Čerpání prostředků: čerpání - přesouvá se po konci OP PIK, VO2 skoro nečerpá (až na Zavřela), VO5 také ne - odsun - po OP PIK, VO3 - ok. Cestovné - musí se hlídat, vyčerpaná velká část. 
Plnění výsledků: vše ok, to za co jsme zodpovědní je ok, jediný problém mohou být průtahy před našimi úkoly v rámci demonstrační budovy v Kašavě - pokud to začne hrozit, že se to nestihne, musí se VČAS eskalovat na General Assembly, jestli by nebylo dobré prodloužit projekt (třeba o půl roku) - Musí hlídat HONZA VČELÁK
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněno, vyjednává se i s RECUAIR o placené licenci ale není to nadějné - Hledáme partnera na výrobu a komericializaci (RECUAIR asi moc nadějný není). ,
Rizika: aktualizována
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - 4 projekty na AHU
Účastníci (partneři):  Rýmařov stále bída, ale aspoň dodávají věci. RD řeší věci pomalu, pořád jsou dodělávky
pravidelné schůzky- probíhají, AHU jednotku koordinuje Dan A., Kašavu Pavel M. 



            