•	Čerpání prostředků (čerpají jak mají?, mají rozdělený rozpočet a jasno kdo co rozhoduje, pokud tam je víc RP) – TM nevidí, jak čerpají ostatní RP. Bylo by pro něj dobré toto vidět.  Rozpočet u společných projektů se má rozdělit do ostatních RP, včetně převádění z loňského roku do letošního roku. Věcné náklady byly přečerpány – kolik a kde?. Čerpáno z RP1 – to by tam být nemělo. Budu v kopii, a musíme to s Martinou dořešit. Věcné náklady RP2 jdou do TICA, jelikož není financování pro TICO. Původně TICO jako demonstrační projekt, ale to nedopadne. Pilotní instalace jsou komplikované. Toto NCK se bude o rok prodlužovat- budeme žádat o to za 50% původního rozpočtu. Pokud budou chtít pokračovat firmy – tak by to mohlo pokračovat. Je to jako žádost o prodloužení celého centra. Nákupy by měly být teď, aby se pomohlo firmám. Rozpočet by měl sedět – účtování mezi RP.
Plnění výsledků: 2019 – výsledek je splněný a podaný
Ověřená technologie – Dan Adamovský – žádost o změnu  podána a posunuta na konec roku 
V002 – jde ze Petrem Wolfem, skutečně funkční vzorek a užito ve V001
V004 – dělá TUL Cxi – výsledek je celý Liberce – mají svou soukromou činnost – jedou si po své vlastní ose.

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Fénix má velký zájem – V001 a V002; měl by z toho být komerční produkt.  V003 – nadstavba nad MatLabem a Precis – horkotěžko komercializovatelné. Je to hodně čerstvé.
Zkontrolovat web - 

Rizika: vyplněno na intranetu
Ostatní: (přesah projektu do jiných)synergie s TICo – na jaře loňského roku. NPÚ – hodí se tam výstupy; Zéta II – Řízení SAS
Účastníci (partneři): problém trochu s Fénixem  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)•	Gfunk – V002 – chtějí mít ověřenou technologii?

Je třeba informovat Báru o projektových schůzkách; dávat do kopie. Komunikovat a spojit se s Libercem. Komunikovat společně všichni. Fenix má problémy s daněmi. S kým to komunikovat? Mohou si DPH započíst.

Prodloužení by jim pomohlo, mohly by lépe vyhotovit demonstrace. 

       