Čerpání prostředků: již žádné. Zasedání škodní komise k vratce na TA ČR proběhne 7.4. na ČVUT 
Plnění výsledků: posun odevzdání do 30/6/25; problém s firmou Elixeum trvá - chybí funkční senzory na obou mostech - Havlíčkův Brod + Loučky, nástroj online není zprovozněn, chybí vložená data z kterých by bylo možné získat relevantní data; funkční je snímač teploty (data poslalo ČVUT) - tento výsledek jsme schopni odevzdat, aby byl obhajitelný pro případnou kontrolu; druhá část výsledku - AI - firma to nikam neposunula. Řešení týmu FICOS: byla najata firma, která na DPP výsledek zpracovává 
Firma Elixeum aktuálně: navrhla schůzku na 25.4. k představení "pokroku" v jejich práci nad částí výsledku O - Ostatní.


Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): potenciál pouze napřímo ČVUT a ŘSD s naší verzi (bez AI), bez účasti Elixea (nutné ošetřit ve Smlouvě o spolupráci, aby na nás později Elixeum nevymáhalo podíl!)

Rizika: firma Elixeum neodevzdá svoji část výsledku!
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
           