1) plnění výsledků: musí sbírat Scopusy, neuznané některé indikátory. Probíhají projektové schůzky. Článek z mezinárodní konference na FELu. 	
2) čerpání rozpočtu: přečerpaný rozpočet, komplikace v čerpání z pohledu souběžného čerpání s fakultou architektury. 	
3) Změny v úvazcích a složení týmu	
4) Rizika: nevyjasněná odpovědnost za výstupy Splněné výstupy kontrola. Nesplněné výstupy a kdo je plní. 	
5) Otevřené body	
6) Ostatní: Zbožínková - dotaz na čerpání služeb - pozvání expertů, open access. 	Muisíme si jasně stanovit kolik může čerpat FA a my. Kolik ještě  je možné čerpat ať už po rocích nebo 
