Čerpání prostředků: nestíhá se čerpat, bude se žádat o změnu - odkládáme na podzimní revize, abychom věděli přesnější čísla. Ostatní přímé se taky nedočerpávají, Vojta s Tomášem o tom ví. Sednou si společně s Robertem a promyslí to.
Plnění výsledků: Pokračuje se, nejdřívější výsledek je Siemensu, je jim připomínáno. Jde se podle harmonogramu.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím je brzo, ale pokud se povede, bude možnost i licenčky, Siemens bude mít dokonce i hardwarovou platformu, kde by se výsledek dal používat; články zatím nejsou, něco by mohlo časem vzniknout; na začátku byla aktualitka. Vojta propírá přes svůj osobní LinkedIn. 
Rizika: viz tabulka, daří se lépe, než jsme doufali, zvlášť hlediska aktivity partnerů.
Ostatní: (přesah projektu do jiných) synergie s Glocalem, OptiComm etc.
Účastníci (partneři):  Dobrá spolupráce, aktivní účast, mají motivaci.
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Každý měsíc schůzka celého konsorcia.
            