Čerpání prostředků: RP1 čerpá méně, než by mělo, ale předpokládá se větší čerpání po konci NPÚ, ostatní příme RP4 se převádí do roku 2021 a převedou se na mzdové. 
Plnění výsledků: V004 - užitný vzor splněn, V001 - koncem měsíce odešlou přihlášku na UPV, stíhá se, VOO5 - vyrobeno, jen zpracovat (T. Pavlů), V002 - je připravená, jen zpracovat, V003  je na hale, stačí zpracovat
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - výsledky bude Kronospan využívat do svých technických podkladů - podlaha, výstužná stěna - může být navázána spolupráce s Tesařstvím Biskup (výrobci panelů)
´úkol pro Roberta a Terku - udělat prezentační vzorek pro akumulační příčku a dřevobetonový prvek, mělo by vypadat esteticky, do konce roku 2020 
Rizika: vyplněna
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - symbióza s Triem Zlín. Ale není zde dualita. 
Účastníci (partneři): Spolupráce probíhá bez problémů, Robert se musí dohodnout s Kronospan na vykázání nákladů, mají účetní rok do 
 konce září  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - Kronospan spolupracuje na zkouškách a pravidelně jezdí na UCEEB. 

prodloužení projektu - navázání na výstužné stěny, deska FIRESTOP - únosnost, cyklické zatížení - testování stěn s FIRESTOP  klíčové pro vícepodlažní dřevostavby
doporučení požárenského přístupu pro vícepodlažní dřevostavby, Terka Pavlů - stropy z recyklovaných materiálů, Staněk - difuzivita vodní páry pro OSB desky - aplikace pro konkrétní skladby od Kronospan. 

Karolina informovala o tom, že budou v projektech oponentní řízení, přijato pozitivně :) a kde se najde link na sharepoint. 
účastníci - Karolina Tomešová, Robert Jára, Lukáš Ferkl
            