Čerpání prostředků: podčerpáno, ale rozpočet plovoucí
Plnění výsledků: Klára, Elen pracují na D4.2.2/3 (zpoždění, bude snad do konce června), ale tento navazuje na D4.2.2/3 (zaseklo se na T.Váchovi - musí dokončit); publikace - prý závazek 3 článků (budou někdy cca na podzim); máme témata, ale je potřeba zapojit lidi, co umějí psát akademické články
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace viz Plnění výsledků výše
Rizika: viz analýza rizik
Ostatní: (přesah projektu do jiných): NEB-STAR (propojenost i díky festivalu; snazší spolupráce s Operatorem); MoU o NEBu - přizvat Českou komoru architekt"? - zjistí Klára
Účastníci (partneři): ok 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, Technical boards + schůzky v rámci WP
            