Vše v pořádku a v souladu se Smlouvou a RoPD.

Věcná část - "vysoká odborná úroveň, výborné znalosti a schopnost reakce na výzkumné výzvy"
Dílčí změny nevyžadující změnové řízení ani další formální kroky:
aktivita návrhu inferenčního sensoru bude ČVUT prodloužena do 6/2026; 
analýza funkční bezpečnosti byla prodloužena do konce projektu jako zastřešující aktivita; 
nárazové zkoušky byly posunuty na 7–12/2026 kvůli návaznosti na zkušební plán TÜV SÜD; numerické simulace elektromagnetických jevů byly dokončeny předčasně (12/2024).

Finanční část - investiční náklady nebyly plánovány
