Čerpání prostředků: Ve mzdách dle projektového řízení zbyde cca 25%. V OPN je malo - 90k, v pripade potreby je mozne "prelit" od FS. JE NUTNÉ AKTUALIZOVAT DOHODU PRO ROK 2022 AŽ 2024. Připraví Václav Novotný - má čísla. Podle toho se pak upraví rozpočet. do konce dubna
Plnění výsledků: Lamelový expandér se zpozdil, reprtováno v roční zprávě TAČR, není potřeba žádat o změnu. Ostatní výsledky dle plánu.  
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - jsme na začátku, později bude k projedi expandér
Rizika: aktualizována
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - zatím nic
Účastníci (partneři):  GT progres - riziko, musí se hlídat, Norové OK
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhájí, další bude v květnu nebo červnu
    