Čerpání prostředků: 100tis převod mezi položkami (bez změnového řízení); 1 milion ve službách (fakturace do konce roku na 900 tis. za agentury) + ostatní dočerpání (pravd.SW) - vše nutné dodat a upřesnit do 15/12/24
Plnění výsledků: zpoždění v dotazníkovém šetření (aktuálně probíhá - I. část hotovo, II.část - do konce listopadu, poté příprava abstraktů pro konference r. 2025 - 2 konference I.pol.r.2025, příprava článků atd.)
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: 1 smlouva s agenturou zatím neuzavřena (řeší Soňa Stará) - nutné dodat k ukončení procesu výběru dodavatele
Ostatní: (přesah projektu do jiných) bezproblémový partner, pravidelné schůzky týmu
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            