•Čerpání prostředků: zbývá vyčerpat cca 4 mil na mzdových prostředcích. Opatření: Dan je domluven s Robertem W(cca. 1,5 mil RP3 a 3,4 RP5). Nedočerpá se asi 100 000,- které se přesunou do Materiálu. Kačka informuje  Káju P., aby upravila rozpočet, Dan informaci zahrne do etapové zprávy. •Plnění výsledků: Funkční vzorek 31.1.2020 - Lokální větrací jednotka 60% UCEEB – Jana Komárková byla informována, Užitný vzor- větrací jednotka termín plnění 31.1.2020, mírně opožděn – na ÚPV podáno 20.3. 2020, ve vztahu k projektu není problém. V přípravě jsou :  Prototyp miniaturní klimatizační jednotka jednotka, prototyp – lokální větrací jednotka 10/2020 
Využití výsledků: předpokládá se, že se alespoň jedna z vytvořených jednotek uvede na trh. Nutno dořešit IP a uzavřít smlouvu o využití výsledků. KM bude informovat Jakuba Dytricha. 
Rizika: nedostatečné čerpání. Opatření domluva mezi RP Robert W a D. Adamovský
•Ostatní: komunikace na týdenní bázi. 
Účastníci: Dan A, Honza V, Katka M.