Čerpání prostředků: většina prostředků se bude přesouvat do další etapy, důvodem je pozdní zahájení projektu
Plnění výsledků: probráno co je v přípravě zatím OK, následují schůzky s partnery. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: HR zdroje na projektu a nedostupnost komponent na trhu (opatření výběr alternativních komponent)
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)

Zorgnizovat schůzku s partnery projektu KM do začátku listopadu. Domluvit formální vykazování ze strany partnera a pravidelné schůzky řešitelského týmu. 

Zajištění odborného řešení projektu je ohorožno z důvodu nedostatečné kapacity vědecký pracovníků. Vítek nemá na projektu dost odborníků. Opatření: nábor nových zaměstnanců. Nutno realizovat do konce roku 2021. Bude řešeno via HR- Pavlína Kozelková. 
Nabere se jeden vědecký pracovník se zaměřením na asistivní technologie. 
Jan Včelák a Vítek Janovský se domluvili, že do 22. 10. stanoví  detailní pracovní plán využití HR zdrojů na  všech projektech skupiny Elektronické systémy Písemnou kopii pošlou K Mrkvičkové.  
Nutno vyřešit zodpovědnost za nákup materiálu v projektu, nákupy by měl schvalovat i hlavní řešitel projektu. Probrat tento proces s finančním oddělení. 
            