Čerpání prostředků: nedočerpává se, zjistit, jak na tom je partner Zlínské stavby, od toho se bude odvíjet, jak má dočerpat UCEEB, mělo by být jinak za nás dočerpáno v pořádku.
Plnění výsledků: p. Vašíček-Zlínské stavby, poslal 14.3.2023 senzor, ke kterému nejsou žádná průvodní data, řeší V. Janovský, UCEEB bude mít plnění v pořádku
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): příprava licenční smlouvy - příprava J. Dytrich+ Štěpánka, smlouvu bude komunikovat s partnerem J. Včelák
Rizika: partner chce zažádat o prodloužení projektu, riziko, že partner nečerpá
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  J. Dytrich, Š. Holečková, V. Janovský, J. Včelák, R. Wawerka
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): neprobíhají
            