Čerpání prostředků: pod čerpáním, bude dočerpáno
Plnění výsledků: Plní se, příprava Pilot Actions, Proběhl Local Stakeholder Meeting 19/6/2024, participace CTU na Recyklohraní - sběr elektroodpadu ve školách, nastavila se lepší spolupráce s konsorciem; 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude řešeno v budoucnu, ve smlouvě s mezinárodním konsorciem
Rizika: doplnění týmu za UCEEB, oslovit UJEP
Ostatní: (přesah projektu do jiných): přesah do projektu WEEEWaste, dořešit dobropis
Účastníci (partneři):  M. Tobiáš, T. Matuška, J. Dytrich, T. Lupíšek, Š. Holečková, K. Daníčková
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano pravidelně 1-2 do měsíce cally s partnery
            