Čerpání prostředků: VO1 - navýšení úvazku u Vančury na 0,45 a tím by se měly dorovnat osobní náklady, jinak hrozí nevyčerpání 100 000 Kč, ostatní VO dle plánu vychází, pokud se nevyčerpají ostatní přímé náklady, je nutné změnovým režimem přesunout do osobních nákladů, převod mezi kategoriemi Zboží a služby - Cestovné je do 10% (cca 14 000Kč), čekáme na výsledek kontroly, je možné, že se v rozpočtu k čerpání objeví několik desítek tisíc Kč za neuznatelné náklady (faktury)
   
Plnění výsledků: Jeden článek nad rámec projektu, vysvětlení v závěrečné zprávě, ostatní výsledky by měly být v termínu
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): výsledek navazuje na Envilop, rozšiřuje jeho funkce. Máme volné právo k užití, není třeba řešit vlastnictví s RDR a Woodrise. VO4 nebude momentálně nijak implementovat.
Rizika: neidentifikována.
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - není
Účastníci (partneři): Schwarzová, Stolařová, Hejtmánek, Volf, Velebil, Mlejnek, Dytrich  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) 
            