Přítomni: Schwarzová, Dytrich, Pospíšilová, Adamovský

Čerpání prostředků: čerpání probíhá cca dle plánu, materiál a služby - peníze UCEEB šetří záměrně (cca 300 000 Kč)  
Plnění výsledků: výsledek UCEEB cca dle plánu, Narran pozadu, 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): přístroj pro dekontaminaci proudícího vzduchu původně myšleno pro čisté prostory, nyní spíše myšleno např. pro dopravní prostředky
Rizika: hrozí nedostatečné využití - málo funkční výsledek od firmy Narran, bude v řešení s API co s tím
Ostatní: (přesah projektu do jiných): není
Účastníci (partneři): firma Narran: Odstoupení od smlouvy o dílo firmy Narran s UCEEB (od března 2024) - došlo emailem p. Adamovskému 23.4.2025 - předává na finanční, smlouva dle firmy tedy platná do 23.4.2025.
Žádost o změnu aktuálně na straně API, i zpráva ve stavu rozpracování (finalizace až po schválení žádosti o změnu) 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jedenkrát týdně interně i externě
            
 