-10-31'),
(3353, 317, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3354, 317, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3355, 317, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3356, 317, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-10-31'),
(3357, 317, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Jakub Dytrich', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-10-31'),
(3358, 317, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3359, 317, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3360, 317, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3361, 161, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Jára R., Dytrich J., Wawerka R.', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15');
