Čerpání prostředků: plovoucí rozpočet, čerpáme mírně rychleji; neuznat.náklady - odměny pouze poměrově stejné s úvazkem a jinými odměnami/zdrojem financování (musí být poměrově); nelze přesouvat mezi pozicemi bez ŽoZ;materiál a nemzdové - musí být v rámci schváleného detailu rozpočtu; VO5 nemá vydělený rozpočet; IT neuznatelné (pokud není schváleno v rozpočtu)
Plnění výsledků: FVZ zpoždění, objednaný materiál, bude do konce etapy; zřejmě změna podoby (počet podlaží - bude nižší - zásah CHKO) - riziko zpoždění
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ještě před skončením (2 případy); návrh licenčky je, cca 5% ze zisku
Rizika: zpoždění (modul má být o 1/3 nižší, bude nutné předělat)
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  MV, JD, KR
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 1/týden
            