Čerpání prostředků: Mzdové prostředky se nečerpají dostatečně. R. Wawerka nastaví v rámci možností. Hlavní řešitel není na projektu prozatím zdrojován vůbec. Změny v řešitelském týmu nutno avizovat včas Káje Pospíšilové. J. Dostál zajistí nákup materiálu dle detailního rozpočtu projektového návrhu. 
Plnění výsledků: dle harmonogramu
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Smlouva o využití výsledků není zatím podepsána, je v přípravě. 
Rizika: neuznatelná dovolená
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  R. Wawerka, K. Pospíšilová, J. Dostál, K. Mrkvičková
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - schůzky nejsou pravidelné, ale probíhají a komunikace mezi partnery projektu funguje. 
            