Čerpání prostředků: Projekt je poměrně citlivý ohledně čerpání a zbývá na konci tak cca 36000, je důležité, aby to na konci roku bylo na nule a změnová řízení bývají náročná. Odměny se dají dát pouze po změně, je potřeba upravit úvazky. Do 15.11. Předběžná zpráva, reporting je 25.1.2026. Je potřeba naplánovat čerpání

Plnění výsledků: Zatím podle plánu, některé články podané, bude potřeba žádost o změnu ohledně článků, nebyl k dispozici scopusový sborník

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Zatím ne, možná článek z měření z Hradu

Rizika: Viz Analýza rizik

Ostatní: (přesah projektu do jiných) - zakázka od Hradu, vymezeno dohodou
Účastníci (partneři):  Fakulta stavební, na revizi J. Orendáčová, Adamovský, Maierová, Dytrich, Mlejnek a Klausová
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Ano, zápisy stručné.
            