Čerpání prostředků: nedočerpává se, čerpá to hlavně fakulta, za nás psaný Michal a Vachis, za VO2 v tuto chvíli nikdo napsaný není, časem se bude muset napravit
Plnění výsledků: bude se dodávat dodatečné šetření a dávat dohromady podkladová studie, hodí se koordinovat UCEEB úkoly samostatně, začíná se řešit jakoby subdodávkou projektu pro FS, protože je to neukoordinovatelné (moc lidí), 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: koordinace je náročná, jak bylo očekáváno, ale nejsme na úrovni ohrožení dodání výsledků, přibírá se Michal Nesládek jako další pracovní síla
Ostatní: (přesah projektu do jiných) nejvíc souvisí s dalšími ohledně centralizovaného zásobování teplem (CZT) - min 5 projektů, hodně rozsáhlé, Michalovina
Účastníci (partneři):  s FS se komunikuje, Feramat řeší Vojta Zavřel, snad ok, v tuto chvíli nemají mnoho úkolů
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):
            