Čerpání prostředků: plovoucí rozpočet, čerpáme na 80%; výběrka - špatné, vše zpožděno; předběžné tržní konzultace, do konce dubna snad 1;řeší se s právníkem - Kuba - zúčastní se schůzky (út 15.4.);
Plnění výsledků: zpoždění cca 1 rok; plánuje se prodloužení
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): článek na konferenci Vytápění (přednáška navázaná na projekt)
Rizika: viz analýza rizik
Ostatní: (přesah projektu do jiných): ne; bude další projekt (Ústecký kraj) - geotermální energie;
Účastníci (partneři):  M.Tobiáš, Š.Holečková, T.Matuška, R.Jára, J.Dytrych, K.Reist
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano - partneři koordinují; v rámci UCEEB též
            