Čerpání prostředků: nedočerpání ostatních přímých, reší se varianta, že se dočerpá nákupem počítače a licence software + plánované náklady na workshop a ZC + se využije FÚUP a navýšení Osobních nákladů o 10% položky. Je potřeba dobře propočítat, jinak je nutné ihned zažádat o změnu.
Plnění výsledků: žádost o změnu z hlediska typu výsledků (V změna na O), názvů článků; posunutí splnění Jimp na leden, není schválen + žádost teoreticky možnost žádosti o změnu hlavního řešitele; 
Nebylo moc čas se tomu věnovat - ale výsledky se alespoň v nějaké formě stihnou. Detaily viz Výsledky
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím se řeší spíše příležitostně, Honza promyslí; komercializace softwaru se bude řešit v pozdějších fázích projektu.
Rizika: viz tabulka
Ostatní: (přesah projektu do jiných) je to provázané s ELKI, příprava na LIFE - pokud by vyšel, tak by to bylo v perfektní synergii
Účastníci (partneři):  jsou jen neoficiální - IOER (Německo), ETH (Švýcarsko), ZAG  (Slovinsko)- probíhá dobře
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): celkově projektová jednou za půl roku, ale probíhají dílčí
            