Čerpání prostředků: lehce přečerpáno
Plnění výsledků: 2 výstupy v plánu. První: činnosti napřed proti harmonogramu (Narran). 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: nespolupracující hl.příjemce - Narran na dodání podkladů, které požaduje poskytovatel. Dobrá spolupráce s pracovním týmem hl.žadatele po věcné stránce (p. Širc, Gorecký, Boháč, Fučík...).
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  Problematická spolupráce s Narran. UCEEB řeší admin podporu na základě smlouvy. Spolupráce 
nefunkční. 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Týmová schůzka proběhla 10/2024 - 1. plánovaný výstup téměř hotov. 
            