Čerpání prostředků: mzdy byly kontrolovaný minulý měsíc, aby to vše vyšlo, dá se upravit nebo převézt z dalších provozních, pozor na to, co se píše na objednávky (rozdělená zařízení nesmí vypadat, že patří k sobě), co zbyde, tak se utratí za rok
musí se stornovat konference
Plnění výsledků: malé vzorky odzkoušeny, už se vyrábí sloupy na velké vzorky, běží dle plánu
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - možný patent - Tomáš podá, komercializace s PREFA Brno
Rizika: - musíme ohlídat duševní vlastnictví 
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - zatím nevyšel navazující, Zkusí Thétu - sloupy napětí, trafostanice, nabíječky na elektromobily, Aplikace nebude
Účastníci (partneři): běží bez problémů 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - komunikace probíhá průběžně
Sharepoint ukázán
Oponentní řízení vysvětleno - bude před koncem projektu na začátku 2021

Pro prezentaci bude lampička a hranol

účastníci: Tomáš Vlach, Martin Volf, Martina Lexová, Lukáš Ferkl, Karolina Tomešová
            