Přítomni: T. Pavlů, I. Mrůzková, J. Dytrich, K. Reist, T. Klausová, M. Volf

Čerpání prostředků: čerpá se lehce podlineárně, zbývá 312 000 na ostatních přímých nákladech, u HE je důležité, aby nevznikly neuznatelné náklady ve vztahu výše úvazku vůči mzdě; zatím pouze orientační, konkrétně lze vypočítat až v momentě, kdy je uzavřena etapa.
Plnění výsledků: D 2.2. - řeší Zuzka Vedralová (Terka si s ní domluví schůzku, aby zjistila, v jakém je to stavu a ozve se), mj. se podílíme na plnění výsledků Skansky, po létě od nás dostanou report.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Skansce byla nabídnuta spolupráce, nicméně bez odezvy
Rizika: viz analýza rizik
Ostatní: (přesah projektu do jiných): lehce přesah do OP TAK RecBet; přemýšlejí, jak dále navázat, zatím není nic konkrétního podáno.
Účastníci (partneři): Zuzka je spokojena s lidmi, se kterými řeší policy brief, problémy se Skanskou viz analýza rizik, Transbeton funguje. Koordinátor byl nápomocen u reportu. 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): S Transbetonem se Terka sejde minimálně 1x měsíčně, kde proberou, co je potřeba. Zuzka si koordinuje schůzky k policy brief. 
            