Čerpání prostředků: za nás naplánováno - všechny VO vědí, co mají dělat; check up před koncem roku.

Smlouvy: 
FSV se bude čerpat od 2024, finální verze je na FSV, budou podepisovat
FIT od roku 2025: Použije se stejná verze. Vložit tam podmínku, převod po letech, po každé fázi budou vyhodnoceny výsledky a případně vznikne dodatek ke smlouvě a úpravě rozpočtu (je to naše pojistka). Výsledné IP bude ve vlastnictví IP, práva k výslednému IP bude vykonávat UCEEB.
Konsorciální smlouva i smlouva s TAČR je podepsaná.

Plnění výsledků: čeká se na zasmluvnění programátorů, čeká se na interní kickoff, Michal má nějaké dílčí výstupy, jedná se s ministerstvem; největší práce v dalším roce, vzniká síť smartnet; nejsme nikde WP leader

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): aktualita šla za UJEP, PR lidi propojeni, bude koordinováno, jsme uvedeni v tiskové zprávě; největší PR se plánuje až s faktickými výstupy

Rizika: viz tabulka
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  koordinátorka na UJEP je zodpovědný, pod kontrolou
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): bude kick off, bude nastaveno interní 1x za 14, celokonsorciální cca 1x za 2 měsíce, v začátku jsou častější
            