Čerpání prostředků: 
Nutno zažádat o změnu rozpočtu – Lukáš dodá podklady a zdůvodnění přesun z kategorie cestovné (80 000,- do služeb), konference a cesty 
Osobní náklady se dočerpají – zodpovídá J. Pošta 
Plnění výsledků:  budeme žádat o posun plnění výsledku užitný vzor a funkční vzorek – Dřevobetonový prvek. Důvodem je možná prodleva při registraci výsledku, který musí být schválen UPV do konce roku, proto raději požádáme o prodloužení do konce projektu. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec), Smlouva o využití výsledků ověřit u Roberta , zda už existuje a  
rizika: Plnění výsledků, pokud nebude schválena žádost o změnu 
Ostatní: (přesah projektu do jiných), ne 
Účastníci (partneři):  Kuklík, Velebil, Lexová, Pošta, Mrkvičková
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano 

Hlavní výsledek : prefabrikovaný strop – je pro Zlínské stavby. Lukáš Velebil dodá popis na naší nové šabloně pro výsledky. 

Kačka pošle šablonu na žádost o změnu Lukášovi do 1.10.2021


Nutno zažádat o změnu rozpočtu – Lukáš dodá podklady a zdůvodnění přesun z kategorie cestovné (80 000,- do služeb), konference a cesty nechá se aby bylo 

Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy). ano
            