Čerpání prostředků: 
– při současném tempu čerpání na konci zbyde 9 tis, mělo by to být v pořádku
– rizikem je přečerpání člověkoměsíců

Plnění výsledků: 
– MOOC – v létě budou videa uploadována na portál, propagaci bude řešit komunikační partner
– databáze PED se naplní podle závazků ve SPARCS

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)

Rizika: 
Přečerpání člověkoměsíců.
Tonda s Kubou překontrolují člověkoměsíce, v případě hrozícího přečerpání o více než 25 % je potřeba to komunikovat s koordinátorem.

Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            