Přítomni: K. Daníčková, J. Dytrich, L. Felicioni, M. Volf, M. Schwarzová

Čerpání prostředků: Čerpání nutno navýšit cca o polovinu, pokud se nenavýší, na konci roku bude cca 800 000 Kč nedočerpáno. Úvazky navýšit od 1.6.2025 a dalších 6 měsíců (celý semestr) neměnit do 30.11.2025!
Plnění výsledků:  odpovídá plánu - kontrola termínů dle návrhu projektu
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): není aktuální 
Rizika: viz. tabulka, největší riziko - změna Lead koordinátora - zmatky v koordinaci, Praha 5 špatná komunikace
Ostatní: (přesah projektu do jiných): je do SBT tool
Účastníci (partneři):  konsorcium
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné schůzky interně i externě
            