Čerpání prostředků: Zahájeno pozdě, nedostatek kontroly nad zdrojováním pracovníků. Zatím nazdrojováni lidé z VO1 a VO4, je potřeba připomenout se VO6 s nazdrojováním. Rozpočet je plovoucí, lze převádět na základě objemu využitých služeb. Jednou měsíčně je potřeba dát sraz s Kubou pro kontrolu.
Plnění výsledků: Získáváme firmy, nutné stabilizovat tempo
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Vše vlastnictví podniku
Rizika: Viz analýza rizik. 
Ostatní: (přesah projektu do jiných) Není relevantní
Účastníci (partneři):  Na revizi Kuzmič, Dytrich, Svobodová, Pospíšilová, Klausová
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) Ano, zápisy ve formě To-Do listu.
            