INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(266, 64, '2021-10-11', 'Čerpání prostředků: ČVUT v projektu končí ke konci roku - Kája musí dát vědět partnerům, Mzdy jsou nastavené dobře, zbyde na drobné odměny, na OPN zbývá 38k - padne na výrobu žlabu - funkčního vzorku. \r\nPlnění výsledků: funkční vzorek - žlab - trochu se zdržel, zadáno jako bakalářská práce, nějaký žlab bude - není to nic složitého, mělo by se to stihnout. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle formulář\r\nRizika:  Jen, aby se to stihlo,\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - navazovat ano, ale není partner,  pokračování v dalším NCK (SedumTop, Wienerberger - už se spolupracuje (použití z recyklátů z cihel)\r\nÚčastníci (partneři): SEDUM TOP dobrá spolupráce, s Brnem to je zpožděné, ale taky OK.  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - naposledy minulý týden. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-11 00:00:00'),
(267, 63, '2021-10-11', 'Čerpání prostředků: mzdové ok, dočerpat cca 100k, ale 50k půjde RP5 (za data z TICO), musí se dát vědět Martině\r\nPlnění výsledků: problém s přetížeností lidí, vše se zdržuje, nyní došlo k přerozdělení práce - z Katky Sojkové na Pavlu Ryklovou a Martina Volfa. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle šablonu\r\nRizika: neodstatek lidských kapacit\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - dá se využít všude, kde je BIM a komplexní kvalita budovy, dá se využít kde to jde. \r\nÚčastníci (partneři): di5 čeká na fungující kalkulačku, vše se zesložitilo, posouvá se dodání výsledků - je to napjaté, RDR to neřeší, překrývá se s Automation4timber. \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-11 00:00:00'),
(268, 16, '2021-10-13', 'Čerpání prostředků: na osobním zbývá 16 tis., po změnách bude cca 25, vypotřebují se na DPP. Na materiálu zbývá necelých čtvrt mega - budeme se snažit prodloužit projekt, pokud se to nepovede, budeme přeúčtovávat z jiného projektu?\r\nPlnění výsledků: Fuzit máme dokonce 2x, vznikne navíc ještě navíc Gfunk Závlahového systému s predikcí závlahy.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):\r\nRizika: nedočerpání materiálu (opatření - prodloužení projektu), nekomunikace hlavního partnera (opatření - Danka a Pavel budou volat), pravděpodobně nejsou vedlejší výsledky (opatření není nutné, není to závazné, přinejhorším nebudou)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): musíme domluvit urychleně schůzku s LIKO-S o prodloužení projektu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-13 00:00:00'),
(269, 23, '2021-10-15', 'Čerpání prostředků: potřeba dočerpat cestovné, Petr Hejtmánek má naplánovat cesty, PR - překlady a korektury článků , , finance na normy se využijí a v tomto roce se nakoupí, plánují se odměny na konci roku, zbytek bude převedeno do FUUP cca 47 000\nPlnění výsledků: nutno indentifikovat podíl IP na metodice. Článek za rok 2021 bude hotový do konce roku \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Hrozí že pan ředitel s vysokými estetickými nároky vyhodí materiál na testy dřív než půjdou na spálení :-) \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy), schůzky s partnery projektu fungují, spolupráce je výborná\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-15 00:00:00'),
(270, 100, '2021-10-15', 'Čerpání prostředků: mzdové prostředky budou vyčerpány a zbytek bude převeden do odměn. přesun mezi kategorií ostatní náklady a služby-firma Zeber\nPlnění výsledků: KM pošle šablony k funkčním vzorkům, následně zapíše doV3S\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nebyla identifikována \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Tywonika, Volf, Lexová, Mrkvičková, Pospíšilová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\nostatní: je potřeba vypracovat průběžnou zprávu k projektu _ KM pošle šablonu JT\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-15 00:00:00'),
(271, 174, '2021-10-15', 'Čerpání prostředků: přesun do další etapy\nPlnění výsledků: funkční vzorek - KM pošle šablonu JT\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) výsledek je dílem spolupráce, mechanizmus otáčení je vlastnictvím Zeber\nRizika: nebyla identifikována \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Gama\nÚčastníci (partneři):  Pospíšilová, Tywoniak, Mrkvičková, Volf\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) sploupráce s firmou Zeber probíhá na výborné úrovni, vše běží dle plánu \nUkončuje se 1. etapa - KM předá KP kontakt na pana Mitáše ohledně administrativní agendy vyúčtování projektu \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-15 00:00:00'),
(272, 173, '2021-10-15', 'Čerpání prostředků: bude čerpáno v následující etapě, část rozpočtu VO3 mzdy převezme v 1. etapě VO5- dle domluvy vedoucích\r\nPlnění výsledků: dle harmonogramu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)-zatím nerelevantní\r\nRizika: nebyla identifikována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Adamovský, Dobiášová, Pospíšilová, Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) probíhají \r\nOstatní prosba na Dana aby neúkoloval tolik Vojtu Mazance, hlavní řešitelka ho potřebuje na projektu :-)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-15 00:00:00'),
(273, 128, '2021-10-18', 'Čerpání prostředků: Zjistí Terka, Diana má článek, tak se to případně dá zaplatit z toho. K dočerpání 4000 na subdodávkách.\nPlnění výsledků: splněno – společné články a ty byly napsány, závěrečná zpráva výzkumná – také s nimi dává dohromady \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - teorie – pouze \nRizika: od nás nic\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  okrajově souvisí s OP PIK a s Indií – je to opět znovuvyužití betonu\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) Občas se sejdou \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-18 00:00:00'),
(274, 91, '2021-10-18', 'Čerpání prostředků: probíhá v souladu s nastavením a dočerpají do konce roku bez problémů, žádost o změnu kvůli předčerpání není nutná\r\nPlnění výsledků:  výsledky splněny - ověřit datum splnění konference - doplnit relevantní informace\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - nic\r\nRizika: pořád trvá riziko nedostatečné komunikace hlavního příjemce, \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  pořád trvá riziko nedostatečné komunikace hlavního příjemce,\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - schůzky probíhají jednou za čtvrtletí možná spíše jednou za půl roku, tým UCEEB se schází podle potřeby projektu.\r\n\r\nVyvolat schůzku za účelem přípravy průběžné zprávy  prosinec 2021.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-18 00:00:00'),
(275, 121, '2021-10-21', 'Čerpání prostředků: ok, na mzdách zbyde cca 50 000, do FÚUP možnost převést cca 111 313; nákupy ok, Tonda pojede na konferenci; školení v BIM?\r\nPlnění výsledků: jde dle harmonogramu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nerelevantní\r\nRizika: výměna jednatelů v RDR - překonáno (mohlo mít vliv na zacílení projektu), je na lepší cestě;covid - uzávěrky; \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): určitě - možnost digitalizace jiných fabrik; přesah sw; \r\nÚčastníci (partneři): ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhá\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-21 00:00:00'),
(277, 161, '2021-10-22', 'Čerpání prostředků: bylo by přečerpáno asi 24 tisíc ze strany RP5, RP1 také přečerpává asi o 7 tisíc, IT koupit hned v prvním roce projektu, chtěli by photoshop?, původně uvažováno na cesty. Dá se převést na příští rok. \nPlnění výsledků: plánované kolo rozhovorů se uskutečnilo, nyní připravují záznamy o rozhovorech, 2 workshopy - 1 hotov a 2. v listopadu, sběr dat - dotazníkové šetření s veřejností. Připraví dílčí část do průběžné zprávy.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - až vyjde článek z rozhovorů, prezentace v rámci workshopů na MŽP - propojeno s Vodou ve městě\nRizika: navazují na předešlý projekt Vody ve městě, vše probíhá bez komplikací, \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  navazují na předešlý projekt s UJEP tzn. spolupráce probíhá bez problému.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schází se celý tým, zápisy jsou na MS Teams, organizační stránku projektu má na starosti hlavní řešitel. ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-22 00:00:00'),
(278, 138, '2021-10-22', 'Čerpání prostředků: dočerpají do 10 % rozpočtu, přesunou 130 na materiál z mezd, zbytek přesunou do dalšího roku\r\nPlnění výsledků: přístup do ISTA Včelák, Vlasatá přes Vlčkovou. Bára ověří výsledky a jejich plnění.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: VČELÁK!!!\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  hlavní CDV, jsme v kontaktu s Vlčkovou \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Kristýna na tom dělá ale není na tom zdrojovaná; pracovala jen 4 měsíce oficiálně, Jan Včelák, Jakub Vaněk, Janovská Marcela, Kovář??? Byl na tom Marek Mašek do 10. měsíce včetně.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-22 00:00:00'),
(279, 47, '2021-10-22', 'Čerpání prostředků:  přečerpán materiál, a služby - proč? máme na to prostředky z FELu, ujistit se, že nám to proplatí!!!\r\nPlnění výsledků: ověřit si s Petrem Wolfem!!!\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedodržení indikátorů stanovených v projektu, nejsou dána jasná pravidla. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  FEL nemáme jasná pravidla čerpání rozpočtu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky probíhají jak v rámci UCEEB, tak v rámci CAPu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-22 00:00:00'),
(280, 176, '2021-10-27', 'Čerpání prostředků: zatím ok, konec 1.etapy, bude s podávat ŽoP\nPlnění výsledků: dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nerelevantní\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): dobrá spolupráce \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dnes kick-off, představení náležitostí pro ŽoP, ZoR\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-27 00:00:00'),
(281, 220, '2021-11-16', 'Kick-off schůzka. Budeme žádat o změnu etap. Pan Paní Petrášovou, která je zkušená administrátorka. Výběrová řízení chtějí dělat centrálně i za nás. o Všem bude informovat Káju Pospíšilovou. Změny řešitelského týmu pošle Kája paní Petrášové. \r\nPravidelné schůzky budou jedenkrát měsíčně via Teams.\r\nPaní Petrášová uspořádá schůzku s vedením Sans souci a J. Včelákem ohledně rozdělení IP v projektu. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-11-16 00:00:00'),
(282, 188, '2021-11-19', 'Proběhla schůzka k alokaci úvazků. Vítek nakontaktuje lidi z FBMI, aby zjistil zda mají kapacity se podílet na projektu. J. Včelák dodá do 26.11. přehled alokace lidí na všech jeho projektech R. Wawerkovi. Následně R. Wawerka určí jaké zdroje budou alokovány na projekty Vítka Janovského. Pokud nebude dostatek zdrojů, navrhne alternativu. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-11-19 00:00:00'),
(283, 228, '2021-12-13', 'Kick-off meeting k admin části, představena pravidla čerpání dotace, náležitosti publicity; Zatím není podepsána smlouva s poskytovatelem, řešíme též smlouvy o spolupráci (návrh zpracován, nyní k připomínkám u Ecokit; ve čt 16.12. proběhne schůzka k podílu na výsledcích, bude přítomen R.Jára;rozděleny úkoly, jedním z nich kick-off k odborné části projektu; rizika budou definována\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-12-14 00:00:00'),
(284, 260, '2022-01-10', 'Kick off projektu 10.1. schůzky se účastnili odborní řešitelé ze strany UCEEB i Energocentra. Zodpovědnost za plnění výsledků a vedení týmu za stranu UCEEB á J. Dostál. \nAdministrativně se nastavily podmínky. Podklady pro vyúčtování projektu bude dodávat Karolina Pospíšilová. Věcné zprávy po ukončení etap se budou připravovat, ačkoli poskytovatelem nejsou vyžadovány. Zápisy ze schůzek projektového týmu budou vkládány do složky projektu na sharepointu. \nNazdrojování lidí na projektu provede R. Wawerka v průběhu ledna 2022. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-01-10 00:00:00'),
(285, 256, '2022-01-10', 'Probělh kick off projektu V. Janovský, K. Pospíšilová, nemám záznam ze schůzky.KM', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-01-10 00:00:00'),
(286, 62, '2022-02-02', 'Na příští revizi se stručně pobavit o celkovým výsledku a jeho způsobu jeho transferu (Licenčka? Jak se k tomu staví partneři?).\nZ konzultací ohledně transferu vyšlo najevo, že je potenciál k dobrému využití, tudíž je to třeba dobře ošetřit. (zapsal Tonda a Danka)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-02-02 00:00:00'),
(287, 68, '2022-02-02', '(Tonda a Danka) Pohlídat licenční smlouvu na 20% vlastnictví výsledku (VOBETO), dle Skutečného výsledku by měl řešit Robert.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-02-02 00:00:00'),
(288, 172, '2022-02-28', 'Čerpání prostředků: čerpání nastaeno OK. Bude se nakupovat material na dvě konzole. Nutno zohlednit, poptat tři nabídky, případně si ohlídat aby výběrové řízení bylo jen jedno za všechny partery projektu. Martin si ohlídá nákup materiálu pro VO3. \nPlnění výsledků: čekáme na podklady od pana Kokeše - riziko\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: není dostatečná komunikace mezi hl řešitelem a UCEEEB. Opatření: BOřek domluví pravidelné schůzky, zápisy budou na společném úložišti sharepoint UCEEB, Martin dostane kontakt na arch. kancelář, který funguje :-)\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Martin Kny, Bořek Šourek, K. Mrkvičková, J. Dytrich, T. Matuška\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - nefungují, nutno ohlídat. BOřek ručí za schůzka alespoň 1x za dva měsíce \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-02-28 00:00:00'),
(289, 74, '2022-02-28', 'Čerpání prostředků: zarezervovat letenky do OSLA, abychom věděli, klik nám zbyde na Portugalce, případně leze převádět mezi kategoriemi, mzdové náklady a cestovné do ostatních služeb, aby to vyšlo.  \r\nPlnění výsledků: vše bude splněno. Výsledky publikace budou připraveny v dubnu a workshop závěrečný proběhne 24-25. 5. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedostatek financí - řešeno přesuny mezi kategoriemi\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Lupíšek, Mrkvičková, Dytrich\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-02-28 00:00:00'),
(290, 68, '2022-03-07', 'Projekt se bude prodlužovat do konce června. \r\n\r\nČerpání prostředků: prodloužení se nás nebude týkat s ohledem na čerpání mzdových prostředků, ty čerpáme dle plánu do konce března.\r\nOstatní náklady , z  provozního do služeb bude převáděno, vše v rámci pravidel bez potřeby dělat změnové řízení. \r\nPlnění výsledků: do konce března bude vše splněno - garance L. Velebil\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Smlouva o využití výsledků je v řešení je na straně pana Vašíčka, čekáme na odpověď. \r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)Bude probíhat certifikace UCEEB dodá podklady - zkoušky pro certifikaci, Zlínské stavby chtějí výsledky využívat i s EC. Dobré propagovat via PR UCEEB.\r\nÚčastníci (partneři):  Pošta, Mrkvičková, Velebil, Špičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-07 00:00:00'),
(291, 161, '2022-03-08', 'Čerpání prostředků: Bude dolaďěno\r\nPlnění výsledků: zatím OK\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: Lidské zdroje - kdo bude za Martinu Sýkorovou - Nicol zjistí. Jinak komunikace funguje, článek podaný, všechno běží jak má\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím nic, komunikace měst k občanům \r\nÚčastníci (partneři): Spolupráce funguje\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): funguje, řídí UJEP, schůzky jsou spíše pracovní nad konkrétními tématy, zápisy jsou na Teamsech\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-08 00:00:00'),
(292, 91, '2022-03-08', 'Čerpání prostředků: přesun subdodávek zůstává v rezervě, zatím dělat nebudeme; mzdy - nedočerpání 207 000Kč - jsou tam DPP na základě výkazů, proto nejsou v predikci vidět.\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek - na podzim se domluvíme na přihlášení\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\r\nRizika: mírné riziko nárůstu cen\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - návazný projekt - Sectech - vylepšení technologie sbírání pachových stop\r\nÚčastníci (partneři): pořád trvá riziko nedostatečné komunikace hlavního příjemce\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každý si řeší svou část, odborný tým funguje společně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-08 00:00:00'),
(293, 275, '2022-03-08', 'Čerpání prostředků: zatím nečerpáme, čeká se na smlouvu\nPlnění výsledků: zatím neplníme\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: kofinancování projektu, nutno zajistit prostřednictvím inovačních voucherů\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-08 00:00:00'),
(294, 65, '2022-03-09', 'Čerpání prostředků: mzdy se čerpají méně, ale končí TRIO (konec března) a lidé se přesunou na MTS, problém s čerpání OPN - možné přesunou do mezd, PK a JP proberou a upraví rozpočet - do konce dubna??? \n\nPlnění výsledků: problémy s plněním se nerýsují, vše běží podle plánu\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\npouze pro Kronospan a RDR, na jejich pozadavky, téma se rozvíjí v dalších projektech a zakázkách. \n\npublikace navázané na projekt - nějaké jsou, PK pošle KT, která to dá do V3S, resp. zkontroluje to. \nRizika: aktualizována\nOstatní: NCK II - pripravuje se, ČAS veřejná zakázka. \nÚčastníci (partneři):  RD Rýmařov - odebírá výsledky a využívá je - především metodiku, Kronospan - testování jejich desek, využívá dále, RP1 - také se podílí na kronospanu. \n\nshrnutí úkolů: \n- PK a JP zamyslet se na přesunem OPN do mezd - konec dubna\n- PK a JP poslat Karolíně publikace navázané na projekt za 2021 a to ASAP', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-09 00:00:00'),
(295, 80, '2022-03-14', 'Čerpání prostředků: VO1 - 1 - čerpá dle plánu, VO2 - nečerpá kůli převední zaměstanců na OP PIK, do konce období se musí pohldídat, aby vše vycházelo dle plánu, VO5 také nečerpá také kvůli OP PIK, musí se řešit. \nPlnění výsledků: chyba v projektovém řízení u výsledků - Zdeno pošle, jinak je řešení projektu problém, ale ne z naší strany\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím není relevantní\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - není\nÚčastníci (partneři):  nedodávají věci, které mají, ale nejsme koordinátor, nejde to za námi\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-14 00:00:00'),
(296, 284, '2022-03-14', 'Čerpání prostředků: Zatím nečerpáme, od března začneme (Staněk 0,1; Jan Pešta - naběhne časem; Jan Richter od srpna)\r\nPlnění výsledků: na naší straně jsou jen dodávky dle požadavků fakulty, žádné výsledky na nás konkrétně psané nejsou.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Fakulta stavební (hlavní)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-14 00:00:00'),
(297, 226, '2022-03-14', 'Čerpání prostředků: Zatím nečerpáme, čekáme na smlouvu a vnitrodohodu; Kuba Řepka by měl nastoupit po návratu z mobility, \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Je potřeba vyjasnit kdo přesně řeší kterou část,\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\nDělení projektu mezi UCEEB a fakultou je 80/20, bude vnitrodohoda, pak budeme čerpat.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-14 00:00:00'),
(298, 200, '2022-03-16', 'Čerpání prostředků: nízké, ale dle řešitele do 2023 dočerpáme; OPPIK - je to volnější, ale je třeba hlídat, abychom byli přes 10% rozpočtu; souhrn podpory - když my budeme čerpat méně, ovlivní dotaci partnera; směsná míra podpory by měla být na 67% . Na konci etapy mohou dostat víc, pak míň - na konci projektu se to srovná; čerpá RP1 (prolíná s RP4), RP3; za tajemníka - ok\nPlnění výsledků: v plánu 3, má být splněno do konce projektu; harmonogram plnění pro 2x fční vzorek - budeme rozhodovat na přelomu srpna -září; \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Návrh licenční smlouvy ze strany WH - stanovit podmínky (když budou používat, když patent…); zákl. částka = krytí kofinu;  je v řešení, nyní na straně WH\nRizika: viz záložka rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): SOMKO? Ale není v konfliktu; Vekra zajímavý partner; definována nějaká témata, kde by se dalo spolupracovat, uvidíme (stárnutí povrchových úprav etc.); Jakub  - bude OP TAK Aplikace  - bude otevřeno v květnu?\nÚčastníci (partneři): vše ok, seriozní partner, spolupráce běží \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy: interní cca 1 za 14 dní, partneři cca 1/měsíc, jinak se řeší ad hoc parciálně; Kristina kontinuálně řeší ad hoc záležitosti s admin.protějšem WH\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-16 00:00:00'),
(299, 87, '2022-03-17', 'Čerpání prostředků: vše ok; budou změny v řešitelském týmu: 0,4 na Indii J. Řepka, T. Vlach – na GAČR; J-Řepka – nastoupí později (po mobilitě); problém i s jinými projekty\r\nV plánu cesta do Indie, dříve se nemohla uskutečnit\r\nPlnění výsledků: dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: ne\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): spíše ne\r\nÚčastníci (partneři):  jsou v kontaktu denně, spolupráce super\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): interní schůzky průběžně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-29 00:00:00'),
(301, 89, '2022-03-17', 'Čerpání prostředků: osobní v cajku, dobře nastaveno, Kamil slibuje, že vyčerpá ostatní přímé\nPlnění výsledků: spíš se nestíhá, ale s prodloužením by to mohlo jít, nicméně se to nestihne do konce projektu všechno dopsat určitě, budeme odkládat hodnocení\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): chtěl být GAČR s Němcema, ale příprava zamrzla (řeší Kája), musí se jemně pošťouchnout Němci, ale je to delikátní\nRizika: 10% riziko, že by se to nestihlo dopsat, nestíhají všichni, možná varianta odevzdání jemně horších typů výsledků (příspěvek do konference místo impaktů apod.)\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu: (zápisy) v kontaktu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-17 00:00:00'),
(302, 76, '2022-03-18', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, ale Robert počítá s tím, že se tam nazdrojují lidé po konci etap v OP PIK, OPN se vyčerpají bez problémů\nPlnění výsledků: Software bude hotový, už se řeší jen implementace na budovy - ale to už je mimo scope projektu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - dohaduje se aplikace se Siemens - chteji data ze SW exportovat do jejich systemu - testovalo by se na TICO a ne na CIIRC. Komercializace se nepredpoklada. Neni velky potencial v usporach\nRizika: beze zmeny\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - cokoliv s PV forecast - ARV, Elpramo, cokoli s AERS, DORES a do energetických komunit v budoucnu\nÚčastníci (partneři):  komunikují, není problém\n\npublikace nad rámec není. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-18 00:00:00'),
(303, 19, '2022-03-18', 'Čerpání prostředků: je problém dočerpat mzdy, část se asi převede na ostatní přímé náklady, aby se to dočerpalo - část půjde za Igorem Kytkou na DPP, další část na DPP a zbytek vyčerpá oddělení. Do půlky dubna pokud možno dohodnout co a jak. \nPlnění výsledků: vše běží bez problémů, Igor K. koordinuje napříč partnery. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - rozhodne konsorcium na konci projektu\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  spolupracují\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano, probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-18 00:00:00'),
(304, 110, '2022-03-21', 'Čerpání prostředků: je možný, že Honza bude přezdrojovávat Martin jinam, aby si ušetřil prostředky na další rok (cca 300), ještě se uvidí, další náklady budou na dřevo :-D\nPlnění výsledků: hotové články nejsou zatím žádné, ale stíhá se dle plánu (resp. pokusy běží)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím otevřené, čeká se na výsledky pokusů, pokud by se hodně povedlo, tak by se dalo usilovat o změnu norem (nejlépe se koukat po projektu, který by to podpořil)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-21 00:00:00'),
(305, 228, '2022-03-21', 'Čerpání prostředků: zatím 0, kvůli rozpočt.provizoriu; úvazky na VO 1 a 4; případné převody do dalšího roku budeme řešit na podzim \nPlnění výsledků: projekt běží v omezeném režimu, zatím jen Martin a Jakub Diviš; spíše konzultace cca 1/týden\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): smlouva/podíl na výsledcích - řešilo se? Kristina zjistí\nRizika: viz záložka rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři): vše mají pod kontrolou, projekt si řídí; trochu ambiciozní cíle \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, cca 1/týden s Ecokitem\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-21 00:00:00'),
(307, 138, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: zatím ok, v plánu konference J.Včelák; mzdové hlídat\r\nPlnění výsledků: dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):publikace v plánu - konf.CETRA 2022 (Včelák, Vaněk)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): FICOS, zakázky smluvního výzkumu\r\nÚčastníci (partneři): bez problémů \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): operativně, celoprojekt - ad hoc, komunikace probíhá kontinuálně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-22 00:00:00'),
(308, 12, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: Bude dočerpáno. VO3 byla upozorněna na nedostatečné čerpání, to už je v současnosti napraveno. VO5 dočerpá materiálové prostředy a náklady na IP, které se nevyužijí budou převedeny do jiné kategorie.\nPlnění výsledků: výsledky jsou převážně splněny, do konce dubna bude vykázán i prototyp. KM pošle šablonu J. Včelákovi\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)stále nebyla uzavřena dohoda ohledně prodeje duševního vlastnictví, které do projektu vstupovalo z předešlého projektu OP PIK Korádo. Firma Korádo se měla vyjádřit ke koupi licence. Nutno zaurgovat proces u Jakuba Dytricha, který je zodpovědný za TT. \nRizika: nejasnosti ohledně rozdělení duševního vlastnictví. Nutno včas připravit smlouvu o využití výsledků. Jakub Dytrich. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Wawerka, Včelák, Špičková , Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-22 00:00:00'),
(309, 220, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají- stálá písnička RW- přesouvá se co to jde :-).Materiálové náklady se nečerpají dostatečně, JV a VJ se domluví, a začnou čerpat víc. \nPlnění výsledků: plánuje se vytvoření prvního výstupu v květnu na základě podkladů a 3D tisku z firmy Sanssouci. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)Nutno domluvit na příští projektové schůzce 18.4. 2022. Pracovní pozice nebyla stále obsazena, výběrové řízení běží. \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-22 00:00:00'),
(310, 143, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: popohnat čerpání na mzdách, jinak ok\nPlnění výsledků: na výsledcích se pracuje; \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): článek v přípravě pro publikaci v MDPI Forrest; \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných): StructureGuard, Excon – řeší obdobnou tematiku\nÚčastníci (partneři):  ...\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Pavel-Honza\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-22 00:00:00'),
(311, 143, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: popohnat čerpání na mzdách, jinak ok\nPlnění výsledků: na výsledcích se pracuje; \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): článek v přípravě pro publikaci v MDPI Forrest; \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných): StructureGuard, Excon – řeší obdobnou tematiku\nÚčastníci (partneři):  ...\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Pavel-Honza\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-22 00:00:00'),
(312, 256, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: projet se nečerpá. Mzdy se posouvají dle RW na další období, materiál začnou kolegové Včelák a Janovský čerpat dle detailního rozpočtu projektu.\nPlnění výsledků: zatím nerelevantní všechny výsledky jsou až v 5/23\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)-\nRizika: projekt se nečerpá - vyšší zapojení lidí - zodpovídá RW, materiál - zodpovídá J.Včelák\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Wawerka, Včelák, Janovský, Pospíšilová, Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-22 00:00:00'),
(313, 277, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: Není smlouva (ze strany TAČR), zatím nečerpáme\r\nPlnění výsledků: na projektu se začalo pracovat, zatím běží dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: energetický zákon a prováděcí předpisy - pokud se zpozdí, bude to mít vliv na projekt - možno řešit žádostí o posunutí výstupů...\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Spolupracují\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Schůzky ad-hoc v jednotlivých pracovních skupinách, sejít bychom se měli na společném workshopu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-08-21 00:00:00'),
(314, 173, '2022-03-23', 'Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají dostatečně, přesouvají se do další etapy, ale Dana Adamovský přislíbil lehce nevýšit čerpání . Materiálové čerpání - doplnění PC vybavení dle požadavků J Dostála, nákup služeb L. Dobiášová bude informovat J. Dostála, aby poptal požadované služby v hodnotě 50 000,- Kč \nPlnění výsledků: výsledky budou splněny dle harmonogramu. S firmo Energocentrum pobíhá spolupráce bezproblému\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - smlouva není zatím uzavřena, ale počítá se s obdobou jaká byla v minoulém OP PIK s Enerogcentrem\nRizika: Vojta Mazanec si zranil ruku, jedná se o klíčového pracovníka, měl by se v brzku vrátit do pracovního nasazení\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Lucie Dobiášová, D. Adamovský, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) s Enerocentrem i v rámci UCEEB fungují\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-23 00:00:00'),
(315, 122, '2022-03-24', 'Čerpání prostředků: rp1, 3 a 5; RP1 – nečerpá vůbec – Zuzka práci dokončila, již není potřeba, převést na RP3, nutno projednat s M.Volfem – Lenka dojedná; jinak ok; RP5 – zatím přečerpává; DV – budou se podávat další 2 užit.vz.\r\nPlnění výsledků:v prosinci 2021 podána přihláška užitného vzoru sauny; září 2021 - konference CISBAT, článek ve sborníku; plán pro časopis psychologie ; Havlík – článek na konferenci 2022; smlouva o výsledcích UCEEB-NÚDZ - řešení – nadále soustavný tlak; půjde u UZV? Jinak nebude předáno, visí na tajemníkovi NUDZ \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne, publikace; PR – bude spíše až ve 2023, bude ve velkém psycho centru\r\nRizika: na naší straně ok, drobné při plnění kufru – spolupráce s RP5, Lenka zařídí; kufr – uživatelsky ne příliš přívětivé, musí být jednodušší uživ.rozhraní, důležitá komunikace napříč RP; NUDZ – problémy interní, ale od nás mají veškerou podporu; technologie – musí se certifikovat, náročné časově, organizačně, hledá se cesta kudy to má jít – organizační riziko (zdravotnická x nezdravotnická technologie), prozatím podpora terapie; certifikace – odborně a organizačně zajišťuje NUDZ, ale je to v zájmu Spectrasolu (od nás podklady)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - junior star nevyšel, psychocentra – platí nadále\r\nÚčastníci (partneři):  spolupráce ok, tým funguje, chceme podat další TAČR\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca 1/měsíc\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-29 00:00:00'),
(316, 250, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Mzdové se nečerpají , nutno nazdrojovat lidi- zodpovědnost T. Matuška, VO5 by měla také nazdrojovat někoho za sebe. K. Mrkvičková kontaktuje R. Wawerku,  materiální se také nečerpají, Tomáš si sedne s Nikolou a rozmyslí, jaká čidla a materiál se nakoupí. \r\nPlnění výsledků: v rámci projektu jsou další vedlejší výsledky s detailní specifikací viz podnikatelský záměr. Jde o určité riziko projektu, nutno kontaktovat partnera Karbox a domluvit se, jak bude nastaveno. Nutno svolat schůzku- zodpovídá Tomáš M.  Následně budou probíhat pravidelné schůzky á dva měsíce. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)- zatím není \r\nRizika: neprobíhají pravidelné schůzky s partnerem, opatření T. Matuška zorganizuje, Nikola bude hlídat, že to proběhlo. Ze schůzek bude písemný záznam - zodpovídá Nicola. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Nicola Pokorný, T. Matuška, J. Dytrich, K. Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) NEPEOBÍHAJÍ\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-28 00:00:00'),
(317, 177, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: přečerpáváme, vše ok\r\nPlnění výsledků: ZoR - plochý výměník nevhodný, pokusíme se udělat tak, aby to zapadalo do požadavků; žoz neřešit\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne, ale spousta nápadů\r\nÚčastníci (partneři):  bez problémů\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): prý ano\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(318, 181, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Mzdové se čerpají až moc, odzrojovat Lorca lidi, materiál probrat s Nikolou co se bude čerpat. \nPlnění výsledků: výsledky jsou v režii Feramatu, nutno je na to upozornit - Zodpovědnost Nikola. zároveň domluví pravidelné schůzky \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Pravidelnost schůzek - opatření - Nikola domluví\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Nikola Pokorný, Tomáš  Matuška, Kačka Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - nepravidelné v rámci návštěvy Teplárny v Ostrově. Nově domluví Nikola pravidelné. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-28 00:00:00'),
(319, 199, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: přečerpávání na mzdách, nutno přezdrojovat\r\nPlnění výsledků: dle plánu, 3 fční vzorky hotové; v srpnu má být prototyp\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\r\nRizika: ne\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): bez problémů \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dálková komunikace\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(320, 246, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: zatím se nečerpá, čeká se na smlouvu - nejvíc úvazku tam má VO5, není jasná pozice Michala, má úvazek 0,15 z VO5 a teď se řeší, jestli admin bude taky na Michala (ale účtuje se na VO2), potřeboval by ideálně 0,2 \r\nPlnění výsledků: bude první workshop, kde se to bude řešit, jestli se to stíhá\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: hodil by se jeden další člověk, Nikola bude přepracovanej, externí dodavatel není vybraný, může se tam něco pokazit (nebudou kapacity), hodně workshopů s teplárníkama apod. . bude to žrout času (řeší VO5, ale musí být někdo z techniků), Michal se bojí praktického uplatnění výstupů - není úplně jasné, pro koho jsou výstupy\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  FS snad v pohodě (Vojta Zavřel)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(321, 237, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: jsou tam lidi ze strojárny, ale jsou na dohodu, takže není třeba vnitrodohoda\r\nPlnění výsledků: zatím asi ok, když se to nestihne, je to Matušky byznys\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: Erika pracuje jak tady, tak u Regulusu - je třeba hlídat, aby nebyla u obou. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Regulus cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(322, 142, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Ve mzdách dle projektového řízení zbyde cca 25%. V OPN je malo - 90k, v pripade potreby je mozne \"prelit\" od FS. JE NUTNÉ AKTUALIZOVAT DOHODU PRO ROK 2022 AŽ 2024. Připraví Václav Novotný - má čísla. Podle toho se pak upraví rozpočet. do konce dubna\nPlnění výsledků: Lamelový expandér se zpozdil, reprtováno v roční zprávě TAČR, není potřeba žádat o změnu. Ostatní výsledky dle plánu.  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - jsme na začátku, později bude k projedi expandér\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - zatím nic\nÚčastníci (partneři):  GT progres - riziko, musí se hlídat, Norové OK\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhájí, další bude v květnu nebo červnu\n    ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-28 00:00:00'),
(323, 93, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, nutno zintenzivnit na mzdách; vykomunikovat s VO5;zvedne se čerpání - M.T.- domluví s Kubou M. \nPlnění výsledků: už.vzor - prochází schvalovacím procesem v Ezop; bude splněno v termínu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno podepsat smlouvu o využití výsledků - JD zašle vzor Honzovi; 2 publikace + prezentace na konferencích (viz V3S navázáno na projekt)\nRizika: viz záložka rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ano, do podávaných\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(324, 99, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: ok, zřejmě žoz - část na smluv.výzkum do materiálu;doporučeno navýšit čerpání (projekt končí)\nPlnění výsledků: ok, dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  celkem ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)cca kvartálně\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(325, 259, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: zatím nic\nPlnění výsledků: ještě brzy, projekt se rozběhl nedávno\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):ne\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři): ok  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): budou\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(326, 71, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Michal zkontroluje mzdy, zatím se nedočerpává o měsíc\r\nPlnění výsledků: bude (Zbyněk)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  cajk, \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(327, 97, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se osobní, Michal přenastaví\nPlnění výsledků: Výsledky v pohodě\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: hlavní technický člověk na SVÚM (Mlnařík) končí, začátek dubna se jede na SVÚM zjistit, co dál\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(328, 235, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: osobní optimalizováno\nPlnění výsledků: byla už schůzka, kde se dohodlo, co se bude dělat, stíhat se bude (výsledná studie se pouze aktualizuje)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): uvidí se\nRizika: nevyjasnění kompetencí s MPO, otázka je, jestli to někomu vadí, \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Seven cajk\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(329, 236, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: zatím se jemně nedočerpávají mzdy, otázka je, co udělají dovolený, v květnu Michal zkontroluje, jestli to sedí, železa je málo a Zbyněk se těší na hodně expandérů\r\nPlnění výsledků: všechno domluveno se Šlechta\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): dělá se to proto, že si to chceme vyzkoušet, jak to funguje\r\nRizika:  vykazování s novým partnerem\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(330, 234, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: osobní se malinko přečerpává, bude se řešit průběžně, železo není problém, byť není vyčerpáno nic (zatím se čerpá Rošt)\r\nPlnění výsledků: Mirek ví, že má projekt. Považujme to za začátek :-) Zatím se čeká na zdroje\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nic\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(331, 150, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: je třeba převést rozpočet z VO2 na VO5, úprava úvazku Danky (zvednutí), aby se dočerpalo osobní\r\nPlnění výsledků: pokusíme se zažádat o prodloužení i s přesunem peněz, po obsahové stránce se plus minus stíhá.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedočerpání rozpočtu, ale pracuje se na tom, kdyby se dalo prodloužit, tak je to v pohodě, ale jinak zvážit nazdrojování lidí, co víc jezdí (Šanťa a Petr)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(332, 75, '2022-03-29', 'Čerpání prostředků: byla podána žádost o prodloužení, velice pravděpodobně to vyjde, prodlouží se do 12/2022, bude pak potřeba jinak přezdrojovat, většina ostatních padne na konferenci v Rotterdamu, zbytek se vyčerpá do konce roku.\nPlnění výsledků: stíhá se, jsme v procesu měření, je třeba správně vyplnit podklady na Zpolop, metodika jde za strojárnou\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řeší primárně strojárna, je třeba začít se o tom v tomto roce bavit\nRizika: v tuto chvíli nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných): něco podobného by se mohlo podat do Théty, s Vojtou Zavřelem Jirka chystá Horizont\nÚčastníci (partneři): v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-29 00:00:00'),
(333, 185, '2022-03-29', 'Čerpání prostředků: Mzdové se nečerpají v souladu s harmonogramem, R. Wawerka optimalizuje kvůli čerpání neuznatelné dovolené. Náklady na materiál J. Dostál řeší změny  s  K. Pospíšilovou. Smluvní výzkum se zřejmě nevyčerpá bude čerpán alternativně, tak aby odpovídal podmínkám programu. Zodpovídá J. Dostál \nPlnění výsledků: výsledky budou splněny dle haromonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec). Smlouva o využití výsledků zatím není.\nRizika: nebyla identifikována\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Dostál, R. Wawerka, K. Pospíšilová, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) probíhají velmi pravidelně, ze všech existují  zápisy, partner projektu je v tomto ohledu velmi pečlivý. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-29 00:00:00'),
(334, 260, '2022-03-29', 'Čerpání prostředků: Mzdové prostředky se nečerpají dostatečně. R. Wawerka nastaví v rámci možností. Hlavní řešitel není na projektu prozatím zdrojován vůbec. Změny v řešitelském týmu nutno avizovat včas Káje Pospíšilové. J. Dostál zajistí nákup materiálu dle detailního rozpočtu projektového návrhu. \nPlnění výsledků: dle harmonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Smlouva o využití výsledků není zatím podepsána, je v přípravě. \nRizika: neuznatelná dovolená\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  R. Wawerka, K. Pospíšilová, J. Dostál, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - schůzky nejsou pravidelné, ale probíhají a komunikace mezi partnery projektu funguje. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-29 00:00:00'),
(335, 176, '2022-03-17', 'Čerpání: zatím ok; J.Řepka – končí; náhrada bude, zatím na DPP, pokud ok, probrat s Karolínou formality  (interní předpisy – nahlášení na úřad práce…); DPČ?\nPlnění výsledků: běží podle harmonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\nRizika: ne\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  výborně\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca 3x týdně ad hoc\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-29 00:00:00'),
(336, 210, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: je začátek, VO2 nečerpá protože OP PIK - odteď je za VO2 nazdrojován Tomáš Matuška, celkově se čerpá málo, čeká se na OP PIK.  čerpá nám to VO 1\nPlnění výsledků: zatím je brzy\nVyužití výsledků (Komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - taky zatím brzy\nRizika: Karviná - velké riziko\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano, každý týden \nZateplení stavby by mělo být v létě a mezi tím už by měla být fotovoltaika a stavba hotová v roce 2023\n\n\nKája úkol - změna údajů za NANOPOWER v systému. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-04-07 00:00:00'),
(337, 105, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: čerpá se relativně ok, tato etapa na 92%, příští zatím 75%. \nPlnění výsledků: Deliverables se plní na čas a v termínu, lehké zpoždění v prototypu - je přeplánováno na konec dubna. Do Barcelony pujde prozatim nefunkční mock up. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - exploitation plan se řeší v rámci projektu\nRizika: dlouhé dodací lhůty, - bylo řečeno na posledním meetingu, ale že to bude způsobovat zpoždění. Musí se připravit alternativní řešení i pro ostatní navazující WP - musí se uvést do M18 reportu.  \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - \nÚčastníci (partneři):  Není jasné vedení WP4, spolupráce s Recuair je v pořádku. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)  - ano\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-04-07 00:00:00'),
(338, 62, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: rozdělení materiálu - urgovat Matušku - interní tabulka k rozdělení materiálu\nmzdy - Wawerka čerpá na půlku, VO3 - ok, dotáhne se odměnou VO2 - má nastaveno 140% - bude se muset snížit. \nPlnění výsledků: KOmplexní studie - Adamovský, bude ok, Software - běží intenzivně - Fenix na to tlačí, OVT z ledna je základ a ten se upravuje, přidávají se funkce, do konce roku by se to mělo stihnout. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - prodají se licence, \nRizika: smlouva o využití výsledků může být komplikovaná - musí se začít dohadovat a vymezit se od již uzavřených smluv - Fénix má i externí objednávky. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): spolupráce s Fénixem je náladová, podle toho, jak se daří :)  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-04-07 00:00:00'),
(339, 53, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: Tonda snad již upravil čerpání, aby peníze na osobní vystačily do konce roku. Na cestovné se nejspíš v listopadu vypraví na konferenci.\nPlnění výsledků: Jsme napřed. Stav v projektovém řízení je aktuální.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-04-07 00:00:00'),
(340, 188, '2022-04-08', 'Čerpání prostředků: mzdové prostředky se musí začít čerpat víc. Jsou nazdrojováni kolegové z FBMI, nutno čerpat víc  - Dan s Vítkem  zařídí. Materialové náklady - Vítek objedná čidla, služby je v řešení  - Vítek \nPlnění výsledků: výsledky budou splněny na konci projektu. Pravidelné schůzky s partnery probíhají 1x měsíčně a práce probíhají dle harmonogramu. Nebyla identifikována žádná rizka. Zvažuje se navázáním na projekt do další výzvy APlikace v rámci OP TAK. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nebyla identifikována \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): D. Adamovský, K. Mrkvičková, V. Janovský \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano 1x měsíčně, garant Vítek Janovský\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-04-08 00:00:00'),
(341, 215, '2022-03-09', 'Čerpání prostředků: osobní náklady se nečerpají dostatečně ani za VO5 ani za VO4. Bude se přesouvat do další etapy. Materiálové náklady budou čerpány dle plánu, J. Včelák byl seznámen s tím, co bylo napsáno v návrhu projektu a zajistí nákup. \r\nPlnění výsledků: do konce etapy v srpnu 2022 vzniknou dva funkční vzorky dle harmonogramu projektu - garance J. Včelák  \r\n \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedostatečné čerpání - zatím se přesouvá do druhé etapy\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, R. Wawerka, J. Pošta, K. Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - neprobíhají, J. Včelák je v komunikaci s p. Vašíčkem ze Zlínských staveb. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-04-08 00:00:00'),
(342, 258, '2022-03-09', 'Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají dostatečně. VO5 přesovuvá do další etapy, VO4 musí nazdrojovat nové lidi, J. Pošta dělá nábor. \nPlnění výsledků: dle harmonogramu na konci projektu  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) nutno uzavřít smlouvu o využití výsledků s firmou Expectit\nRizika: nedostatek HR - opatření - nábor nových lidí do VO4\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Pošta, R.Wawerka, J. Včelák, J. Dytrich, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - komunikace v režii firmy EXPECT IT\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-04-08 00:00:00'),
(343, 74, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: nedočerpávají se žádáme o změnu přesunu aktivit- mezinárodní workshop a zahraniční stáž do roku 2022.o přesunu prostředků potřebných k realizaci přesunutých výsledků, a to v kategoriích ostatní přímé náklady (550 tis. Kč) a cestovní náklady (100 tis. Kč) do roku 2022. Převedené prostředky budou využity za stejným účelem, jak bylo plánováno v návrhu projektu. Všechny plánované výsledky budou splněny do konce projektu. \r\nPlnění výsledků: plnění posunuto, ale bude splňeno\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: žádost nebude schválena. nízké . opatření probereme s vedením. případně se prostředky vrátí\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Lupíšek, Lexová, Mrkvičková, Tomešová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-05-04 00:00:00'),
(344, 2, '2022-05-26', 'Dne 9.6. proběhne kontrola projektu u hlavního řešitele. Za UCEEB je nutné dodat: \n Zprávu o stavu řešení - P. Hejtmánek\n>\nAktualizovaný plán projektového řízení - K. Mrkvičková prts. PŘ Dokumentaci k rolím jednotlivých členů řešitelského týmu.- náplně práce - K Pospíšilová\n Zápisy ze schůzek projektového týmu. - P. Hejtmánek\n>\nAktualizovanou analýzu rizik (rizika před projektem, v\n> jeho průběhu) s hodnocením jejich úrovně a opatřeními směřujícími k > jejich eliminaci. K. Mrkvičková prts. PŘ\n>\n ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-05-26 00:00:00'),
(345, 272, '2022-03-09', 'Před Kick-off\r\n\r\nAktuální stav projektu. Projekt ještě nemá podepsaný GA ze strany EU. Jakmile bude, můžeme oficiálně zahájit. Do té doby nezveřejňovat, nepoužívat.  \r\n\r\nPokud vše půjde dle plánu je plánovaný Kick off meeting v květnu v Norsku .   \r\n\r\nMichal připravil tabulku dle zapojení ČVUT v jednotlivých WP a alokaci lidí v projektu. Tabulka k dispozici na sharepointu viz odkaz dole.  \r\n\r\nSložení řešitelského týmů. Oproti návrhu se bude lehce obměňovat. Nutno najít extra člověka!! Využít spolupráce s Prahou, ta by částečně financovala., do konce března návrh smlouvy s Prahou, duben výběrové řízení.  Zodpovídá T. Vácha \r\n\r\nTomáš Vácha – min. úvazek, hlavní řešitel \r\n\r\nMichal Kuzmič – 0,1 expert – návaznost na předešlé projekty \r\n\r\nArchitekt – Bára Hejtmánková? Růža? Bude řešeno až si projekt „sedne“ \r\n\r\nWojtek - expert \r\n\r\nExpert- sdílená pozice s Prahou. Proběhne výběrové řízení. \r\n\r\nKačka – Admin podpora  \r\n\r\n \r\n\r\nPravidelné schůzky týmu1x měsíčně UCEEB ideálně přizvat řešitele za Prahu.   \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nOdkazy na úložiště:  \r\n\r\nSpolečné projektové pro celé konsorcium zde \r\n\r\nInterní UCEEB zde \r\n\r\n přítomni: Michal Kuzmič, K. Mrkvičková, T. Vácha, Wojtek', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-06-03 00:00:00'),
(346, 272, '2022-06-03', 'Čerpání prostředků: projekt je nazdrojován. V řešitelksém týmu T. Vácha, M.Kuzmič, B. Hejtmánková, K. Mrkvičková - admin\nPlnění výsledků: vrámci schůzky byl vytvořen harmonogram prací na rok 2022\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Hlavní řešitel je pracuje na UCEEB jen na částečný úvazek, Michal Kuzmič je velmi vytížený na jiných projektech, B. Hejtmánková pracuje jen načástečný úvazek na UCEB. riziko nedostatečné koordinace. Opatření pravidelné měsíční schůzky se zápisy a zodpovědnostmi. \nNutno udělat prezentaci ohledně projektu v rámci UCEEB a zapojit PR.  \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  T. Vácha , Michal Kuzmič, K. Mrkvičková, B. Hejtmánková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-06-03 00:00:00'),
(347, 51, '2022-06-15', 'Čerpání prostředků: – převod 199 917 ,2Kč z dalších přímých do osobních nákladů (pokrytí přečerpání z loňska + 20 000 navrch). Na podzim kdyžtak přesuneme víc, až budeme mít kalkulaci semináře. Na projekt budeme zdrojovat Karolinu Tomešovou jak maximálně to půjde – v příloze list návrh změny plus se navýší Robert tak, aby to vyšlo. u projektu uložen soubor s výpočtem změny\nPlnění výsledků: Kája dá dohromady zprávu o fungování Centra + v listpadu bude závěrečný seminář\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - -	Řešili jsme implementační plán Metodiky LCC a smlouvy k ní. Jakub a Robert se vyjádří, co je potřeba\nRizika: nejsou žádná závažná\nOstatní: Řešili jsme, že Karolina dostane DPP po konci roku, abych mohla pomoct se závěrečnou zprávou. \n\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-06-15 00:00:00'),
(348, 258, '2022-06-17', 'Schůzka s parterny. Přítomni. P. Kuklík, Petr Baláš, Včelák, Pošta, Mrkvičková- Eco Net - grantovky . Tvorba Spin off. Mají zájem na kvalitních výsledcích stavět spin off. \r\nDiskuse na navazující spolupráci v rámci OP TAK (Včelák, p. KUklík)\r\nRevize končící etapy- p. Kuklík- požadavky na náš tým - vyzkoušet funkčnost \r\nKomunikovat požadavky na skupinu psycholochů- T Vácha (K. Mrkvičková bude tlumočit), Enterprise architekutra - udělat typologii end useru - aby se dalo identifikovat, zda to máme kompletní. Jak donést informaci end- userovi - instruktážní videa? jinak? jak? \r\n\r\ntémata na navazující projekt : augmentit reality,  BMS- Building Management Systém - , vyhodnocování dat z mostů , dititální dvojčeata\r\n\r\nÚkol promyslet témata a v půli července bude další schůzka k přípravě OP TAK.\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-06-17 00:00:00'),
(349, 174, '2022-08-17', 'Schůzka k náležitostem před podáním průběžné etapové zprávy. \r\nNedočerpané prostředky se přesouvají do další etapy. \r\nVýsledky projektu: dle závazných parametrů je potřeba do konce projektu splnit dva prototypy ostatní výsledky - tři funkční výsledky zmíněny jen v podnikatelském záměru. Doproučuji je vytvořit a ve zprávách zmínit. \r\nZpráva je potřeba až na konci projektu nicméně doporučuji popsat i průběh řešení 2 etapy. Práce na projektu v druhé etapě se opozdily kvůli prodelení na straně hlavního řešitele a následně kvůli pracem UCEEB na projektu SOLARDECATLON. Nutno svolat schůzku s hlavním řešitelem - provede prof. Tywoniak v září. Nutno domluvit a synchronizovat postup dalších prací. Kája Tomešová nanominuje někoho z PO, kdo bude projektu dělat admin podporu. \r\n\r\nerpání prostředků: \r\nPlnění výsledků: \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-17 00:00:00'),
(350, 181, '2022-08-17', 'Nikolova obdržel šablony k výsledkům projektu. Software a Poloprovoz. Vyplní a pošle Dance Stolařové k zápisu do V3S. Danka přebírá projekt za Kačku \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-17 00:00:00'),
(351, 68, '2022-08-17', 'Výsledky projektu jsou splněny a zapsány ve V3S. Chybí zapsat dva články, Lukáš pošle jakmile budou zveřejněny. Kája určí, kdo bude místo Kačky dělat projektovou podporu, aby pomohla se zápisem článků a byla k dispozici i pro závěrečnou oponenturu. ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-17 00:00:00'),
(352, 171, '2022-08-30', 'revize neprobíhají- fakultní projekt', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-30 00:00:00'),
(353, 183, '2022-08-30', 'fakultní projekt- revize neprobíhají, jen případné ústní konzultace s hlavním řešitelem V. Zmrhalem\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-30 00:00:00'),
(354, 143, '2022-09-19', 'Čerpání prostředků: dle predikce - zbyde ke konci roku cca 120 000 na osobních, max.60 000 můžeme převést; Inosens - dočerpá; zřejmě změnové řízení UCEEB, nutno zpracovat do konce října\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek hotový, dokumentace bude zpracována do konce září;nutno začít řešit užitný vzor - projektové dodá patřičné formuláře; sw - hotový, nutno zpracovat dokumentaci; projektové - dodá info k minimálním požadavkům\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace - p.Mlejnek - publikace na konferenci Wood Rise 2022, bude dodáno k zápisu isu V3S;  v MDPI Forrest - nemáme, asi nebude\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ano, nový TAČR TREND VI (Hightimber),\r\nÚčastníci (partneři): ............ok, komunikace probíhá \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-09-19 00:00:00'),
(355, 138, '2022-09-19', 'Čerpání prostředků: dle predikce zbývá cca 120 000 na osobních, neměl by být problém s přesunem; cca 98 000 na cestovném/ost.přímých; \r\nPlnění výsledků: dle JV UCEEB není přímo zodpovědný za žádný z výstupů projektu; plánováno až na 8/23\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace  - konference CETRA 2022; \r\nRizika:viz analýza rizik \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): bez problémů, vše mají pod kontrolou \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-09-19 00:00:00'),
(356, 142, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků:  podčerpává se kvůli PIKům - to se převede, predikce 90%, za měsíc se jede do Norska, dočerpá se cestovný\nPlnění výsledků: V1 se přesunul na konec projektu, kvůli zpoždění realizace testovacího zařízení v Norsku. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Damgaard možná bude chtít věcné výsledky, plus posun oboru - budou články na nově získaných datech, které se získají. Hlavní je posun poznání, ale bylo by super, kdyby už sedla i ta turbína. Předpokládá se navazující projekt, pokud to půjde. Výsledky mohou odklonit současný směr poznání a výzkumu. \nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných), do dalších projektů LORCA a spolupráce s DAMGAARD\nÚčastníci (partneři):  komunikují\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - steering bude v Norsku. \n\nKontrola projektu - je dokončená, na straně UCEEB je to v pořádku. Strojárna ať si to řeší. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-03 00:00:00'),
(357, 259, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: ok, spíše méně, mzdy pod - srovná se v další etapě\r\nPlnění výsledků: ok, bude do konce projektu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):komercializace v plánu, 2 demonstrátory u klientů\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): ok, samostatní \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají na UCEEB \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-03 00:00:00'),
(358, 99, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: málo, ale od 1/10 navýšení perso, ale je třeba ještě víc; dořeší Jakub M. s J.D.\nPlnění výsledků: ok\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): budeme mít od partnera nevýhradní licenci k know-how získanému v projektu; vzájemná výměna licencí? Bude se řešit, musí být do konce projektu\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ok\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-03 00:00:00'),
(359, 97, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: podčerpané, protože se čerpají PIKy\nPlnění výsledků: dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: odešel Mlnařík, ale snad se vyřeší\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - teoreticky je to levnější varianta měřiče, ale teď to nevypadá na užití\nÚčastníci (partneři):  snad na ně nepřijde finanční kontrola\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(360, 236, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, ale řízeně\r\nPlnění výsledků: začít řešit ověřenou technologii, kdo to ověří\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): plný - bude Šlechta i Damgaard\r\nRizika: vyplněno do tabulky, je třeba včas řešit smlouvu kvůli Šlechtím právníkům - asi ze Šlechty nic nedostaneme.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) pouze Damgaard\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(361, 235, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: čerpá se přesně, Kuba možná řízeně podčerpá\nPlnění výsledků: řídí se SEVEn, Voříšek (hl.m.Praha) je vocas, co řeší Hlubučku a nedaří se nám s ním sejít. Na nás je jen pětina výsledku.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ovlivnění zákonodárství\nRizika: rizika, že to na Praze nestinou včas certifikovat, ale to nemáme v rukou\nOstatní: (přesah projektu do jiných) budoucí uplatnění Wavů\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \n          ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(362, 234, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: mzdy se jemně podčerpávají\r\nPlnění výsledků: Fuzit dělá SVÚM, je to jejich rybíz\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Damgaard chce používat, bude pravděpodobně licencvat od ČVUT\r\nRizika: cajk\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) je to prostě Wave - tzn. stále se posouvá celek\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(363, 150, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: po prodloužení by mělo být ok\nPlnění výsledků: v pořádku\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): tlačí se dál jako potenciální stálý zdroj energetického poradenství pro města\nRizika: neprodloužení - to by byl hodně velikej problém, asi se bude vracet\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  všichni parteři nedočerpávají\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(364, 81, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: kromě VO0 všichni nedočerpávají nebo nečerpají vůbec - Karolina zjistí, zda je to je kvůli OP PIK\nPlnění výsledků: Mihal nemá páku jak hlídat kolik kdo odvedl práce a kolik ho to stojí peněz jinak se vyýsledky plní a dost záleží na požadavcích Kladna\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - doplněno do dotazníku\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - díky SPARCs máme nové služby - dělali jsme pro Karvinou atd.\nÚčastníci (partneři):  je důležité, aby neodešel David Škorňa z Kladna, jinak ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-03 00:00:00'),
(365, 177, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: přesné, ok\r\nPlnění výsledků: ok, zbývá prototyp a poloprovoz; provedeny zkoušky, problém s poloprovozem (lepidlo není); dodat podklady k poloprovozu a prototypu; smlouva o výsledcích - začít řešit v lednu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): 1 článek publikovaný (chybná dedikace), 2. - vyjde ve sborníků (bude dodáno); \r\nRizika: viz záložka rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): trochu do ARV (obdobný systém)\r\nÚčastníci (partneři):  ok, v kontaktu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca jednou za 2 měsíce, dle potřeby i častěji;zápisy - budou; jsou prezentace\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(366, 181, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: mírně nedočerpává, bude vyrovnáno\nPlnění výsledků: má být sw (za 2.etapu); bude se dojednávat smlouva o výsledcích\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude článek, zaslat instrukce k publicitě\nRizika: viz záložka \nOstatní: (přesah projektu do jiných):SPARCS, TAČR P2H \nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca 1/měsíc,Nikola má poznámky\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(367, 199, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: přečerpává\r\nPlnění výsledků: prototyp - bude\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zřejmě bude publikace (zaslat instrukce)\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): v kontaktu, schůzky osobní, cca 1 za 3 měsíce\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(368, 237, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: čerpá se především na fakultě, která na tom nejvíc dělá, začíná se čerpat teď, končí PIKy\r\nPlnění výsledků: teď se začíná dělat na Funkčním vzorku, do konce roku bude postavený (minimálně na fotky :-) )\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: viz analýzu rizik, je třeba na revize zvát Vojtu Zavřela, má větší přehled\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zkonzultovat s Pluralem, co s podobnými výsledky, jak pracovat v synergii :-)\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(369, 246, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, čerpá to hlavně fakulta, za nás psaný Michal a Vachis, za VO2 v tuto chvíli nikdo napsaný není, časem se bude muset napravit\nPlnění výsledků: bude se dodávat dodatečné šetření a dávat dohromady podkladová studie, hodí se koordinovat UCEEB úkoly samostatně, začíná se řešit jakoby subdodávkou projektu pro FS, protože je to neukoordinovatelné (moc lidí), \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: koordinace je náročná, jak bylo očekáváno, ale nejsme na úrovni ohrožení dodání výsledků, přibírá se Michal Nesládek jako další pracovní síla\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nejvíc souvisí s dalšími ohledně centralizovaného zásobování teplem (CZT) - min 5 projektů, hodně rozsáhlé, Michalovina\nÚčastníci (partneři):  s FS se komunikuje, Feramat řeší Vojta Zavřel, snad ok, v tuto chvíli nemají mnoho úkolů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(370, 200, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: velké nedočerpání; budou další 2 lidi do týmu; na služby - vyčerpá se\r\nPlnění výsledků: zatím jednání, bude brzy rozhodnuto\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):DV - nové poznatky z experimentů; uplatnitelnost ve WH; článek ve Stavitelství - poslat info k publicitě \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): interní ad hoc, s partnerem cca 1 za 6 týdnů\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(371, 172, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: čekáme na \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(372, 122, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: lehce se nedočerpává, ale do konce roku bude ok; něco málo též na materiálních nákladech\nPlnění výsledků: už.vzory - do konce roku?\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): konference - proběhla, nevyšlo ještě (elektron.sborník); Psychologie - nerealizováno; celkem budou 2 články (1 za UCEEBem, 1 za NÚDZem - budou odevzdány do konce projektu, ne přijaty); licenční smlouva (smlouva o využití výsledků) se Spectrasolem je, s NÚDZ též\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne, ale bylo by dobré zajistit návaznost (zavádění na trh)\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dle potřeby, bývaly měsíční; zápisy v archivu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(373, 172, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: přečerpává se skoro o 200 tis. (VO2), VO3 o 200 tis nedočerpává, Tomáš o tom ví\nPlnění výsledků: není zažádáno o prodloužení projektu a tudíž končíme v 5/2023, v tuto chvíli již nelze prodloužit, po obsahové stránce čekáme, až to zasklí a zastřeší, jinak nemůžeme měřit\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(374, 121, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, hlavně na mzdách; materiální - dočerpají; zjistit FS (Kristina)\r\nPlnění výsledků: dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): FS - smluvnák, my - výhledově též; publikace - konference 2023\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do projektů ne, ale spíše do smluváku (uhlíkové stopy)\r\nÚčastníci (partneři):  Šenfeldr trochu tragédie, p.Pohloudek celkem ok; nový generální - začíná nám naslouchat; vše jede přes p.Pohloudka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, ob týden, zápisy jsou\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(375, 228, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: dost se nedočerpává; RP1 málo; nedočerpává se; max.100 000 FÚUP; začít masivně čerpat\nPlnění výsledků: články - Kr.zašle instrukce k publicitě;\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)zatím nerelevantní\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): týdenní\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-05 00:00:00'),
(376, 105, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: čerpání - přesouvá se po konci OP PIK, VO2 skoro nečerpá (až na Zavřela), VO5 také ne - odsun - po OP PIK, VO3 - ok. Cestovné - musí se hlídat, vyčerpaná velká část. \r\nPlnění výsledků: vše ok, to za co jsme zodpovědní je ok, jediný problém mohou být průtahy před našimi úkoly v rámci demonstrační budovy v Kašavě - pokud to začne hrozit, že se to nestihne, musí se VČAS eskalovat na General Assembly, jestli by nebylo dobré prodloužit projekt (třeba o půl roku) - Musí hlídat HONZA VČELÁK\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněno, vyjednává se i s RECUAIR o placené licenci ale není to nadějné - Hledáme partnera na výrobu a komericializaci (RECUAIR asi moc nadějný není). ,\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - 4 projekty na AHU\r\nÚčastníci (partneři):  Rýmařov stále bída, ale aspoň dodávají věci. RD řeší věci pomalu, pořád jsou dodělávky\r\npravidelné schůzky- probíhají, AHU jednotku koordinuje Dan A., Kašavu Pavel M. \r\n\r\n\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(377, 76, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: Robert musí optimalizovat, nyní se přečerpává. OPN jsou přečerpané\r\nPlnění výsledků: výsledek bude - PV forecast hybrid - je to dobré, PV forecast se propojil s TZB. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - ve spojitosti s PV forecast\r\nRizika: aktualizován\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - napojeno na PV forecast a řídicí algoritmy s AERS, celkový balík služeb\r\nÚčastníci (partneři):  Siemens je v roli konzultanta\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - Vláďa si to dělá sám\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(378, 210, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: teď se nedočerpává, ale to se dojede se, sdíleni s VO1, u materiálu se čeká na stavbu\r\nPlnění výsledků: výsledky do konce roku jsou rozpracovány, do konce října budou koncepty k review v rámci konsorcia\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - výsledky budou služby, které už dál nabízíme a nabízet budeme, zlepšuje to spolupráci s městem\r\nRizika: doplněna\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - cokoli napojené na eg. systémy budov - zkoušíme si jejich propojení\r\nÚčastníci (partneři):  prozatím bez problému\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - konají se jak interní na UCEEB, tak s v rámci českého kroužku, tak na úrovni projektu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(379, 185, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: přečerpává se, Robert to optimalizuje, nezapomenout na pravidlo 40 000 Kč na zaměstnance na etapu, změna rozpočtu není možná - služba v rozpočtu - ústav hydrodynamiky, může se nedočerpat (ale chce to kontrolovat rozpočet)\r\nPlnění výsledků: do konce listopadu musí být podaný užitný vzor Jirka dostál. Nyní se soustřeďuje na poloprovoz ČEZ, jde to do systému přímo v továrně. Karolina Jirkovi pošle instrukce ohledně užitného vzoru. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - asi zcela ne, ale propojilo to řešitelský tým na lidi ve velké energetice a ukázalo co a jak se má dělat\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) není\r\nÚčastníci (partneři):  skvělí, vše si vedou sami\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - Jirka je pravidelně v kontaktu s firmou\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(380, 260, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se - hodně, zbývají 2 mil. Kč, musí se rychle řešit (Wawerka), ostatní přímé -   Do konce projektu 200k - nutné co nejdříve dohodnout - může se koupit na budovu UCEEB, půjde tam IT, které mají povolené.\r\nPlnění výsledků: licenční smlouva - je dohodnutá, ale čeká na podpis. Musí se rozhýbat podpisové kolečko (J. Dytrich), v této chvíli se zkouší SW na budovách. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - do komercializace - možnost zakázek i nad rámec energocentra\r\nÚčastníci (partneři):  vedeme hlavně my, energocentrum vypomáhá\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) -a no\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(381, 215, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se VO5, VO4\r\nPlnění výsledků: Funkční vzorek - rozpracováno bude do konce projektu hotové, Zlínské stavby vyvinuli senzor (nechtějí sdílet data pro funkční vzorek; UCEEB musí na konci projektu předat licenci k 31/5/2023 - nachystá Kuba D. (aspoň 5% podíl na výsledku); závěrečný zpráva - sepsat\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nekomunikace, je nutné domluvit se s Vašíčkem za Zlínské stavby; PARTNER NESDÍLÍ INFO\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, V. Janovský, R. Wawerka \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Neprobíhají, J. Včelák se domluví s p. Vašíčkem na schůzce 10/10 ohledně výstupů projektu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(382, 258, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: nečerpá se\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek udělá 1 UCEEB, Protopyp jde za firmou EXPECT IT\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec), zase menší licence za nulu, za software zodpovídáme my za UCEEB nic (je dle žádosti 10 % za UCEEB - dá se provazba za UCEEB). Funkční vzorek majorita. \r\nRizika: není, vše je v pořádku není - schůzky probíhají. p. Kuklík řeší; \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):schůzky probíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(383, 178, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: zkusit do toho zapojit VO1, nedočerpává se (VO4 nákup tenzometrů)\r\nPlnění výsledků: užitný vzor - 6 měsíců před - řešit do konce 31/10- bezdrátový senzor - finální verze, poslat; musí být hotový užitný vzor v projektu (půl roku na vyřízení)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec);\r\nRizika: musí se podat přihláška pro užitný vzor do konce října 2022\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  J. Pošta, J. Včelák, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): neprobíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(384, 253, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: nečerpá se kvůli projektům OP PIK, které je nutné vyčerpat; měl by se čerpat materiál \r\nPlnění výsledků: software - fa Elixeum s.r.o. je zodpovědná za funkční vzorek-bude v pořádku během příštího roku. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude využití pro mostní konstrukce\r\nRizika: vše běží, jak má, žádná zjištěná rizika nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, J. Pošta, Š. Holečková, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):pravidelné schůzky probíhají jednou za 3 měsíce, další schůzka je plánovaná na 10.10.2022\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(385, 63, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: zbývá 1 rezervní plat, Martin bude optimalizovat, OPN - je objednaná zakázka za cca 151k Kč zbyde cca 6000, které se jednoduše utratí. \r\nPlnění výsledků: výsledky budou doručeny bez problémů - jen se nesmí zapomenout na grafickou úpravu. Dále musí JR a MV udělat byznys plán na využívání vyvinutého SW - jaký bude roční poplatek za využívání, jestli a za kolik se bude dávat jako nadstavba školení SB Tool CZ apod. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - projekt přinesl spoustu zakázek za cca 1 mil. Kč, a celkově pomohl posunout věci ohledně SB Tool. \r\nRizika: aktualizována - nejsou žádná zásadní, výsledky se dolaďují, jediné co je k dodání se kalkulačka, ale firma je spolehlivá. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - smluvní výzkum a SB tool a co je na to napojené, NCK II (případně), PPŽ s IPR, propojení s Automation4 timber\r\nÚčastníci (partneři):  di5 ok, RDR v rámci automation4timber\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(386, 220, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: hodně se nedočerpává, ale Robert má pod kontrolou\r\nPlnění výsledků: všechny výsledky odsunuty na konec řešení projektu, byla i kontrola v místě realizace projektu a vše ok, \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pravděpodobně jim půjde prodat infrakamera (to, co je zatím), \r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) my to chceme využívat i dál - Vítek by rád využil svítidlo nebo krabičku na strop jako detektor pádu v pečovatelské oblasti, v rámci TAKu by se hodila další firma, která má něco v každý místnosti uprostřed; nebo i počítání lidí v místnosti. Celkově je to drahé, rádi bychom snížili cenu a masově rozšířili\r\nÚčastníci (partneři):  spolupracují dobře, dělají to, co mají, jen je jemné zdržení, ale ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(387, 220, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: hodně se nedočerpává, ale Robert má pod kontrolou\nPlnění výsledků: všechny výsledky odsunuty na konec řešení projektu, byla i kontrola v místě realizace projektu a vše ok, \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pravděpodobně jim půjde prodat infrakamera (to, co je zatím), \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) my to chceme využívat i dál - Vítek by rád využil svítidlo nebo krabičku na strop jako detektor pádu v pečovatelské oblasti, v rámci TAKu by se hodila další firma, která má něco v každý místnosti uprostřed; nebo i počítání lidí v místnosti. Celkově je to drahé, rádi bychom snížili cenu a masově rozšířili\nÚčastníci (partneři):  spolupracují dobře, dělají to, co mají, jen je jemné zdržení, ale ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(388, 256, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: drobné nedočerpání, Robert to označuje za vzorový projekt v čerpání \nPlnění výsledků: jeden z prototypů hotový, na druhém se pracuje (je třeba jen sepsat)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): máme z toho 2 prototypy, chtěli by senzory používat, ale teď jsou malinko v existenční krizi\nRizika: viz přehled\nOstatní: (přesah projektu do jiných) jednáme s firmou o pokračování v TAK, teď jsou nejistí kvůli tomu, že dostanou menší míru podpory\nÚčastníci (partneři):  přešli do středního podniku, trochu to zkomplikovalo situaci a snad formálně pořešeno\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(389, 80, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: obrovské nedočerpání VO2 a VO5 - vědí, ale nyní se nedá nic dělat. Projekt se bude asi prodlužovat (te´d se začíná jednat s project officerem - musí se podle toho upravit rozpočet - roztáhnout o 6 měsíců déle - Zdeno bude informovat Káju, popřípadě ji do procesu zapojí)\nPlnění výsledků: UCEEB se snaží plnit výsledky jak jen to jde. změnila se místa demonstrací a jejich rozměry (radikálně se zmenšily), zároveň je problém s převozem použitých baterií přes hranice (nutná výjimka MŽP). Tonda Lupíšek byl v nějaké komisi projektu (reviews atd.) a chtěl se toho zbavit - Kája popožene, aby to udělal. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněn dotazník, pro nás asi nic moc. \nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nejsou\nÚčastníci (partneři):  jsme na nich závislí, ale nedá se víc dělat. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky k projektu s konsorciem\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(390, 128, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: dle plánu,bez problémů, rezerva čerpání je jeden plat\nPlnění výsledků: pouze přispíváme fakultě do zpráv, my zodpovědní nejsme za nic. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - formulář vyplněn\nRizika: nevyplňujeme, nemáme za projekt zodpovědnost vůbec žádnou :) \n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(391, 62, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: VO5 nečerpá jak má, musí nutně nazdrojovat lidi, aby se dočerpalo!, ostatní náklady - zbývá 95 000, musí se vyčerpat co nejrychleji - měla by se připravit tabulka na rozdělení ostatních přímých nákladů jako každý rok. \r\nPlnění výsledků: budou splněny, některé se dolaďují, VO2 software potřebuje dodělat rozhraní, studie je v přípravě - chybí grafická stránka\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - už je uzavřená licenční smlouva (věci z omic), SW VO2 bude volně dostupný, TUl si řeší samo\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - cokoli s PV forecast, a energetikou budov\r\nÚčastníci (partneři):  vše ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - an\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(393, 51, '2022-10-10', 'Čerpání prostředků: mzdy - bude navýšen Robert J. a přidán Antonín L., aby se dočerpalo (udělá JD). OPN - zbyde cca 10 tis, případný zbytek vyčerpáme ve mzdách. \nPlnění výsledků: seminář v přípravě, je zabookovaná místnost, připravuje se program\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - NR\nRizika: proběhla valná hromada, žádný projekt nevykázal zvýšené riziko nedokončení projektů. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-10 00:00:00'),
(394, 75, '2022-10-13', 'Čerpání prostředků: Dočerpá se.\r\nPlnění výsledků: Projekt prodloužen. Poloprovoz, pracuje se na něm.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): za současných podmínek není uplatnitelný, Elpramo nemá v tuto chvíli zájem na výsledku jko takovém, zkouší se to na jejich budovách, spíš by nám dlouhodobě mohli dávat data apod.\r\nRizika: vykázat správně všechny dokumenty\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) navazuje na všechny Vojtovy projekty - FlexiCoMix, GLocalFlex atd.\r\nÚčastníci (partneři): cajk, dávájí nám k dispozici jejich budovy na zkoušení\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n(zápis psán dodatečně, výpadek systému)            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-21 00:00:00'),
(395, 250, '2022-10-17', 'Čerpání prostředků: za VO2 ok, ale možná problém na straně Roberta W. za VO5 (Kuba D.? dořeší); vše vzít do materiálu, novou kontejnerovou jednotku\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek hotový, poloprovozy se řeší na konci projektu, prototyp jsou hotové, zpráva o poloprovozu, prototyp jen za námi, aby to bylo jen za námi (min. licenční náklady); poloprovoz licenci nastavit (KARBOX, dělají opláštění, baterky KARBOX - vše mimo nás; my děláme externí čerpadlo, logiku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licenční smlouva po konci projektu se bude řešit, snažit se do prototypu minimum...pro nás asi bude 50 %, i u prototypu kontejneru; prototyp Magdy udělat a pak se odrazit 50% + 50%.\r\nRizika: další schůzka 31/10, schůzky probíhají, jiná nejsou \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, T. Matuška, B. Šourek, N. Pokorný, Š. Holečková \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 6.10.2022 byla schůzka s partnery, bude se vykazovat do 30.11.2022\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-17 00:00:00'),
(396, 89, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: Dočerpá se.\nPlnění výsledků: Budeme prodlužovat hodnocení kvůli článkům. Obsahově v zásadě plníme.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Lepší pochopení transportu vlhkosti (plísní) ve dřevě. Teoreticky vazba na Moistureguard, ale nějak se k tomu nemají. Umí dobře modelovat šíření vody ve dřevě, hledá se možnost aplikace. Historické krovy. Dlouhodobé působení vlhkosti. Úpravy staveb – pro projektanty. \nRizika: nepřijetí článků\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Bude se navazovat dalším GAČRem – bude se podávat (začátek teoreticky 2024). \nÚčastníci (partneři):  V pořádku, komunikace leží hlavně na FSV.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(397, 188, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: Potřeba pohlídat dočerpání, v tuhle chvíli se nedočerpává (Vítek měl špatný výpočet), je třeba víc nazdrojovat a taky vyplatit odměny. Dan s Vítkem se musí domluvit taky s FBMI co se týče kofinancování. \nPlnění výsledků: V zásadě se plní,na nás leží Prototyp, který je právě ve výrobě a do konce projektu se bude zkoušet, software je ve vývoji, ale zatím se stíhá\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Rozhodně ano, ideálně v dalším projektu projít zdravotnickou certifikací. Vlastnictví je rozděleno od začátku projektu, je třeba pohlídat, aby se řádně dodrželo ve smlouvách o implementaci. Očekává se licenční smlouva a zisk.\nRizika: Nedočerpání, potřeba dobrého ekonomického využití know how\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ano, ideálně pokud nějaký umožní certifikaci\nÚčastníci (partneři): cajk\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(398, 53, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: Přečerpává se kvůli mzdám Petra Hájka, ale je to vědomé. Aby se vyčerpali peníze z ostatních přímých, plánují se konference, pokud se nezadaří, hold se bude vracet, další pokusy o úpravu rozpočtu se nezdařily (MŠMT, co naděláš)\nPlnění výsledků: ano, vše bude \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): především navázání kontaktů, publikace hojně citované\nRizika: nedočerpání\nOstatní: (přesah projektu do jiných)budou následné projekty\nÚčastníci (partneři): nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(399, 333, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: nastaveno\nPlnění výsledků: zatím se začíná, navazuje se na předchozí a souběžné projekty, výsledky pracují s dlouhodobými daty, píšou se první články\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): jedná se o základní výzkum, informace mohou pomoci ve všech projektech zelených střech, zazeleňování a všobecně skladbě substrátů apod.\nRizika: viz tabulka (jemné zpoždění kvůli pozdnímu začátku projektu a taky osekání rozpočtu, ale snížil se adekvátně rozsah, také nárůst cen materiálů)\nOstatní: (přesah projektu do jiných) ano\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(400, 226, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: silně nedočerpává, možno převést pouze cca 40 000 mezi linkami; FÚUP cca 75 000; 630 000 nedočerpáno ve mzdových, možno navýšit mzdy u stávajících pracovníků?; nutno probrat s Martinem Volfem; možnost převodu peněz na fakultu? nutno navýšit čerpání; bude řešit Martin V. + Petr H. ve čtvrtek\r\nPlnění výsledků: 1 publikace - Slovinci, Tomáš 2 v přípravě - bylo odesláno, bude potvrzení o přijetí článku; Tomáš Vl.zašle podklady Kristině\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): viz výsledky\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): -\r\nÚčastníci (partneři):  ok, smlouva není\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc, jinak elektronická komunikace\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-18 00:00:00'),
(401, 87, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: dle tajemníka lze v řádu 2 dnů očekávat problém (přesuny GAČR) - vtip\r\nPlnění výsledků: prý ok, ale... 1  článek (0,5) - je podáno, under review, nestihne se do konce roku; Terka - zkusí podat ještě náhradní?\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): viz publikace\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok; dostali dotaci později - zdržení v aktivitách - budou realizovat i po skončení našeho projektu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): bez odpovědi\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-18 00:00:00'),
(402, 176, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: navýšit čerpání\r\nPlnění výsledků: ok, zpracovávají se formuláře k fčnímu vzorku a ověř.technologii\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):ne\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): ok  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc, většinou distančně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-18 00:00:00'),
(404, 91, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: problém s přečerpáním projektu, převede se mezi osobními, pronájem se utne, a peníze by měly vyjít dobře, subdodávky NanoFarma - faktura k tomu vystavena? je na to smlouva - 80.000,- předání do konce září, H. Vanžura pořeší s p. Amlerem\r\nPlnění výsledků: bude užitný vzor nakonec; vyšší hodnota; funkční vzor bude a užitný vzor bude přihlášený. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím se neví; mohla uvidíme na konci projektu - \r\nRizika: musí se dořešit licence, dávat články, podělit se o výsledek, projekt končí, co se bude dít s výsledky, pak event. 50:50 rozdělení duševního vlastnictví - firmy u UCEEBu, smlouva např. s ProNanoTech s.r.o. (licenční smlouva)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): pak další spolupráce NANOPACH...možná nebude užitný vzor,\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(405, 248, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: řeší se audit, oba partneři se podělí o náklady na audit, min. audit 50.000,- s BDO, objednat rovnou Martina Špičková audit; p. Závodská letos, rozpočet-stejný projekt, i její část; audit na PRoNanoTech je volba p. Závodskou, jen experimentální vývoj\r\nPlnění výsledků: do konce dubna 2023 se musí podat užitný vzor\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): licenční smlouvu; \r\nRizika: kofinancování projektů VO6!\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):   J. Rulc, J. Vanžura, J. Dytrich, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy: probíhá \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(406, 273, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: subdodávky se nečerpají, přesun mezi subdodávkami a mzdovými - do jaké výše? Pravidla? Žádost o změnu  by se musela podat!!!Pozor - 10. listopadu změny - hlásit! FÚP je 5 %. v TRENDU! ověřit, jestli lze navýšit režie; převod do režií, zda lze přesunout prostředky, \nPlnění výsledků: schůzka konsorcia, zda ano, ale pokud se posune termín. v etapě nic není, je ta věc...\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): funguje,dělá na tom Ana Novotná, Bruno Sopko, výsledky zajímavé; potenciál podat 3x užitné vzory, \nRizika: Poloprovoz - někdo vybral špatný typ výsledku, požádat o změnu výsledku, dle popisu, březen revize, stihnout podat, aby se to stihlo, 3 publikace; dle plánu se povedlo eliminovat\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(407, 275, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: problém s dodávkami materiálu, spec. membrány, my nedokážeme udělat, supluje výpadek partner, VŠCHT dle plánu, SINTEF zpoždění; nedočerpává se - je to KAPPA 1; 2 mil. na ostatních příjmech-výdaje sem se přesunout z ODOROLOGIE, NANOPACH\nPlnění výsledků: zatím není relevantní - rok 2024\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: kofinanc\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(408, 65, '2022-10-21', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se ve mzdách (původně se převádělo z materiálu do mezd), ale materiál se přečerpal - bude se saturovat materiál VO1 a VO4 a mzdy VO1 - Karolina upravi rozpočet tak, aby se dal srovnat plánovaný rozpočet a ten v projektovém řízení. \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: rozpočet - musíme dořešit do konce října. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-21 00:00:00'),
(409, 277, '2022-10-24', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, 450 tis. není dočerpáno-převézt do příštího roku, změna tarifu? část práce do příštího roku, alokaci hodin domluvit na TAČR, víc lidí, více pozic-návrh poslat na změnu hodin u tazatelů nebo zástup Wojtka o dalšího řešitele týmu (pokud navýšené FT); \r\nPlnění výsledků: obsahově běží dobře, pravidelné schůzky se zástupci resorty, publicita běží - workshopy proběhly v říjnu 2022\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedočerpání projektu, ad-hoc úkoly od poskytovatele nad rámec projektu\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, R. Wawerka, T. Vácha, M. Rutová, Š. Holečková \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají, kontrola každého WP\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-24 00:00:00'),
(410, 110, '2022-10-24', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, partner nechce radši změnu, ale pokusíme se ho přesvědčit, že nám to povolí. Přesun asi 300 000 na mzdách do 2023 (40%).\nPlnění výsledků: 3 konferenční příspěvky hotovy, jemné zpoždění s publikacemi (chybí 2 impakty), ale pracuje se na nich, na konci roku se oba odešlou na recenzní řízení. Není to tak úplně v našich rukách, publikuje UTAM a Mendelu, my děláme černou práci :-)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): souvisí s větším využitím dřeva ve stavebnictví\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných): do aplikovaného projektu to zatím nevypadá, spíše jsme jenom v ZV, může nám pomoci v technických normách.\nÚčastníci (partneři): cajk \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-24 00:00:00'),
(411, 2, '2022-11-01', 'Čerpání prostředků: nedočerpá se mzdy\nPlnění výsledků: metodika je právě cerfikována, impaktovaný článek-čekáme, byl schválen 7.10.2022 a čekáme na vydání-musíme zadat do 31.12.2022\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-11-01 00:00:00'),
(412, 317, '2022-11-01', 'Čerpání prostředků: nedočerpávají se mzdy, M. Volf to přeúčtuje z ARVu, projekt se bude prodlužovat, čerpání by mělo být v pořádku  \r\nPlnění výsledků: případové studie, prezentované na workshopu, budou 2 do konce roku, \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): metodika-bude komercializovaná, vznikne postup, jak využít životní cyklus v ČR-metodika pro obecní poznání, předáme řídícímu orgánu; výsledky budou do konce projektu\r\nRizika: riziko, že nebude prodloužen projekt - na základě pouze neformální žádosti\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):není\r\nÚčastníci (partneři):  B. Vlasatá, J. Dytrich, Š. Holečková, M. Volf\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-11-01 00:00:00'),
(413, 230, '2022-11-01', 'Čerpání prostředků: nečerpá se!\r\nPlnění výsledků: bude odloženo dodání Toolboxu, zjistit od koordinátora, zda je to v pořádku ohledně ERA-NET\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude vyvinut toolbox a bude řešena komercializace, domluvit se na ochraně duševního vlastnictví - komercionalizace domluvit?\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  N. Skandalos, J. Dytrich, Š. Holečková, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-11-01 00:00:00'),
(414, 161, '2022-11-16', 'Čerpání prostředků: o nedočerpání se ví, na diskusi s tajemníkem\r\nPlnění výsledků: 1 článek, účast na konferenci partneři; pracuje se na zprávě\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): za UCEEB nic\r\nRizika: čerpání\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): byla Voda ve městě, jinak nic\r\nÚčastníci (partneři): ok, naš zapojení malé\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-11-16 00:00:00'),
(415, 269, '2023-02-13', 'Čerpání prostředků: od 1. 1. 2023 zdrojován pouze Tonda Lupíšek. Do revize v březnu 2023 upřesnit ostatní členy týmu dle návrhu a předpokládané čerpání. Dojde ke změně hlavního řešitele a k přesunu mzdových prostředků do ostatních přímých nákladů. Až po schválení změny stran GA ČR.  \nPlnění výsledků: zasílat průběžně Markétě; Tonda zpracuje publikační plán\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: změna hlavního řešitele\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Tonda Lupíšek, Wojciech, Tomáš Vácha, Martina Špičková, \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ad hoc dle potřeby; zápisy atd viz Teams v projektu složka \"CZ\"\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-02-13 00:00:00'),
(416, 199, '2023-03-14', 'Čerpání prostředků: ok\nPlnění výsledků: zbývá poloprovoz -  bude,podklady (formuláře) zaslány \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - know-how firmy, my testujeme; licence - připomenout se tajemníkovi v květnu; publikace nebudou\nRizika: vše dle plánu, nic snad nehrozí\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  ok. s další spoluprácí se zatím asi nepočítá, uvidíme\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou v kontaktu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-03-16 00:00:00'),
(417, 177, '2023-03-14', 'Čerpání prostředků: něco zbyde na mzdách, cca 23 000\nPlnění výsledků: zbývá prototyp a poloprovoz (bude po velikonocích), podklady/formuláře zaslány; \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace- problém s dedikací na projekt; bude ještě článek ve sborníku, ale to už bude projekt v implementaci; licenční smlouva - začneme řešit koncem května, nutno dohodnout s Dekmetalem\nRizika: vše běží, jediným rizikem, že to nemusí fungovat\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-03-16 00:00:00'),
(418, 181, '2023-03-14', 'Čerpání prostředků: ok, na materiálu 48 000 - vyřešit do konce března; celkem zbyde cca 30 000\nPlnění výsledků: ok, zbývá poloprovoz - prý běží; k sw nutno ještě vyplnit košilku (podklad pro V3S); vše jde spíše za Feramatem, Nikola vypomáhá\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): licence - připomenout tajemníkovi během května; článek - Nikola a Feramat\nRizika: ne\nOstatní: (přesah projektu do jiných): zájem o další spolupráci\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhá\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-03-16 00:00:00'),
(419, 174, '2023-03-16', 'Čerpání prostředků: lehce se přečerpává na mzdách - bude řešit M. Volf (dáme mu vědět). \nna materiálu zbývá 628 tis.  -je potřeba se sejít ze ZEBR a vybalancovat čerpání tak, aby to vyšlo v rámci podmínek OP PIK Aplikace. UCEEB může mít maximálně 49% čerpaných nákladů. Můžeme vyřešit tak, že potřebný materiál koupí partner. \n\nPlnění výsledků: není problém, bude splněno - i ZEBR slíbil. Kája najde, jestli už je někde návrh rozdělení výsledků\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - ZEBR bude mít zájem o využití výsledků - možná licence - nutné určit podíly na výsledcích\nRizika: doplněna\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-16 00:00:00'),
(420, 260, '2023-03-17', 'Čerpání prostředků: OPN - chybí 40 000, je nutno vyčerpat ASAP, je potřeba kontaktovat Energocentrum, kolik čerpají a jestli dočerpají kvůli poměru rozpočtů (UCEEB nesmí mít než 49,9% nákladů). Pozor na nedočerpání mezd - RW tvrdí, že má pod kontrolou. \nPlnění výsledků: poloprovoz si řídí Energocetrum  -vše běží,  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - je podepsaná licenční smlouva\nRizika: jediné riziko je nedočerpání mezd, pokud se nedočerpají OPN, tak to tolik nevadí, pohlídat 50%\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-17 00:00:00'),
(421, 185, '2023-03-17', 'Čerpání prostředků: osobní jsou ok, OPN je nutné objednat ASAP. Pohlídat 50% limit podílu UCEEB na nákladech projektu.\nPlnění výsledků: budou bez problémů, užitný vzor už je udělený\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - licenční smlouva - udělat LS za 10k CZK a pak případně procenta z prodeje - nutno začít řešit, aby to bylo do oponentního řízení\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nUž je jistý oponent - odsouhlasený API. \n\nvšichni byli informováni o průběhu oponentního řízení a toho, že PO pošle souhrnné informace a podklady. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-17 00:00:00'),
(422, 178, '2023-03-20', 'Čerpání prostředků: VO4 i VO5 nedočerpává, navázáno na partnera, který nečerpá, jak má. VO4 a VO5 bude mít nedočerpáno cca 250 tis. na osobních nákladech. \nPlnění výsledků: prototyp - UCEEB pracuje na dokumentaci, bude v pořádku, Užitný vzor byl nahlášen do EZOP v říjnu 2022 a na ÚPV v lednu 2023, řeší p. Dušková, dle info od Martina Hataje, by to mělo být v pořádku - urgence konec března 2023 Štěpánka\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): J. Pošta připraví a vykomunikuje s partnery Licenční smlouvu\nRizika: nedočerpání projektu, že se nestihne schválit užitný vzor na ÚPV\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): J. Pošta, J. Dytrich, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-03-20 00:00:00'),
(423, 215, '2023-03-20', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, zjistit, jak na tom je partner Zlínské stavby, od toho se bude odvíjet, jak má dočerpat UCEEB, mělo by být jinak za nás dočerpáno v pořádku.\r\nPlnění výsledků: p. Vašíček-Zlínské stavby, poslal 14.3.2023 senzor, ke kterému nejsou žádná průvodní data, řeší V. Janovský, UCEEB bude mít plnění v pořádku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): příprava licenční smlouvy - příprava J. Dytrich+ Štěpánka, smlouvu bude komunikovat s partnerem J. Včelák\r\nRizika: partner chce zažádat o prodloužení projektu, riziko, že partner nečerpá\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, Š. Holečková, V. Janovský, J. Včelák, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): neprobíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-03-20 00:00:00'),
(424, 258, '2023-03-20', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, ale bude ok na konci projektu v osobních nákladech, u materiálu asi 10% nebude dočerpáno\nPlnění výsledků: prototyp jde za firmou EXPECT-IT, Funkční vzorek za UCEEBem - V. Janovský má rozpracovanou dokumentaci, vše by mělo být ok.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): vykomunikovat licenční smlouvu - J. Včelák, připraví podklady J. Dytrich+ Š. Holečková\nRizika: úskalí - jak domluvit a rozdělit % duševní vlastnictví u smlouvy\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, R. Wawerka, V. Janovský\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-03-20 00:00:00'),
(425, 173, '2023-03-23', 'Čerpání prostředků: Osobní - VO5 dočerpá, VO3 chce dát odměny - je tam interní pravidlo max. 2 platy po 1 platu za měsíc. Za VO3 nejde dočerpat. Materiál se vyčerpá rozšířením výběrka na IT. PO ukončení nákladů napsat Karolíně Pospíšilové, že už se víc nebude kupovat. \nPlnění výsledků: Výsledky by měly být splněny, hlavně to jde za Energocentrem, co se týče výsledků bude standardní licenční smlouva. Je potřeba se dohodnout rozdělení % výsledků. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nejsou žádná zásadní. Výsledky budou, většina jde za partnerem. Pohlídat prototyp - musí mít prototypovou zkoušku. \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - dlouhodobá spolupráce s Energocentrem, podávají se další projekty\nÚčastníci (partneři):  - bez problémů', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-23 00:00:00'),
(426, 188, '2023-03-31', 'Čerpání prostředků: Na mzdových zbývá 284 314,-, Vítek chce rozdat na odměnách, je potřeba rozložit do dvou měsíců - je potřeba opětovná kontrola, aby se stihlo určitě vyčerpat\nPlnění výsledků: Je v podstatě splněno, Vítek dodá podklady pro evidenci do všech systémů.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licenční smlouva a Smlouva o využití výsledků byla zaslána VIVA, momentálně ticho po pěšině. Bude navazovat další projekt OP TAK, kde se předpokládá, že se na tyto výsledky bude navazovat. Jedná se o skutečný zájem. Jednání o smlouvě v tuto chvíli řeší Vítek, konzultuje Jakub D.\nRizika: Nedostatek lidí na programování - výstup, který je od toho odvislý ale není závazný, takže nehrozí finanční sankce, pouze zpoždění se skutečným kvalitním výstupem.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Navazující OP TAK.\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-03-31 00:00:00'),
(427, 256, '2023-03-31', 'Čerpání prostředků: přebývá materiál, bude se řešit příští týden, Vítek s tím počítá.\nPlnění výsledků: splní se, Vítek pošle podklady Dance k evidenci\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) o licenci se vede jednání, použití chtějí, zatím není vyjednaná cena.\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Softlink se stal středním podnikem a už se jim Aplikace (dotace) zdaleka tak nevyplatí, v tomto smyslu spolupráce pozastavena.\nÚčastníci (partneři):  Danka, Kuba, Vítek, zápis poslán vedoucím VO\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-03-31 00:00:00'),
(428, 220, '2023-03-31', 'Čerpání prostředků: Mírně přečerpany materiál, trocha materiálu se může přesunout do Softlink. Nevyčerpané služby za 108 000,-, zodpovědnost Jan Včelák – zakázková výroba plošných spojů, Evermax, slíbil, že vyčerpá (svědci: Danka, Kuba D. a Vítek, Včelák se potutelně usmívá), na mzdových zbývá 230 000,-, Robert W. Vítkovi slíbil, že vyřídí\nPlnění výsledků: splní se, Vítek pošle podklady Dance k evidenci\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Sanssouci nemá zájem o využití, bude se tvořit \"pro forma\" licence\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Ve spolupráci se Softlink již pokračuje Honza Pošta s OP TAK\nÚčastníci (partneři):  Vítek, Jakub, Danka\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-03-31 00:00:00'),
(429, 269, '2023-04-05', 'Čerpání prostředků: malé čerpání (po skonční OP PIK bude čerpání intenzivnější)\nPlnění výsledků: Publishing Plan nastaven (na konci roku snad první publikace)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-04-05 00:00:00'),
(430, 269, '2023-04-05', 'Rizika: GAČR nemusí schválit změnu hl.řešitele; James Evans - následně bude možná fakturace na základě objednávky (smlouva není nutná) a nabídky\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  Příprava setkání s polským partnerem na UCEEB\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ad hoc; pravidelné schůzky probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-04-05 00:00:00'),
(431, 259, '2023-04-27', 'Čerpání prostředků: vše jak má být\nPlnění výsledků: fční vzorek a prototyp - vše se včas splní, podklady Zbyňkovi zaslány 10.3.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): smlouva se bude řešit v průběhu května\nRizika: nic extra; zamítnut navržený oponent, řeší se to (J.Maščuch)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): návaznost v OPTAK\nÚčastníci (partneři): ok, Kristina ohlídá/vykomunikuje náležitosti závěr.zprávy + oponentního řízení \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ok\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-04-27 00:00:00'),
(432, 253, '2023-06-14', 'Čerpání prostředků: nečerpá se, bude práce dost v r. 2024, takže bude přesun cca 500mil. převést, nečerpá se materiál VO5,ale bude vyčerpáno. R. Wawerka musí začít čerpat. TM STAV - domluva s p. Kratochvílovou budou platit snímače, TM STAV nezajistili most.\r\nPlnění výsledků: Funkční vzorek - UCEEB, dodají v roce 2023 celý systém měření, - most Havlíčkův Brod, Software Elixeum\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude Smlouva o využití výsledku, zkusit tlačit na licenční smlouvu a vyjednat to na ŘSD (p. Ryjáček) - rozdělení mezi UCEEB a Elixeum, ale primárně to bude za UCEEB a dohoda s Elixeem. Závěrečnou smlouvu musí podepsat rektor pro více součástí ČVUT.\r\nRizika: pozor na převod prostředků! - prověřit převod mezi položkami, převod z mezd na materiál-zkouknout!; \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Pošta, Š. Holečková, M. Rutová, Z. Schmidtová, J. Včelák\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): naplánovat schůzku projektu-léto 2023\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-14 00:00:00'),
(433, 253, '2023-06-14', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-14 00:00:00'),
(434, 230, '2023-06-15', 'Čerpání prostředků: Čerpá se dle plánu. \nPlnění výsledků: Výsledek-toolbox bude hotový do konce roku 2023, report za r. 2022 schválený od TAČR, taktéž byl potvrzen LP-RTU report na ERA-NET.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Štěpánka prověří, jak je to v návrhu projektu, bude asi jen smlouva o využití výsledku\nRizika: zatím žádná\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  N. Skandalos, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):probíhá pravidelná komunikace s LP-RTU, na podzim bude meeting v Rize\n            ', 'Štěpánka - zjistit podmínky u výsledků-jak je to s IP', 'holecste', NULL, '2023-10-03 09:35:41', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-15 00:00:00'),
(435, 323, '2023-06-15', 'Čerpání prostředků: Projekt začal letos, bude se čerpat více po ukončení OPPIKů\nPlnění výsledků: První výsledky v r. 2025, funkční vzorky.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude se vyjednávat na konci projektu\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Dostál, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková, M. Růtová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-15 00:00:00'),
(436, 248, '2023-06-19', 'Čerpání prostředků: čerpání lehce přes, objednaný audit, který se bude dělit mezi ProNanoTech a UCEEB\nPlnění výsledků: ano, užitný vzor zpracován a bude podáno na ÚPV\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Rulc, E. Amler, K. Houšková, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-19 00:00:00'),
(437, 81, '2023-06-26', 'Čerpání prostředků: musíme aktualizovat rozpočet v Projektovém řízení (8k mzdy ve VO0) rovnoměrně do konce projektu, musíme zjistit kolik zbývá dočerpat  - a podle toho upravit čerpání - pošleme report vedoucím VO, cestovné je pořešeno od Michala. OPN - bude studie pro Nikolu P. neměl by být problém. Stáhne se Jana C. z ostatních do SPARCS. Kája pošle Michalovi stav čerpání a počet PM dosud vyčerpaných. \r\nPlnění výsledků: dle plánu, Michal pošle Káje nový výsledek, aby ho přidala do PŘ\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Michal pošle Káje nový výsledek, aby ho přidala do PŘ - D7.3', 'kuzmimic', NULL, '2024-05-22 04:37:33', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-26 00:00:00'),
(438, 333, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: V osobním bude přečerpáno (107%) - Martin poladí, minulý rok bylo trochu nedočerpáno v osobním (132 tis.), od září se bude přenastavovat. Přidá se Bára a v září se přenastaví tak, aby to vyšlo.\r\nPlnění výsledků: 1 impakt Marka Petrejeho, 1.Q, Danka dostane ke kontrole, další článek je v recenzním řízení, další se píše, řešení je jemně ve zpoždění\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): snažíme se získat Isover, ale zatím se nedaří\r\nRizika: stále se bojuje se sníženým rozpočtem z počátku, je možné, že nám ten první impakt neuznají, protože malinko víc vychází z jiného projektu\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  nejsou\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \r\n            ', 'Martin pořeší přečerpávání mezd', 'volfmar3', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-27 00:00:00'),
(439, 288, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: už jde lépe, v prvním období podčerpáno\r\nPlnění výsledků: nutno rozklíčovat, kolik čeho má být splněno; zatím proběhlo několik roundtablů\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): projekt v začátcích\r\nRizika: viz záložka rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do všech cirkulárních projektů (COST, Sigmy etc.)\r\nÚčastníci (partneři): ok, ale některé nutno hlídat; všichni aktivní \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, 1/měsíc, zápisy ano; UCEEB týdenní frekvence\r\n            ', 'přehled plnění výsledků - v součinnosti s projektovou podporou', 'vlasabar', '2023-07-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(440, 288, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-27 00:00:00'),
(441, 121, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: ok, spíše více; přečerpáno na cestovném a dalších provozních - bude se přeúčtovávat? Zjistí Kr.;roční licence Archicad - v posledním roce - nárokovat poměrnou část (nebo neuvádět, že se jedná o roční licenci)\r\nPlnění výsledků: zatím dle plánu; pozor na povinnou publicitu, dedikace u příspěvků\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): FS možná smluvák; UCEEB - též možný smluvák, jiné téma, stejný postup; \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):můžeme jiné firmě nabídnout obdobnou aktivitu; konference \r\nÚčastníci (partneři): stále platí, že Šenfeldr trochu tragédie, p.Pohloudek celkem ok; nový generální - začíná nám naslouchat;\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): obtýden\r\n            ', 'přečerpání na ost.přímých - co dál?', 'reistkri', '2023-07-17', '2023-10-11 10:58:13', 'reistkri', 'hlídat RD Rýmařov - personální obsazení (viz analýza rizik)', 'divisja4', '2023-10-02', '2023-10-11 16:14:07', 'reistkri', 'hlídat p.Šenfeldra (čerpání etc.) - nutná včasná komunikace', 'reistkri', '2023-12-31', '2024-08-07 13:59:52', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(442, 236, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: čerpá se, jak má. Čerpaly se PIKy, do konce roku se dočerpá.\r\nPlnění výsledků: Všechno bude.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Standardní Kubova licence pro licenci.\r\nRizika: kontrola financí u partnera, minule byl trochu zmatek\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nikdo neví\r\nNepřítomen Maščuch.\r\nÚčastníci (partneři): \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): v kontaktu dle potřeby\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(443, 97, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: čerpali se PIK, je nazdrojováno\r\nPlnění výsledků: SVÚM podává Fuzit, dána plná moc, mělo by být podáno\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): klasická Kubova licence pro licenci\r\nRizika: nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nebude návaznost\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\nNepřítomen Maščuch.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(444, 234, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: čerpaly se PIKy, je nazdrojováno\r\nPlnění výsledků: Bude se žádat o posunutí dodání Fuzit - Danka pouze nahlásí na TAČR, není třeba změna\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude standardně\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím nevidíme\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\nNepřítomen Maščuch.\r\n            ', 'nahlásit na TAČR posunutí výsledků (Fuzit)', 'stoladan', NULL, '2023-11-02 16:00:17', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(446, 150, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: Bude se vracet. Nejsou vyčerpány zdroje na externisty. Kuba bude zdůvodňovat nedočerpání prostředků pro akademický senát. Kuba ještě navyšuje úvazky a zkusíme vyplatit odměny\r\nPlnění výsledků: Splněno, musí se pouze dobře vykázat.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: něco nám finančně neprojde, je to nový projekt, nebo to nezvládneme s Kubou dočerpat\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) možná návaznost dalších projektů s APES - další EUKI, Théta - vzdělávací projekt nebo projekt další podpory energetických komunit. Bude workshop, kde se to vyřeší. Vzniklo několik návazných smluváků s obcemi - celkově je to dobrá publicita a networking.\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou dle potřeby\r\nNepřítomen Maščuch.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(447, 142, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: na 85% - musí se trochu přidat, aby bylo min. 90%\nPlnění výsledků: je zažádáno o změnu výsledků. 1 upraven, 1 přidán, 1 dospecifikován\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - doplněn formulář na FORMS\nRizika: aktualizována - problém možného nedosažení výsledků - zažádáno o změnu\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - možná Théta na podzim\nÚčastníci (partneři):  Norové nakonec něco mají, takže výsledky by se dotáhnout mohli\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) -  je potřeba udělat steering committee a vyřešit audit. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-28 00:00:00'),
(448, 237, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: nedočerpané osobní, protože se čerpali PIKy, od června nazdrojováno\nPlnění výsledků: podle plánu, vymýšlí se algoritmus pro Prototyp Regulusu - demostrace se bude instalovat na podzim (u zaměstnance Regulusu, někde na Moravě), aby se to stihlo v dalším roce naměřit.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): plánuje se, že bude Regulus pak využívat\nRizika: místo dvou demonstrací bude jenom jedna, protože na to není dost peněz, bude se pytlíkovat z jinejch projektů, ale možná se bude moct dotovat z mezd, když vyjdou jiné projekty. Naštěstí v projektu byla slíbena opravdu jen jedna demonstrace.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Překryvy s Vláďou Martínkem, ale Regulus si sedí na svém know how, takže nebudou nic sdílet. Zvážit, jestli si nějak nevyřikat témata.\nÚčastníci (partneři):  komunikace v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou, koordinuje hlavně Vojta Zavřel\n            ', 'Danka nadnese Káje, jestli nějak nekomunikovat překryv témat.', 'stoladan', NULL, '2024-05-24 09:58:30', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(449, 226, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: prý super, jen je třeba nadefinovat, kdo bude na DPP\r\nPlnění výsledků: letos mají být 3 menší konference; rozklíčovat výsledky - celkem 12 příspěvků na konferencích, kolik jde za námi a kolik za Slovinci? Nebo jsou společné? Jak to bylo v projektu myšleno?; dále možnost publikace - ale vyjde na 50 000 Kč - přesun z materiálu do služeb? Zvážit, zda se to vyplatí\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):ne\r\nRizika: viz analýza rizik - zatím vše bez opatření\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): jednání se 2 partnery o potenciální spolupráci\r\nÚčastníci (partneři): ok, prý super spolupráce \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc', 'rozklíčovat výsledky - celkem 12 příspěvků na konferencích, kolik jde za námi a kolik za Slovinci? Nebo jsou společné? Jak to bylo v projektu myšleno?', 'reistkri', '2023-08-31', '2023-10-26 11:40:22', 'reistkri', 'nadefinovat, kdo bude na DPP (v součinnosti s M.Volfem - a Petrem Hájkem?)', 'vlachto1', '2023-07-17', '2023-10-30 14:39:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(450, 246, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se v podstatě vůbec, lidi jsou nazdrojováni, ale je to pořád málo. Zbývá 150 tis. v ostatních přímých.\r\nPlnění výsledků: dvě skupiny - technická, která řeší simulace, a pak druhá konzultační - případové studie s konzultačkama, minulý měsíc byla schůzka na MPO (konečně), takže snad v pořádku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): MPO s tím počítá\r\nRizika: vyplněna tabulka, řeší se uplatnění výsledků\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): +- probíhá\r\n\r\nNepřítomen Kuzmič.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(451, 105, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: v roce 2024 by se melo snizit cerpani, VO2 uz dočerpala, VO3 - ve výsledku vyčerpá/přečerpá\nPlnění výsledků: Deliverable 7.3 - mělo by být v procesu, hlavní řešitel urguje Dana Adamovského, začne se realizovat - deliverable se podá, ale bude rovnou odmítnut (dohodnuto s project officerem)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: RD Rýmařov - vyřešeno díky komunikaci Kačky Sojkové a pana Pohloudka, který dodává alespoň nějaké podklady, na měsíc začne vyrábět panely, tak snad to půjde\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-29 00:00:00'),
(452, 315, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, hlavně na straně RP5 - Robert plánuje čerpat hlavně v dalším roce, RP2 nečerpá vůbec, Michal nečerpá vůbec - je potřeba dořešit.\nPlnění výsledků: Vyjednává se o tom, co by tam být nemělo, diskutuje se osnova - s leaderem workpackage. Dema máme zmapované, potom popsat to nebude problém. V tuto chvíli se projekt rozbíhá.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím brzo\nRizika: vyplněna tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\nChyběl Kuzmič.      ', 'Nazdrojovat Michala', 'dytrijak', NULL, '2023-10-20 09:44:30', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(453, 80, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: VO5 čerpá málo - vliv OP PIK, teď je malá predikce, ale obecně se přečerpává, bude se muset upravit (momentálně 600 000) , kája\nPlnění výsledků: - vše posunuto o půl roku, což by se mělo stihnout. Jedna demonstrace v Portugalsku je, druhá v Německu bude v červenci. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - přesah do ARV\nÚčastníci (partneři):  koordinátor je v pohodě a to je důležité :D \nPravidelné schůzky projektového týmu - ANO\n            ', 'Kája nahlásí Martině Š, že změna rozpočtu nebude', 'tomeska1', '2023-07-14', '2023-10-24 10:58:23', 'tomeska1', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-29 00:00:00'),
(454, 210, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: Zatím se nedočeprává, ale zrychlilo se :)\nPlnění výsledků: to, co se mělo splnit se splnilo\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněn dotazník\nRizika: aktualizována - peníze se zlepšily díky Velolii\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - přesah do DORES a Powerskin+ a demonstrace recyklované zelené střechy, jde o aplikaci věcí, které se řešili jinde. Jde o zkoušecí projekt. \nÚčastníci (partneři):  Karviná - problém se smlouvou, jinak ok. \nPravidelné schůzky projektového týmu  - probíhají každý poslední pátek v měsíci. \n            ', 'Kája upraví zodpovědné osoby u výsledků (Robert W. dá podklady)', 'tomeska1', '2023-07-31', '2024-05-10 13:31:11', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-29 00:00:00'),
(455, 143, '2023-06-30', 'Čerpání prostředků: projekt letos končí, mírné přečerpávání\r\nPlnění výsledků: zbývá užitný vzor, původně  měl být do 30.6. - vykomunikováno s TAČR, že bude do konce roku - nutno zdůvodnit ve zprávě; opakované urgence ze strany projektové podpory již od 8/2022\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pozor na povinnou publicitu (dedikace v příspěvcích na konference, články...)\r\nRizika: nesplnění výsledku (zápis užit.vzoru)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - možná OPTAK\r\nÚčastníci (partneři):  ok, komunikace probíhá\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ad hoc\r\n            ', 'Urychleně zpracovat podklady pro přihlášku užitného vzoru', 'mlejnp1', '2023-07-14', '2023-09-25 12:28:29', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-03 00:00:00'),
(456, 138, '2023-06-30', 'Čerpání prostředků: dle predikce - čerpání v souladu s plánem\nPlnění výsledků: většina jde za partnerem, Kuba Vaněk pracuje na metodice\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nic; pokud se něco bude chystat, tak pozor na povinnou publicitu\nRizika: viz analýza rizik; nutná diskuse s tajemníkem ohledně finančního zajištění týmu VO5 z již odvedených peněz do VO 0 neobo 5 - každý říká něco jiného (pro bližší info kontaktujte vedoucího VO5)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): FICOS\nÚčastníci (partneři):  bez problémů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky prý probíhají\n            ', 'nutná diskuse s tajemníkem ohledně finančního zajištění týmu VO5 z již odvedených peněz do VO 0 neobo 5 - každý říká něco jiného (pro bližší info kontaktujte vedoucího VO5); ohlídat', 'reistkri', '2023-09-30', '2023-10-18 11:27:54', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-03 00:00:00'),
(457, 399, '2023-07-10', 'Čerpání prostředků: změnové řízení proběhlo ok - bude upraveno v PŘ; čerpání necelých 70%, bude změna ve mzdách (navýšení mzdy Hany Kárníkové) v 2.pol.r.\nPlnění výsledků: v r. 2023 - není v plánu žádný výsledek; pouze sběr dat pro výsledky r. 2024\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): 0\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Lenka práce na dalších 2 projektech, ale personálně zvládnuto\nÚčastníci (partneři):  FSv\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', '2023-07-10', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-07-10 00:00:00'),
(459, 161, '2023-07-10', 'Čerpání prostředků: RP 5 - podčerpáno, ale do konce roku dočerpá; RP1 - super, jen tak dál\r\nPlnění výsledků: vše jde za UJEP, my se podílíme; konference - budeme se účastnit (ohlídat publicitu); článek - ověřit, kam se bude zasílat (impakt?)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): metodika - bude šířena mezi obce (tištěná?elektronicky?); konference - prezentace výsledků\r\nRizika: neidentifikována, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): návaznost na Vodu ve městech; spíše do minulosti než do budoucích; projekt hospodaření s dešťovkou - nevyšel\r\nÚčastníci (partneři):  ok, úspěšně dotáhneme, ale není elán jít do další spolupráce (nejsou moc efektivní)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dle potřeby, zápisy na Teams', 'Zjistit, kam se článek zašle ', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-13 14:43:53', 'reistkri', 'zjistit možnosti diseminace metodiky - UJEP + interně', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(460, 122, '2023-07-10', 'Čerpání prostředků: super; zbývá v nemzdových, půjde na DV, cestovné; do konce roku dočerpáme\r\nPlnění výsledků: ok, užitné vzory kufr – u patentového zástupce, sloup – měl by odejít do 14 dní (tj.cca kolem 25.7.); ověřené technologie – dělá NÚDZ, mělo by být ok; metodika – na hraně (certifikace) – nutná komunikace s TAČR?\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): WoS – do konce července Q1, Scopus – do konce roku; Spectrasol – chce zajistit zdravotnickou certifikaci pomůcek, aby uživatelé mohli uplatnit zdravotní pojištění; Sloup – zájem přihlásit d soutěže RedDotDesign – vložné 600 Eur; \r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): dlouhodobá spolupráce se Spectrasolem, MoU na projekt LUNA, vznikají smluváky; jedna fakultní nemocnice – zájem o změnu osvětlení na JIP (testování)\r\nÚčastníci (partneři):  super, zájem na spolupráci, fungují skvěle\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ano', 'Zjistit stav kolem certifikace metodiky (Lenka), v případě problémů/hrozícího zpoždění nutno komunikovat s TAČR (Kristina?)', 'maierlen', NULL, '2023-10-24 11:06:29', 'reistkri', 'Dodat Lence vzor závěrečné zprávy', 'reistkri', NULL, '2024-01-18 14:47:41', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(461, 277, '2023-07-11', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, bude za 6.Q více čerpáno, mělo by být v pořádku, musí se řešit DPP u tazatele\r\nPlnění výsledků: plní se dle plánu, kontrola každý kvartál\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nebude, výsledky projektu budou sloužit jako podklad pro MŽP\r\nRizika: zpoždění sběru dat -mělo by být v pořádku\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, R. Wawerka, M. Nesládek, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají každých 14dní\r\n            ', 'Robert W. se domluví s Kubou D., na financování průzkumu trhu-mělo by jít z režií', 'wawerrob', NULL, '2023-11-28 10:17:13', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-08-21 00:00:00'),
(462, 110, '2023-07-11', 'Čerpání prostředků: Osobní se dočerpá v pohodě, cestovné a služby se převedou především na materiál, je třeba ho vyčerpat co nejdřív. Zkontrolovat, že Honzovi náklady na Norsko jsou převedené do zisku VO, protože Honza v Norsku nakonec nebyl.\nPlnění výsledků: jeden vydaný, 4 rozepsaný, 5. ještě není - bude se využívat prodloužení projektu, je potřeba zapsat Honzu někam na článek, protože je hlavní řešitel za UCEEB\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nedopsání článků - bude se prodlužovat, ale musí se to pohlídat\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Je podanej další GAČR .lepené lamelové dřevo\nÚčastníci (partneři):  supr\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-07-11 00:00:00'),
(463, 228, '2023-07-12', 'Čerpání prostředků: super, dle predikce 93,47%; VO1 musí vše vyčerpat (informovat M.Volfa); možno převést 75 000 mzdy do příštího roku?  - v rámci FÚUP bychom se měli vejít; požární zkoušky - cca 600 000 - nutné 3 cenové nabídky; domluven termín v PAVUS (září; dlouhé čekací lhůty) - pokud odjinud nižší nabídky, uhrát to na cenu dopravy \r\nPlnění výsledků: ok, 1. fční vzorek bude do konce roku (dokončuje se výrobní dokumentace) - Kr.zašle podklady; stať ve sborníku z Volyně - Martin zašle Kr.; letos budou 2 články (TZB info, Stavitelství); publicita - prý ok, podklady mají\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace viz výsledky\r\nRizika: jsou, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): poptávka zkoušek trámů (ze strany EcoKit - nejedná se aktivitu tohoto projektu, nebude hrazena z této dotace)\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): na týdenní bázi\r\n            ', 'Dodat podklady ke článkům (TZB info, Stavitelství, sborník Volyně)', 'hatajmar', '2023-07-31', '2024-09-20 16:08:07', 'reistkri', 'Info k čerpání M.Volfovi', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-27 15:25:12', 'reistkri', 'Požární zkoušky - 3 nabídky; zjistit možnosti, bližší info', 'hatajmar', '2023-07-21', '2024-09-20 16:08:25', 'reistkri', 'Akustické zkoušky - zjistit, zda letos nebo přesun do 2024 - pokud ano, ohlídat vliv na finance (žádost o změnu?)', 'hatajmar', '2023-07-28', '2024-09-20 16:08:39', 'reistkri', 'Podklady k fčním vzorkům', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-27 15:41:13', 'reistkri', 'reistkri', '2023-07-12 00:00:00'),
(464, 272, '2023-07-13', 'Čerpání prostředků: nízké – 13,8 %, Robert W. bude řešit; vyřešit zdrojování, rozepsat na lidi: VO0, VO1 a VO5\r\nPlnění výsledků: 4.1 NEB-Inspired Learning Framework splněn; 4.2 Experience-Based Learning Material (initial version) – zatím draft verze; 3.4 Impact Stories Prague – máme vstup, ale není zcela na nás - jedná se o vyplnění nějakého templatu; plnění delivrables posunuto, ale vš prokomunikováno, takže ok\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): PR hodně; studentský workshop (ve spolupráci s Operatorem), tisková zpráva (půjde za ČVUT); sMARTcITYeXPO – Barcelona (prezentace CRAFT a našich výstupů); komunikace s MMR; další publikace – otevřít téma s akademiky (Amsterdam?) – řeší se\r\nRizika: viz analýza\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-Star,Ascend\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají v rámci WP obtýden\r\nOstatní: v říjnu končí 1.etapa, v prosinci 1.report poskytovateli (NTNU reportujeme co 6 měsíců, podklady tedy sbírány průběžně)', 'Nízké čerpání, nutno řešit; vyřešit zdrojování VO0, VO1 a VO5', 'wawerrob', NULL, '2024-10-14 15:43:52', 'reistkri', 'Nasdílet Martině Š. Michalův přehled „CRAFT - rozpad VO', 'reistkri', '2023-07-17', '2023-10-24 12:15:11', 'reistkri', 'Řešit zastupitelnost – Tomáš schůzka s Wojtkem? Michal nabízí italskou kolegyni', 'vachato1', '2023-07-21', '2023-11-13 15:31:41', 'reistkri', 'doplnit číslování k delivrables projektu', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-27 09:12:55', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(465, 279, '2023-07-13', 'Čerpání prostředků: lehce pod průměr, zatím bez přesunů; cesty – budou se řešit pidiúvazky (pokud někdo pojede na NEB-Star, Michal ohlídá, aby měl úvazek); prolíná se s CRAFTem (NEB Star nás vyjde levněji, než CRAFT)\r\nPlnění výsledků: nejsme leadem u žádného výstupu, pouze se na nich podílíme (technický support Prahy); Pražské kult.forum - workshop duben 2023; únor-červen 2023 - mentoring - startup competition Nakopni Prahu; Twinning s Utrechtem - testování Utrecht BarCode v Praze, běží od června 2023; Účast na NEB platformě Prahy\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): 1 post na LinkedIn (Nakopni Prahu), prezentace projektu v Technologickém centru; téma spolupráce s Inovačním centrem Ústeckého kraje; další propojení s Prahou; UCEEB interní seminář\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Ascend, CRAFT, podaná žádost do SIGMA – Innovation SweetSpot (ve spolupráci s Prahou)\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) : technical board – pravidelně; interní UCEEB – dle potřeby', 'Ohlídat naúvazkování na projekt v případě cest', 'kuzmimic', NULL, NULL, '', 'Diskuse s M.Volfem ohledně potenciálu bauhausu (jak ho vytěžit)', 'kuzmimic', NULL, NULL, '', 'DOplnit naši zodpovědnost k výstupům', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-11-13 14:08:52', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(466, 235, '2023-07-25', 'Čerpání prostředků: dočerpává se v pořádku\r\nPlnění výsledků: z hlediska analýz je to v podstatě hotové, bude teď schůzka o tom, co je potřeba dodělat\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Dořešit, kdo bude mít kolik procent (na žádost Kuby)- Kamil domluví\r\nRizika: riziko, že se nestihne certifikovat\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Odevzdá se, bude z toho know how a dál se nic neplánuje.\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\r\n            ', 'Domluvit procenta u výsledků', 'novotk15', '2023-07-28', NULL, '', 'Pohlídat proces certifikace a dohlédnout na splnění', 'novotk15', '2023-07-25', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-07-25 00:00:00'),
(467, 338, '2023-07-25', 'Čerpání prostředků: přečerpává se mzdové, čekáme, jak vyjde změna - Kuba M. to ještě pohlídá\nPlnění výsledků: Jakub M. zavolá Tomanový, že ta druhá změna (přibraní CEVRA) je děsně přes koleno a TAČR to nejspíš neschválí, výstup číslo 4 by se případně dal do subky\nHneleg (V3) řeší ŠpB, ale Kamil jim to připomene\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): opět pro MPO, dáváme jim \nRizika: neprojdou změny\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): fajn\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'kontrola čerpání mezd', 'mascujak', '2023-07-28', NULL, '', 'promluvit se ŠpB o Hneleg, jestli s tím počítají', 'novotk15', '2023-07-28', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-07-25 00:00:00'),
(468, 403, '2023-09-11', 'Úvodní schůzka:\n\n- Jan Pešta jako faktický hlavní řešitel, Tonda poskytuje konzultaec 1x za měsíc\n- vyplněny role a rizika\n\nČerpání prostředků: \n- zdrojovat se bude po podpisu smlouvy, smlouva je v řešení na MŠMT (komunikuje Danka), nazdrojovat ideálně do konce září\n- jsou plánovány služby v celkové hodnotě 460 tis. na programování v průběhu 3 let, chtěli bychom vybrat zakázku najednou od stejného dodavatele (protože další zakázky budou update), jak se má postupovat? Zjistí Danka.\n- na sdílení dokumentů založeny Teamsy (Honza)\n- je potřeba ověřit, kdy přesně se reportuje, je-li to jako u předchozích Inter-Excellencí (Danka)\n\n\nPlnění výsledků: Danka ověří, jak je to s výsledky typu V - výzkumná zpráva (jsou v dalších výsledcích, ale myslí se tím obyčejná zpráva, nikoliv V - výzkumná zpráva dle definice). Je potřeba domluvit správný postup.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): teoreticky se míří na prodej online služby, nás z toho zajímají i jen ta data, která by se do ní vkládala\nRizika: viz tabulka rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  pouze mezinárodní COST, se kterým se musí spolupracovat\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Honza naplánuje.\n            ', 'Doladit smlouvu s MŠMT', 'stoladan', '2023-09-22', NULL, '', 'Zjistit informace o výsledcích a reportování z MŠMT', 'stoladan', '2023-09-29', NULL, '', 'Založit Teamsy, naplánovat pravidelné schůzky', 'pestaja2', '2023-09-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-09-11 00:00:00'),
(469, 380, '2023-09-11', 'Úvodní schůzka\r\n\r\nJana C-V má na starosti linku projektu jako dohled, ostatní (Volf, Kuzmic, Belch, Maščuch) jsou jako experti. V roce 2023 máme minimální rozpočet hlavně na Janu nebo Kuzmu.\r\nV podstatě působíme jako expertní dohled nad jejich lokální činností.\r\n\r\nNa schůzce 13.9. s ostatními partnery se dozvíme víc.\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-09-12 00:00:00'),
(470, 401, '2023-09-21', 'Vykopávací schůzka (Hejtmánek, Velebil, Včelák, Pošta, Stolařová)\n\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nV tuto chvíli není naplánováno, ale pokud se ukáže, že to má potenciál, pak bude potřeba ochránit a promyslet. Může se stát, že se to bude uplatňovat na Envilopu, takže bude komerčně uplatněno. V tuto chvíli není přesně promyšleno, jak by se postupovalo s ochranou a vykazováním na projektu.\n\nRizika: v tabulce\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): plánuje se měsíčně (svolává Hejtmánek), dokumenty na Teamsech\n            ', 'Říct Káje o přidání Danky do Teamsů', 'stoladan', NULL, NULL, '', 'Přidat do Teamsů publicitu.', 'stoladan', NULL, NULL, '', 'Přidat Lukáše do Projektového řízení', 'stoladan', NULL, '2023-12-14 09:05:12', 'spickma2', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-09-21 00:00:00'),
(471, 456, '2023-09-22', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'test ukolu z revize pro Mach David', 'machdavi', '2023-09-23', NULL, 'machdavi', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'machdavi', '2023-09-22 00:00:00'),
(472, 264, '2023-09-22', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'tester 2 ukol z revize', 'tester2', NULL, '2023-09-22 15:31:35', 'machdavi', 'mach david ukol z revize ', 'machdavi', NULL, '2023-09-22 15:31:53', 'machdavi', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'machdavi', '2023-09-22 00:00:00'),
(473, 143, '2023-09-25', 'Čerpání prostředků: ost.přímé - převod do mezd, bude nákup materiálu;interní termín pro případnou žádost o změnu do 15.10.\r\nPlnění výsledků: zbývá užitný vzor, podaná přihláška;\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podaná patentová přihláška; Inosens - účast na konferenci, Slovinsko (s příspěvkem);  nutno podepsat smlouvu o využití výsledků (příloha závěrečné zprávy)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): možná OPTAK\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ano, cca týdenní\r\n            ', 'interní termín pro případnou žádost o změnu do 16.10.', 'wawerrob', '2023-10-16', '2024-01-19 12:37:25', 'reistkri', 'ohlídat zápis UV', 'reistkri', '2023-10-16', '2024-01-19 12:37:30', 'reistkri', 'změnové řízení (cca 200 000 do mezd) - náležitosti etc.', 'reistkri', '2023-10-20', '2024-01-19 12:37:36', 'reistkri', '', 'nikdo', '2023-10-17', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-09-25 00:00:00'),
(474, 230, '2023-10-03', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se - bude se žádat o přesun prostředků do r. 2024\r\nPlnění výsledků: Tool-box bude hotový do konce roku a příručka (pracuje na tom Sofiane-bude v AJ) - přeložit do češtiny a reportovat na konci ledna na TAČR. Feedback from stakeholders - prezentovat Toolbox v Rize a energetické komunity-schůzka příští rok, co a jak se bude prodávat. Prezentovat na školeních PV techniků. Jak to bude využíváno v praxi\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude se řešit s vedoucím partnerem-Rigou\r\nRizika: zatím nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):není\r\nÚčastníci (partneři):  N. Skandalos, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají v pořádku\r\n            ', 'Toolbox -zeptat se na prodloužení termínu dodání výsledku, a s tím žádost o finance. ', 'holecste', NULL, '2023-10-23 10:35:55', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-23 00:00:00'),
(475, 323, '2023-10-05', 'Čerpání prostředků: 82%; případný převod prostředků nutné schválit stran Kuby - čekáme na odpověď TAČR. Případné změny nutné zažádat do 10. 11. na TAČR\r\nPlnění výsledků: zatím měření\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zájem stran nanopower o využití výsledku \r\nRizika: viz analýza rizik \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Kuba D., Tonda, Robert W., M. Růtová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', '2023-10-05', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-11-08 00:00:00'),
(476, 121, '2023-10-11', 'Čerpání prostředků: přečerpáno v ostatních přímých, mzdy tak akorát; bude třeba přeúčtovat; ještě s tím zamávají dovolené, budeme řešit až později \r\nPlnění výsledků: letos mělz být ještě 2 příspěvky na int.konferenci; nejsou – nutno zdůvodnit ve zprávě\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): FS možná smluvák; UCEEB - též možný smluvák, jiné téma, stejný postup; ale zatím nevíme\r\nRizika: viz analýza rizik, problém se nedostatkem lidských zdrojů na straně RDR vyřešen\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):byl smluvák, ale do další spolupráce s partnerem nechceme \r\nÚčastníci (partneři): stále platí, že Šenfeldr trochu tragédie\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): obtýden\r\n', 'naplánovat výsledky (prezentace na mezin.konferencích) a zdůvodnit ve zprávě', 'divisja4', '2023-12-14', NULL, '', 'doplnit % k výsledkům projektu v projekt.řízení', 'reistkri', '2023-10-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-11 00:00:00'),
(478, 404, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: bude vyčerpáno, není třeba žádat o přesun finančních prostředků\nPlnění výsledků: vytvoření laboratoře, první výsledky 1/2025\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)- informace o projektu zveřejněny na webu UCEEB\nRizika: NUDZ\nOstatní: (přesah projektu do jiných)- ne\nÚčastníci (partneři):  vše v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)- pravidelné schůzky, 1x za měsíc\n            ', 'doplnit výsledky', 'zuzansch', '2023-10-20', '2023-10-18 09:37:24', 'zuzansch', 'výkop smlouvy o licenci', 'dytrijak', '2024-03-29', '2024-06-10 15:17:06', 'dytrijak', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'zuzansch', '2023-10-13 00:00:00'),
(479, 122, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: ok, mzdy na 91%, projekt dočerpá\r\nPlnění výsledků: fuzit - snad do cca týdne, za námi ještě fvz; NUDZ - zprávy - stihne se; metodika - bude do konce měsíce; předjednáno s ministerstvem; NÚDZ musí prokomunikovat s TAČR, že se nestíhá schválení ministerstvem; publikace - bude do konce roku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím ne; 1.kufr prodaný\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): smluvák se Spectrasolem (zrak.postiž.děti), Luna, další smluvák ve výhledu\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ok\r\n            ', 'podchytit zpoždění s metodikou (komunikace s TAČR) - Kristina vykomunikuje s NUDZ', 'reistkri', '2023-10-17', '2023-10-24 10:51:21', 'reistkri', 'smlouvy o výsledcích - dodatky (podklady Jakubovi) - implementační plány + srovnání s dosaženým', 'reistkri', '2023-10-31', '2024-01-18 14:47:34', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-13 00:00:00'),
(480, 122, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-13 00:00:00'),
(481, 161, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: celkem ok, dle výhledu zbyde 69 000\nPlnění výsledků: jdou za UJEP\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - příští týden se koná konference, budou se prezentovat výsledky + metodika\nRizika: v souvislosti s řešením projektu ne, ale s šířením výsledků (metodika - dostane se k cílové skupině?)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Voda ve městě, jinak nic\nÚčastníci (partneři):  ok, spolupráce efektivní\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-13 00:00:00'),
(483, 408, '2023-10-16', 'Čerpání prostředků: Nutné dávat pozor - mají tam napadat DPP, Honza P. tam má dodat technika, VO1 musí dočerpat svou část, dočerpat cestovné!\nPlnění výsledků: mělo by být bez problému, nutné vybrat dobrý časopis, jediné, co to může zdržet jsou podklady od FZU AV CR\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - budou publikace, je navázaný GA ČR\nRizika: vyplněna, nutno pohlídat čerpání a odevzdání výsledku v roce 2023\n            ', 'nazdrojovat lidi tak, aby se vyčerpalo a cestovné', 'postajan', '2023-11-15', NULL, '', 'dočerpat část mezd za VO1', 'volfmar3', '2023-11-15', NULL, '', 'založit objednávku pro FZU a pohlidat interní fakturační termín', 'prosezde', '2023-11-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-10-16 00:00:00'),
(484, 253, '2023-10-17', 'Čerpání prostředků: Nutné ověřit s TAČR stanovisko s účtováním na zálohy. RP4 čerpání ok. RP5 nutné čerpat (aktuálně 600 tis. Kč mzdy a materiál cca 800 tis.Kč). RP4 - převod na materiálu cca 800 tis. Kč + RP5 materiál a mzdy \nPlnění výsledků: Funkční vzorek bude do konce listopadu již funkční; ověřená technologie a SW (Elixeum)-naplánováno na r. 2024 \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím licenční sml. na SW dosud neuzavřena (SW není vyvinut - v úvahu spadá po konci projektu); potenciál pro komercializaci projednat s P. Ryjáčkem (zač. r. 2024)  \nRizika: pokud RP5 nebude čerpat hrozí, že budeme peníze vracet \nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Pošta, R. Wawerka, A. Lupíšek, M. Růtová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-10-17 00:00:00'),
(485, 138, '2023-10-18', 'Čerpání prostředků: lehké nedočerpání, nutno dočerpat mzdy )odměny?) + 200 000 na materiálu\r\nPlnění výsledků: ok, zbývá metodika; fvz Systém párování dat - není ještě zprovozněn ; Metodika - poslána ministerstvu, řeší CDV\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): replikovatelné, dá se prodat jinde (my formou naší služby); ne licenční smlouva, ale smlouva o využití výsledků - obě strany se vzdají výměny ekonomických benefitů\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): FICOS, do nově podávaných (Doprava 2030+ nebo tak něco)\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): prý ano\r\n            ', 'zjistit možnosti převodů mezi roky', 'reistkri', '2023-10-20', '2023-10-19 11:07:34', 'reistkri', 'zjistit u partnerů, jestli žádost o změnu (Koutník)', 'reistkri', '2023-10-20', '2023-10-25 16:01:34', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-18 00:00:00'),
(486, 142, '2023-10-19', 'Čerpání prostředků: UCEEB se vejde do FÚUP, musí se vyřešit na FS\nPlnění výsledků: česká strana běží, včetně workshopů (Monika) a rozjeté publikace - pokud možno Q1 nebo Q2 - back up energies, sance, ze něco vypadne z Norů, ale malá. Norský vásledek by měl mít data. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - Připravuje se navazující projekt Česko-Bavorsko\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Kája požádá Tomana o finanční kalkulačku pro jistotu', 'tomeska1', '2023-10-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-10-19 00:00:00'),
(487, 316, '2023-10-20', 'Čerpání prostředků: korelují s intenzitou práce, zatím není třeba řešit\r\nPlnění výsledků: naše role podpůrná vůči Praze (operator ICT), jsme podpůrný technický partner, nemáme za nic primární zodpovědnost - podle harmonogramu se +-stíhá. Ještě ho málo těžíme z hlediska koordinace na mezinárodní úrovni, jako se daří na SPARCSu.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):PDS už bezprostředně využívá, vznikají koncepční dokumenty, je otázka, kdy se tím s PDS budeme moct chlubit\r\nRizika: Doplněna tabulka. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Jednáme se státní správou, musí se dostatečně tlačit a hlídat, aby činnosti probíhaly - viz rizika.\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Ověřit, co se děje ve WP6 - s Tomášem Matuškou', 'civinjan', NULL, '2024-05-24 11:24:17', 'stoladan', 'Ovlivnění pražských stavebních předpisů (biosoláry), vzít na MŽP, magistrát, zjistit, jaká je přesně situace', 'lupisant', NULL, '2024-05-01 16:08:10', 'lupisant', 'Napsat všechny zdrojované osoby jako autory do podkladů pro deliverable', 'civinjan', NULL, '2024-05-24 11:24:34', 'stoladan', 'Poslat Dance podklady k interním výsledkům, aby je zadala do Projektového řízení', 'kuzmimic', NULL, '2024-05-24 09:28:04', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00'),
(488, 315, '2023-10-20', 'Čerpání prostředků: finance jsou nerovnoměrně rozloženy vzhledem k aktivitám, bude potřeba úprava dle Vojtových podkladů, Danka svolá krátkou schůzku na doladění a případné změny. Chybí finance na cestovné - bude se organizovat meeting Wojtkova WP v Praze a nejsou na to finance.\r\nPlnění výsledků: Nejvíc náročné je zkoordinovat Kladno, mnoho variabilních podmínek a rozdílných priorit, proběhl zatím workshop, kontakt je, ale uvidí se, až kam se to dotáhne. Maximálně bude tahle Building site omezené v rozsahu. Ostatní partneři jsou zatím bez problémů.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Zatím je brzo.\r\nRizika: Vyplněna tabulka.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): konají se každý druhý pátek\r\n            ', 'Ovwěřit,j jestli je část rozpočtu investiční a popřípadě vyvolat žádost o změnu na neinvestiční', 'stoladan', '2023-11-16', '2023-11-02 10:44:20', 'stoladan', 'přesun rozpočtu mezi roky dle požadavku V Zavřela, možná dopad na dohodu s FS, svolání dílčí schůzky na harmonogram a rozpočet (Vojta a Wojtek)', 'stoladan', '2023-11-16', NULL, '', 'Updatovat deliverables v Projektovém řízení', 'stoladan', '2023-11-16', '2023-11-02 10:41:19', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-10-20 00:00:00'),
(489, 237, '2023-10-23', 'Čerpání prostředků: Nedočerpávání na mzdovém – Jakub s Tomášem se domluví, přehodit Šulce. Celkově málo peněz na materiál u celého VO2\nPlnění výsledků: Dáváme podklady Regulusu, fyzicky tvoří výsledky oni\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Regulus hodlá používat, bude licenčka. Je potřeba domluvit změnu procent vlastnictví - během projektu se to vyvinulo jinak, domlouvá Tomáš, bude se finálně stvrzovat až ve smlouvě o využití výsledků\nRizika: doplněna tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Pokud vyjde Synergis v Litoměřicích, tak to bude navazovat.\nÚčastníci (partneři):  Regulus válčí s účetnictvím dle nových parametrů TAČR. Na další schůzku na UCEEB si mají vzít výjezd, aby se jim na něj podívala Libuška\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Vyřešit osobní, které se nedočerpává (přidat sem Šulce)', 'matustom', '2023-10-24', '2024-05-24 09:53:32', 'stoladan', 'Domluvit změnu vlastnictví výsledků tak, aby více odpovídala realitě', 'matustom', '2024-10-31', '2024-05-24 09:58:24', 'stoladan', 'Říct Regulusu, aby si na schůzku na UCEEB vzali výjezd z účetnictví, aby ho mohla Libuška zkontrolovat.', 'matustom', '2023-11-30', '2024-05-24 09:53:58', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-10-23 00:00:00'),
(490, 246, '2023-10-23', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se V05, Robert o tom ví - čekáme na zprávy od rektorátu (řeší Kája a Štěpánka), zda mají obecnou dohodu s TAČR, pokud ne, bude se muset vyřešit se FS, zda můžeme přesáhnou 5% FÚUP - občas to po dohodě lze, pokud ne, Robert bude přezdrojovávat. Je třeba držet Vojtu v kopii, aby věděl a mohl případně na FS vykomunikovat.\n\nPlnění výsledků: realizace výsledků běží, Dizkuze s MPO je „zajímavá“, pan Smejkal komunikuje, ale vždycky s dlouhou odezvou, formální věci podepisují, v listopadu bude s nimi další schůzka, plánují se na výsledky podívat\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dořešit čerpání VO5 (po dodání potřebných informací)', 'wawerrob', '2023-11-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-10-23 00:00:00'),
(491, 399, '2023-10-26', 'Čerpání prostředků: lehké přečerpání na konci roku. Kuba doporučuje již nečerpat; úprava dohody v čerpání prostředků FSV a UCEEB (bude změna)\nPlnění výsledků: pro r. 2023 nejsou v plánu žádné. V r. 2024 zač.měření\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: měření probíhá ve večerních hodinách. Neměří se za špatného počasí. Problém je s flexibilitou služebních cest.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) při publicitě projektu uvádět MKČR jako poskytovatele; možnost propagace prostřednictvím nové PR agentury (příprava podkladů s Hankou Kárníkovou na r.2024)\nÚčastníci (partneři):  Tonda, Kuba, Hanka K., Lenka M. Markéta R., D. Adamovský\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Tonda propojí Hanku/Lenku s Michalem Kuzmičem k zajištění měření', 'lupisant', '2023-11-09', '2024-05-15 14:31:26', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-10-26 00:00:00'),
(492, 312, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'doplnit % zodpovědnosti u úkolů', 'holecste', NULL, '2023-10-30 13:49:08', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-30 00:00:00'),
(493, 322, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: v současné chvíli není relevantní\nPlnění výsledků: plní se dle návrhu projektu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):projekt má přesah do projektu Interreg CE-Circular WEEEP\nÚčastníci (partneři):  M. Tobiáš, Š. Holečková, J. Dytrich\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné cally s partnery každý měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-30 00:00:00'),
(494, 312, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: zatím není relevantní\nPlnění výsledků: v souladu s návrhem projektu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\nRizika: dle analýzy rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):přesah do projektu Interreg Europe-WEEEWaste\nÚčastníci (partneři):  M. Tobiáš, J. Dytrich, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné cally s konsorciem-1x za měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-30 00:00:00'),
(495, 288, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: ok, čerpá se správně\nPlnění výsledků: posun v guidelines, jinak dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): www projektu, LinkedIn, Twitter; budou články\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do všech cirkulárních projektů (COST, Sigmy etc.) + nově podaný Twinning\nÚčastníci (partneři):  ok, některé nutno hlídat (viz analýza rizik); důsledné vyžadování výstupů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', 'úprava rolí', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-28 10:12:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-30 00:00:00'),
(496, 226, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: super\r\nPlnění výsledků: další publikace, Tomáš zašle Kristině\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\r\nRizika: nebyla identifikována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): Slovinci ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\r\n            ', 'úprava rolí v projektu', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-27 11:33:07', 'reistkri', 'podmínky sdílených publikací', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-01-25 18:19:42', 'reistkri', 'převody prostředků - zjistit', 'reistkri', '2023-10-02', '2024-01-25 18:19:58', 'reistkri', 'dodat info k publikacím projektové podpoře', 'vlachto1', '2023-11-06', '2024-01-25 18:19:54', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-30 00:00:00'),
(497, 228, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: ok, mzdy se dočerpají; cca 130 000 z materiálu do mezd\nPlnění výsledků: ok, fční vzorek bude + 3 publikace (Martin zašle info)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - letos 3 publikace; uplatnění na ČR trhu -- asi nic moc, zkoušejí Belize\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři):  ok, ale občas kompllikace\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, cca obtýden\n            ', 'úprava rolí', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-10 14:53:27', 'reistkri', 'zaslat Kristině info k článkům', 'hatajmar', '2023-11-06', '2024-05-10 10:27:24', 'reistkri', 'info ke specifikaci (ne)recenzovaného článku - uznatelné?', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-10 14:57:47', 'reistkri', 'vykomunikovat licenčku (firma uplatňuje společné know-how?)', 'hatajmar', '2023-11-10', NULL, '', 'reklama EcoKit na domu - má být i logo TAČR?', 'reistkri', '2023-11-10', '2024-05-10 14:57:55', 'reistkri', 'reistkri', '2023-10-30 00:00:00'),
(498, 97, '2023-11-02', 'Čerpání prostředků: Čerpání naplánováno dobře, dočerpá se.\nPlnění výsledků: Prototyp a užitný vzor, který je v režii SVÚM (UV podán v květnu, čeká se). Za nás dodáno všechno, co bylo slíbeno.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licence pouze pro účel projektu,\nRizika: není jistá kvalita výsledku, ale za nás splněny všechny povinnosti Dalšího účastníka.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Návaznost se nepředpokládá\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(499, 236, '2023-11-02', 'Čerpání prostředků: Čerpání v pořádku, do konce roku se dočerpá.\nPlnění výsledků: Prototyp a Ověřená technologie, oboje v naší režii, podkladů máme dostatek. Šablony na výsledky předány.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licence pouze pro účel projektu.\nRizika: Je potřeba pohlídat partnera s čerpáním a správným vykazováním. Tým ještě nikdy nepsal Ověřenou technologii.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Neplánuje se přímá návaznost.\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00'),
(500, 234, '2023-11-02', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se, a kvůli dodržení FÚUP se bude žádat o změnu.\nPlnění výsledků: Prototyp se tvoří, to je v pořádku. O Fuzit se bude žádat se zpožděním, ale posunutí výsledku lze hlásit pouze v Průběžné zprávě. Procesy k zadání na ÚPV nastartovány, brzy oslovíme rektorát.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není rozhodnuto\nRizika: neidentifikována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Zatím se neplánuje\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00'),
(501, 110, '2023-11-08', 'Čerpání prostředků: Je tam jemné přečerpání, ale Velebil půjde na Cost, až to bude možné.\nPlnění výsledků: Je slíběno 6 článků, jeden splněný, 4 před odesláním, jeden rozdělaný - bude se žádat o posunutí hodnocení výsledků o rok a půl.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podal se další GAČR v 2023 (v prosinci budou výsledky), míří spíš do normativních dokumentů - přímo se posílá na EU komisi\nRizika: vyplněno v tabulce\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ok\n            ', 'Martin pošle Dance podklady pro Scopus články', 'hatajmar', NULL, '2023-11-08 14:32:04', 'stoladan', 'Danka upraví role a data u výsledků, aby byly posunnuty o rok a půl (budeme zkoušet, co to udělá v Projektovém řízení po uzavření projektu).', 'stoladan', NULL, '2023-11-08 14:33:33', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-08 00:00:00'),
(502, 279, '2023-11-13', 'Čerpání prostředků: na 72%; přibude další pracovník (Bára Hejtmánková);personální rošáda se SPARCS (nepočítalo se s VO1 na NEBu); Michal vykomunikovat čerpání s Martinem Volfem\nPlnění výsledků: zpoždění, ale zodpovědnost nejde za námi\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): LinkedIn statut 1x, příprava na NEB-Satelite event (příští duben); IPR -aktivace, vyšlou svoje lidi do Holandska\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Ascend, CRAFT\nÚčastníci (partneři): ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): technical board – pravidelně; interní UCEEB – dle potřeby\n            ', 'komunikace s Martinem Volfem ohledně čerpání', 'kuzmimic', '2023-11-20', '2024-05-20 15:25:03', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-11-13 00:00:00'),
(503, 272, '2023-11-13', 'Čerpání prostředků: VO5 čerpá málo; Tomáš - chtěl by z ost.přímých na PR, probere detaily s Michalem; zdrojování - budou lidé z VO1\r\nPlnění výsledků: u řady mírné zpoždění, za výsledky ale nezodpovídáme my\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řada věcí, které lze z hlediska PR a komunikace vytěžit; Tomáš toho vyjmenoval spoustu, ale formulář se neuložil a vše je ztraceno\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-STAR\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, probíhají obtýden', 'řešit čerpání', 'wawerrob', '2023-11-20', '2024-10-14 15:44:31', 'reistkri', 'probrat s T.Váchou možnosti alokace prostředků na např.PR aktivity', 'kuzmimic', '2023-11-24', '2024-10-14 16:20:48', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-11-14 00:00:00'),
(504, 469, '2023-11-22', 'Proběhla krátká revize Maščuch a Stolařová.\n\nČerpání prostředků: Čerpání v pořádku, bude vyčištěno.\nSlíbený kofinanc se vykázal obratem smluvního výzkumu, jak bylo dohodnuto. FS bude moci vykázat.\n\nPlnění výsledků: na zprávách se pracuje\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-22 00:00:00'),
(505, 277, '2023-11-28', 'Čerpání prostředků: nastaveno po konzultaci s R. Wawerkou za jednotlivé kvartály\r\nPlnění výsledků: plní se dle harmonogramu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):výsledky jsou nekomerční-využití zadavatel-MŽP\r\nRizika: je potřeba změnit hlavního řešitele- poslední Q se bude-podílet, dodat CV + diplom od Michala Nesládka-změna pravěpodobně od konce roku 2023.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  Wojtek Belch, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají nepravidelně, musí se nastavit nově-úkol Michal Nesládek\r\n            ', 'Michal Nesládek-změna hlavního řešitele na projektu-dodat CV+popis relevantní praxe za 5le dozadu+doklad o vzdělání', 'neslamic', '2023-12-06', '2024-06-12 09:32:40', 'holecste', 'Nicol Staňková-náhrada řešitele-dodat CV-Wojtek', 'belchwoj', '2023-12-31', '2024-06-12 09:32:54', 'holecste', 'Nastavení pravidelných schůzek s konsorciem-alespoň 1x za měsíc', 'neslamic', '2023-12-15', '2024-06-12 09:33:02', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-11-28 00:00:00'),
(506, 248, '2023-10-23', 'Čerpání prostředků: už je vše dočerpáno, alokace peněz na audit\nPlnění výsledků: užitný vzor v pořádku splněn, není impaktovaný článek - prověří R. Divín u Evžena\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude sepsána licenční smlouva s ProNanoTech\nRizika: impaktovaný článek - vydaný do konce roku 2023\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  Š. Holečková, J. Dytrich, K. Houšková, R. Divín\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', 'Prověřit vydání impaktovaného článku.', 'divinrad', '2023-12-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-12-12 00:00:00'),
(507, 369, '2024-05-10', 'Čerpání prostředků: \n\nČerpáme dobře, lehce přečerpané ostatní přímé. \nČekáme na prodloužení projektu. Urgováno.\n\nPotřebujeme ze mzdových ušetřit 110 tis. Kč a zbytek mezd roztáhnout do července (jakmile bude smlouva).\n\nJulča poprosí Adama o přesuny mezi položkama rozpočtu. \n\nNa projektu musí zůstat: \nJulča\nHonza Růžička\nBára Vlasatá\nMartin Volf\n\n\nPlnění výsledků: \n- Případové studie\n- Whitepaper – policy brief v draftu – do května ve finálním draftu – je v řešení, průběžně konzultováno s koordinátorem\n– Závěrečná konference – na konci června (platí ŠPB/CZGBC)\n– Článek – je v draftu\n– 4 webináře, z toho 2 splněné\n– \n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n– smluváky k případovým studiím proběhly\n- na MPO vzniká pracovní skupina k implementaci EPBD – bylo by dobré se do ní dostat – přes ŠPB / Michal Čejka\n– o výsledky je zájem na MŽP – Šandlová Vlčková od ministra\n\nRizika: \n- viz analýza rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\n\nÚčastníci (partneři):  viz rizika\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Potřebujeme ze mzdových ušetřit 110 tis. Kč a zbytek mezd roztáhnout do července (jakmile bude smlouva).', 'volfmar3', '2024-05-20', '2024-08-14 17:29:24', 'lupisant', 'Prodloužení smlouvy z poskytovatelem.', 'lupisant', '2024-05-15', '2024-05-21 13:48:47', 'lupisant', 'Julča poprosí Adama o přesuny mezi položkama rozpočtu. ', 'hodkojul', '2024-05-16', '2024-05-21 13:48:50', 'lupisant', 'Julča tondovi pošle článek z NEXTBUIT', 'hodkojul', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-10 00:00:00'),
(508, 210, '2024-05-10', 'Čerpání prostředků: \nZbývá 2,7 mil Kč v materiálu\nPlánuje se prodloužení projektu o 9 měsíců\n\n\nPlnění výsledků: \n– Výsledky za nás plněny včas.\n– Project officer vrátil výsledky k dopracování. Budou se předělávat Deliverables WP4.\n\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):\n– demo validace, ale budou z toho články\n\nRizika: viz analýza rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\n- mírné zpožední kvůli starým rozvodům\n- do půl roku bude hotovo a může se začít monitorovat\n\nÚčastníci (partneři):  \n– Karviná je odtažitá\n– Nanopower dodali co měli\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-10 00:00:00'),
(509, 439, '2024-05-15', 'Čerpání prostředků: čerpání probíhá v pořádku (ostatní přímé náklady možné přesunout do osobních nákladů, ostatní přímé náklady- použití na testovací materiál) \nPlnění výsledků: v návaznosti na zkoušky (pro tento rok plánovány Ztech- ověřená technologie a D- stať ve sborníku)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace- NE, PR- NE, DV na rámec- NE; publikace jsou plánovány\nRizika: výsledky projektu\nOstatní: (přesah projektu do jiných): podobné zkoušky jsou realizovány pro jiné firmy (Flexibau, Cetris)\nÚčastníci (partneři):  KNAUF chválí spolupráci s UCEEB\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): byly plánovány schůzky v intervalu 2 měsíců; další schůzka plánována v návaznosti na zkoušky vzorků (některé vzorky byly dodány později)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'zuzansch', '2024-05-15 00:00:00'),
(510, 228, '2024-05-13', 'Čerpání prostředků: VO4 nad, VO1 dotahuje; dohromady méně, než je třeba\nPlnění výsledků: dobíhá dlouhodobé měření, vyhodnocuje VO1; akustika vyšla, požár též; chybí článek TZB info\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno doladit licenčku; dohodnout se, co VO4 chce z projektu; bude cílit spíše na zahraniční trhy (u nás dlouhé certifikační procesy); PR - Martin článek Volyně\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky již méně (není tolik potřeba)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(511, 468, '2024-05-13', 'Čerpání prostředků: pouze cestovní a pobytové náklady; vyšší než plán (při rozpadu na plánovaný počet cest); možno hradit z jiných zdrojů - ale obhajitelnost vůči MŠMT (porušení rozpočtové kázně)\r\nPlnění výsledků: cesta 3 - vyhodnocení dat, plán společných aktivit; workshop - plán letní školy\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): n/a\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): nějaký jiný projekt prof.Tywoniaka\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', 'dotaz MŠMT cesty autem x letadlem', 'reistkri', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(512, 461, '2024-05-17', 'Čerpání prostředků:ok, vypadá, že zbyde na mzdách (cca 260 000); DPH neuznatelné \nPlnění výsledků: zatím n/a \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): možná konference - zaslat Honzovi náležitosti publicity\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  Moisture guard - mírné riziko\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\n            ', 'náležitosti publicity Honzovi', 'reistkri', '2024-05-24', '2024-10-14 06:19:53', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(513, 272, '2024-05-20', 'Čerpání prostředků: podčerpáno, ale rozpočet plovoucí\r\nPlnění výsledků: Klára, Elen pracují na D4.2.2/3 (zpoždění, bude snad do konce června), ale tento navazuje na D4.2.2/3 (zaseklo se na T.Váchovi - musí dokončit); publikace - prý závazek 3 článků (budou někdy cca na podzim); máme témata, ale je potřeba zapojit lidi, co umějí psát akademické články\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace viz Plnění výsledků výše\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-STAR (propojenost i díky festivalu; snazší spolupráce s Operatorem); MoU o NEBu - přizvat Českou komoru architekt\"? - zjistí Klára\r\nÚčastníci (partneři): ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, Technical boards + schůzky v rámci WP\r\n            ', 'Sjednat schůzku s Tomášem Váchou', 'dvorakl7', '2024-05-24', '2024-10-14 16:22:25', 'reistkri', 'Projít GA ohledně závazku k publikacím', 'reistkri', '2024-05-24', '2024-10-07 12:42:30', 'reistkri', 'Zdůvodnit záměnu T.Váchy za Kláru (v technical reportu) - bude to už závěrečná zpráva za období 1.11.2024--30.4.2025', 'dvorakl7', '2025-05-30', '2024-10-14 16:22:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(514, 279, '2024-05-20', 'Čerpání prostředků: šul nul, čerpá akorát VO 0 (VO5 a VO1 velmi málo)\r\nPlnění výsledků: většina nejde za námi; splněn Twinning report; prý závazek i nějaké publikace - kouknout do GA\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): networking přináší další zakázky (IPR, smluvák); návaznost na konsorcium zřejmě nebude, ale možná získáme na svoji stranu DELFT\r\nÚčastníci (partneři): Praha - nutno hlídat; IPR - zainteresovaný (podařilo se je zapojit); NTNU - náročné, Annemie vyčerpává  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Prokomunikovat čerpání s Martinem Volfem', 'kuzmimic', '2024-05-24', NULL, '', 'Zaslat K.Pospíšilové rozpočet (rozpad rozpočtu na VO)', 'kuzmimic', '2024-05-24', NULL, '', 'Projít GA ohledně závazku k publikacím', 'reistkri', '2024-05-24', '2024-10-07 12:21:18', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(515, 121, '2024-05-21', 'Čerpání prostředků: nedočerpání mezd\nPlnění výsledků: chystá se dokumentace na vzorky, bude během léta\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno dohodnout podíly, následně připravit smlouvu k výsledkům;články jdou za námi; publikace jsou, dá se o tom psát dál (jako promo); komercializace ne, nevzniká nový produkt\nRizika: zůstává stejné, viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři): prostě Rýmařov, další spolupráci raději ne\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají, zápisy jsou\n            ', 'dohodnout podíly na výsledcích (ujasnit si naši představu + představu strojařů - následně schůzka s panem Buchalem)', 'divisja4', '2024-05-31', NULL, '', 'sjednat schůzku s p.Buchalem ohledně podílů/smlouvy k výsledkům - zahrnout J.Dytricha', 'divisja4', '2024-05-31', NULL, '', 'upravit % k publikacím', 'reistkri', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-21 00:00:00'),
(516, 323, '2024-05-21', 'Čerpání prostředků: čerpání v normě; bude vytvořena rezerva na odměny\nPlnění výsledků: kontrola postupu prací bude ověřena na koordinační schůzce (září 2024)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): první výsledek r.2025, smlouva o výsledku r.2026\nRizika: personální obsazení; HR - hledá vhodného člověka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři): každý z partnerů realizuje činnosti dle předem určeného výsledku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Naplánovat koordinační schůzku na září 2024', 'rutovmar', '2024-05-21', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-05-21 00:00:00'),
(517, 253, '2024-05-21', 'Čerpání prostředků: průběžné a v normě. Nyní otázka, zda se využijí finance na materiál (snímače). Bude event.převedeno do mzdových nákl. (bude domluveno s prof. Ryjáčkem). RP4 ok. RP5 - bude do konce roku vyčerpáno (mzdy ok)\nPlnění výsledků: za UCEEB ok; firma Elixeum - problém u SW. Ověřená technologie - v pořádku. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Elixeum není schopné vytvořit kvalitní SW s AI zohledňující množství různých faktorů. Finále vypadá na SW (u nás paralelně na výsledku pracuje Kuba Vaněk). Spíše odhad, že to nebude použitelné pro ŘSD. \nRizika:\n1) slabý výsledek SW. Návrh řešení (Kuba, Tonda): použít peníze na snímače a investovat do vývoje vlastní AI přes FIT (Honza Pošta ověří s Honzou Včelákem). Nutné by bylo ošetřit smluvně, aby Elixeum nenapadlo (100% podíl pouze UCEEB; nebudeme hradit podíl na budoucích zakázkách). TM Stav je interním aplikačním garantem - pozor! vztahují se zde pravidla Příloha č.1. \n2) Personální obsazení - od zač.května chybí 1 člověk na realizaci SW (postdoc odešel do zahraničí). Nemá kdo převzít modelaci mostu, z kterého se čerpají data pro AI. \n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  proběhla schůzka s Elixeum nad neplněním výsledku v 1Q. Bohužel firma stále nespolupracuje (stejný tým jak ve StructureGuard). \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každé 3.týdny schůzka především s Elixeum\n            ', 'Honza domluví s prof. Ryjáčkem, v rámci schůzky týmu, zda budou objednány snímače nebo náklady přesunuty do mezd.', 'postajan', '2024-06-20', NULL, '', 'Návrh řešení (Kuba, Tonda): použít peníze na snímače a investovat do vývoje vlastní AI přes FIT (Honza Pošta ověří s Honzou Včelákem). Ponechat čistě jako UCEEB výsledek z hlediska licenční smlouvy o využití výsledku. TM Stav - interní aplikační garant. ', 'postajan', '2024-06-20', NULL, '', 'Vyhledat náhradu za pracovníka pro modelaci SW pro AI - domluvit se s prof. Ryjáčkem.', 'postajan', '2024-06-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-05-21 00:00:00'),
(518, 380, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: VO2 a VO5 zatím trochu nedočerpává, VO1 mírně přečerpává - vcelku ok.\nPlnění výsledků: fokusní skupina v Ostravě duben, červen expertní skupina - bude se řešit podoba specializované mapy, my děláme v tuhle chvíli rešerše, z FITu se budou najímat interní experty, je to v rozpočtu v osobním. Stíhá se.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): mapa bude Open Access, bude potřeba probrat, jestli z toho bude přidaná hodnota pro UCEEB, nebo je to jenom služba pro projekt\nRizika: vyplněná tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  doc. Nevima (Opava, hlavní řešitel) to bere vážně, BeePartner svolává schůzky, v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - každý měsíc schůzky s celým konsorciem\n            ', 'Doplnit ROLE', 'stoladan', '2024-05-31', NULL, '', 'Doplnit ROLE', 'civinjan', '2024-05-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-22 00:00:00'),
(519, 234, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: jemně nedočerpané mzdové a hodně nedočerpané ostatní přímé, ale u LORCA to nebude problém\nPlnění výsledků: užitný vzor, který se musí podat co nejdříve - Zbyněk se musí rozhodnout, jestli podat přes rektorát, nebo to podáme sami - spíše zkusíme sami podat, musíme nahlásit na rektorát (Danka)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Většinové vlastnictví je ČVUT, Šamata na konci bude chtít(muset) licencovat, musíme vyřešit, jak vyřešit podíl SVÚM\nRizika: vyplněná tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) projekt tímto končí\nÚčastníci (partneři): v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): řeší se ad hoc, jak je třeba, dostačující vzhledem k projektu\n            ', 'Zbyněk vytvoří Fuzit a vyplní rektorátní formulář', 'zelenzby', '2024-06-28', NULL, '', 'Danka pošle formulář Fuzit - rektorátní', 'stoladan', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-22 00:00:00'),
(520, 81, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: \n- 0 lehce přečerpaná\n- VO1 čerpá míň než by měla zbyde 60 tis.\n- VO2 asi dočerpá\n- VO5 zřejmě dočerpá\n\nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Tonda napíše Martinovi ať si zreviduje čeprání za VO1 a Robertovi ať zkoriguje VO5.', 'lupisant', '2024-05-24', '2024-05-28 15:48:43', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-22 00:00:00'),
(521, 81, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: \r\n- 0 lehce přečerpaná\r\n- VO1 čerpá míň než by měla zbyde 60 tis.\r\n- VO2 asi dočerpá\r\n- VO5 zřejmě dočerpá\r\nTonda napíše VO1 a VO5 aby si zkontrolovali čerpání.\r\nPřednostně zdrojovat lidi s vysokou hodinovkou, abychom nepřešvihli PMs.\r\n\r\n\r\nPlnění výsledků: \r\nD1.5 Policy pathways to impact a D7.3 MOOC – reálně bude do června. \r\nDatabáze PEDů\r\n\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\n- Blueprint pro psaní policy věcí\r\n– MOOC – Kurzy visí na platformě. 300 subscriberů prvního školení. \r\n\r\nRizika: \r\n– Databáze PEDů - má zpoždění, ale je to řešitelné\r\n\r\nOstatní: řada podaných projektů a běžících\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Tonda svolá revizi na 2. polovinu července.', 'lupisant', '2024-05-27', '2024-07-23 11:23:37', 'lupisant', 'S PR Terkou Michal a Tonda plán propagace MOOC – na URBIS se dohodnout s Terkou a udělat plán.', 'kuzmimic', '2024-07-31', '2024-07-23 13:32:37', 'lupisant', 'Letní revize – zkontrolovat, jak jsme na tom s databází PEDů', 'nikdo', '2024-07-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-06-21 00:00:00'),
(522, 469, '2024-05-23', 'Čerpání prostředků: čerpání v pořádku\nPlnění výsledků: naše dílčí úkoly splněny v termínech\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Kuba tvrdí, že DOOSAN jde úplně špatnou cestou (technicky i ekonomicky), ale nedají si říct\nRizika: DOOSAN musí dodat materiál a my ho musíme odzkoušet, riziko, že to nedodají včas - Vašek Vodička s nimi intenzivně komunikuje a snaží se tomu předejít\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Danka zažádá Vaška Vodičku o podklady k projektu (zatím je nemáme)', 'stoladan', '2024-05-31', NULL, '', 'Vašek dodá Dance oficiální podklady (návrh projektu, má-li) k projektu NCE, aby je mohla zadat do systémů', 'vodicvac', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-23 00:00:00'),
(523, 338, '2024-05-23', 'Čerpání prostředků: finančně se dočerpá, pokud ne do původního konce projektu, tak určitě do konce prodloužení\nPlnění výsledků: Projekt je ve zpoždění, ale bude se žádat o prodloužení. Rozpočet se nemění, musí se pouze rozmělnit. AG stále ještě není spokojen s výsledkem. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): možná budou následné úkoly od MPO, projekt nebo další rozvoj tématu zatím není v plánu\nRizika: vyplněná tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  komplikované konsorcium, především komunikace s CEVRO, opatření definována v tabulce rizik\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', 'odeslání žádosti o změnu', 'stoladan', '2024-05-31', NULL, '', 'Vyjednat obsah dodatku Smlouvy', 'novotk15', '2024-07-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-23 00:00:00'),
(524, 246, '2024-05-24', 'Jak je to s Vojtou a Fakultou etc?\nČerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(525, 237, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: Bude prodloužení projektu do 6/2025. Převede se část peněz - návrh plošně 10%.\nPlnění výsledků: Posun jednoho výsledku v rámci změny.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Výsledek ještě není k plné komercializace, byl by potřeba další projekt. Regulus ještě nekývl na pokračování. Na konci bude asi jenom malá Kubova licence.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) viz výše\nÚčastníci (partneři):  v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dodání podkladů pro změnu.', 'matustom', '2024-05-31', NULL, '', 'Potvrzení od FS a Regulus, že souhlasí s převodem 10%', 'matustom', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(526, 246, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: Jemně se přečerpává u VO2. Zbývá 330 na Ostatních přímých, bude použito na grafika frontendu. Zbytek do Osobních.\nPlnění výsledků: Proběhla změna hlavního řešitele na Vojtu. Vojta i Tomáš jsou tam pořád za FS, Vojta souběžně i za nás (VO5). \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Výsledek se ukazuje jako kvalitní. Budeme tlačit na to, aby bylo rozdělení 50% na 50% (Software) a neřešila by se licenčka, každý bude pokračovat se softwarem dle vlastních potřeb. Výsledek se zveřejní na stránkách (výzkum ve veřejném zájmu PP1). Ale pokud z výsledků vyjde zisk (zapojí se do komerčního produktu), je povinnost informovat druhou stranu a dořeší se Licence etc.\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) asi další Théta, bude se řešit na podzim\nÚčastníci (partneři): AG (MPO) vůbec nekomunikuje. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(527, 315, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: Bude se převádět část peněz z FS na UCEEB kvůli změně úvazku Vojty (2025 a 2026). Přechází pod Moderní energetiku, musí se dobře přezdrojovat\nPlnění výsledků: Jsme v počáteční fázi vývoje nástrojů. Reporty jsou v pořádku, stíhá se. Byly už i dva workshopy etc.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): hlavně se na něm učíme\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) navazují na to další projekty, co se týče zkušeností (např. FlexeOn)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dodat změnu Vnitrodohody (Dodatek).', 'zavrevoj', '2024-09-30', NULL, '', 'Dodat podklady pro výsledky, kde nejsme jako vedení Delivarablu etc.', 'zavrevoj', '2024-05-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(528, 316, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: tato etapa se v tuto chvíli nedočerpává - VO0 málo, VO2 celkem ok, VO5 málo - ale není třeba v tuto chvíli řešit. \nPlnění výsledků: dle plánu, není v tuto chvíli problém\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) komercializace ne, je to pro potřeby Prahy, v budoucnu se budeme moci prezentovat návody pro energeticky plusové čtvrti\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  PDS i PSOE se s námi intenzivně radí, máme mezi nimi dobrou roli, projekt tvoří dobrou platformu pro komunikaci a strukturované jednání\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(529, 270, '2023-10-24', 'Revize nezrealizována, jelikož se nedostavil Tomáš Vácha, který byl tou dobou na dovolené. Bohužel nebyla předána informace o revizi na členy týmu ani vedoucí VO. Projektovému nebyla dále avizována změna kompetencí v týmu, kdy hl.vedoucím týmu se stal Wojtek, namísto Tomáše Váchy. \n \nČerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-05-24 00:00:00'),
(530, 314, '2024-05-27', 'Čerpání prostředků: \n- čerpání mzdových – je tam rezerva, dojde ke změnám, není problém\n- čerpání věcných – potřebujeme převést rozpočet – Tonda pošle Terce podklad\n\nPlnění výsledků: \n- Zahájit práce na policy brief (Terka)\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n– materiálový výzkum děláme pro SKANSKA\n– dohodnout se se SKANSKA na možnostech využití dat pro článek (materiálové vlastnosti nejsou zajímavé, možná by šlo udělat LCA a to opublikovat)\n\nRizika: \nviz matice rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nEUKI – školení\n\nÚčastníci (partneři):\nSKANSKA – viz výše\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):\n- tým se schází cca jednou za měsíc\n- koordinační schůzky konsorcia\n            ', 'Tonda pošle Terce tabulky rozpočtu, a Terka navrhne převody v letech a kategoriích.', 'lupisant', '2024-06-25', '2024-07-24 18:32:06', 'lupisant', 'Terka svolá koordinační schůzku se SKANSKA', 'pavluter', '2024-06-28', NULL, '', 'Terka navrhne řešení stran personálního obsazení, s Martinem to dořeší', 'pavluter', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-27 00:00:00'),
(531, 288, '2024-05-28', 'Čerpání prostředků: na konci dle predikce zbyde 95 000; travel costs - vyčerpá se (Berlin, konference - dvoudenní, 2/25, pojede více členů týmu...), též se bude čerpat na publication (v plánu články); trainings - chystají se final workshopy; ohlídat nazdrojování Tondy (design final workshopů, odborný garant)\r\nPlnění výsledků: guidelines splněno, stále probíhá příprava tréninkových materiálů (mělo být v březnu, v podstatě hotovo, vyšperkovává se); pilotní workshopy - poslední v červnu; final workshop - příští rok; 15 workshopů - až s koncem projektu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v rámci stanovených výstupů;v plánu publikace + účasti na konferencích (IEA EBC Annex 89 - prezentace výstupů projektu); vědecké výstupy jsou, ale ne ve smyslu aplikovaných výsledků; uplatnění: Recyklační akademie (highlight projektu) - mohla by být dlouhodobějšího formátu\r\nRizika: zůstávají stejná, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): bude navazovat projekt v rámci výzvy Life (selektivní demolice)\r\nÚčastníci (partneři): ok, sem tam nutno hlídat (viz analýza rizik) \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): týdenní frekvence; konsorcium - online měsíčně, prezenčně - cca po 6 měsících; \r\n            ', 'Nazdrojovat Tondu - mzda z kofinu, úvazek 1,0 za celý projekt', 'dytrijak', '2024-05-29', '2024-06-10 15:16:53', 'dytrijak', 'Plán PR a diseminačních výstupů', 'vlasabar', '2024-06-07', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-28 00:00:00'),
(532, 226, '2024-05-27', 'Čerpání prostředků: v červnu změny, na konci cca 93 000 (vyrovnávalo se mezi 2 GAČR projekty); mzdy - nebudou celé uznatelné - kvůli limitu 60 000\r\nPlnění výsledků:v průběžné zprávě některé neuznány (nenaplnění definice výsledku); u jednoho vytčen odklon od tématu projektu (dle Toma naprosto obhajitelné, souvislost je) + chybějící afiliace na ČVUT; budou vykázány výsledky i starší (2022 - konferenční příspěvek, sborník teprve vyjde)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Biochart - TAČR se Skanskou (příměs do betonu vyplynula z tohoto projektu); Indorama Ventures\r\nÚčastníci (partneři): ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, cca 1-3 měsíce\r\n            ', 'mzdový limit - jak podchytit v čerpání/vykazování mzdy nad 60 000 (část do neuznatelných nákladů); tento projekt končí v 2/2025', 'dytrijak', '2024-06-14', '2024-06-10 15:17:22', 'dytrijak', 'Ověřit u GAČR, zda je možné nahradit příspěvek ve sborníku impaktovaným článkem?', 'reistkri', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-28 00:00:00'),
(533, 230, '2024-05-29', 'Čerpání prostředků: \r\nPlnění výsledků: Výstupy se plní v pořádku, Příručka byla reportována na TAČR v průběžné zprávě za r. 2023, bude aktualizovaná o informaci k Toolboxu. Toolbox je již dokončen. Výsledek bude reportován ve zprávě za r. 2024.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): potřeba zjistit % rozdělení výsledků a domluvit se s Rigou, jak to bude reportováno vůči ERA-NET.\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Toolbox bude využit v projektu ARV\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, A. Lupíšek, Š. Holečková, Z. Mlejnek, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'R. Wawerka domluví se Sofianem představení Toolboxu Tondovi Lupíškovi - během prázdin. ', 'wawerrob', '2024-08-31', NULL, '', 'Štěpánka zjistí podmínky dle původního návrhu projektu + z konsorciální smlouvy, jak jsou rozděleny výsledky projektu. ', 'holecste', '2024-06-30', '2024-08-12 09:40:13', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-05-29 00:00:00'),
(534, 403, '2024-05-29', 'Čerpání prostředků: přečerpává se o 180 tisíc, což je hodně - je možné, že má nastavený větší úvazek VO0, každopádně MV a JD zkontrolují, kde se to děje.\nPlnění výsledků: trochu zpoždění s článkem, v případě neschválení budeme žádat o změnu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): výsledky budou na webových stránkách, něco jako SBTool kalkulačka - část zadarmo, další funkcionalita zpoplatněná\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) diseminace se bude řešit hodně díky EUKI, v návaznosti bude Life 2024\nÚčastníci (partneři): nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): scházení se po částech, brzy bude jedna hromadná\n            ', 'Danka pošle podklady k oponentnímu řízení z loňského roku', 'stoladan', '2024-06-07', NULL, '', 'Martin zkontroluje čerpání, protože se přečerpává', 'volfmar3', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-29 00:00:00'),
(535, 450, '2024-05-30', 'Čerpání prostředků: čerpá se v pořádku\nPlnění výsledků: z naší strany plníme, co dle harmonogramu máme\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v tuto chvíli se ještě neví, ale max. pokračování ZV\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nejsou, ale je to slabina, bylo upozorněno, Kamil zváží doporučení Pavle Ryparové            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-30 00:00:00'),
(536, 370, '2024-06-04', 'Čerpání prostředků: v červnu dojde k přesunu lidí, aby čerpání sedělo - rozpočet je fluidní uvnitř jednotlivých WP\nPlnění výsledků: nevedeme žádný celý WP, ve WP2 Citylab Prague vedeme akorát task, děláme monitoring několika budov (5), budou vznikat doporučení, ostatní WP mají dávat doporučení (metodiky), aby se to podle nich dělalo - v tuhle chvíli je tam trochu zmatek. V září 10.-11. bude na UCEEB General Assembly.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podáváme patent na Hybridní zelenou střechu, veškeré původcovství za námi - hlavně v rámci SIC projektu, na Substrát s recyklátem máme Fužit (z Revozim), který vstupuje do tohohle projektu, bude se ladit, bude vznikat registrace, aby se dal v ČR podávat (s firmou BBkom). Licenční smlouva ještě není udělaná, ještě se jedná a testuje.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) 1) směr substrátů, 2) možná spolupráce s IPR\nÚčastníci (partneři):  Ecoten (viz rizika)\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'Danka pošle ke kontrole Michalovi výstupy Deliverables, jestli jsou to ty správné', 'stoladan', '2024-06-14', NULL, '', 'Pročíst si Využití výsledků o tom, co se chystá.', 'dytrijak', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-04 00:00:00'),
(537, 333, '2024-06-04', 'Čerpání prostředků: dle Dančina odhadu se nedočerpává, na FSV nechtějí udělat trojdohodu, radši by převedli peníze na UCEEB, musí se vyčerpat peníze na studentech\nPlnění výsledků: asi se bude žádat o prodloužení hodnocení\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných): souvislost s dalšími zelenými střechami (vrstvení), jeden GAČR je podaný, zjistit možnosti s Watter4All (TAČR), Life má CA. Dělají se experimenty na FSv a pracuje se s Farmbotem - spolupráce se školami?\nÚčastníci (partneři): nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'zkontrolovat mzdy, zatím se nedočerpává', 'volfmar3', '2024-06-14', NULL, '', 'Zadat informace k Participant portalu (Tondova tabulka)', 'snehomic', '2024-06-07', NULL, '', 'Podívat se, jestli neexistuje nějaká výzva pro práci s Farmbotem, třeba ve spolupráci se školami', 'zuzansch', '2024-08-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-04 00:00:00'),
(538, 404, '2024-06-05', 'Čerpání prostředků: v pořádku (lehký přebytek)\nPlnění výsledků: první výsledky jsou plánovány až na rok 2025\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): prozatím nic\nRizika: prozatím nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných): prozatím nic\nÚčastníci (partneři):  v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každý měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'zuzansch', '2024-06-05 00:00:00'),
(539, 270, '2024-06-11', 'Čerpání prostředků: nutné intenzivnější čerpání prostředků; v plánu 2 velká VŘ na výzkumy 3-4Q 2024\nPlnění výsledků: open-access databáze hotová; v přípravě drafty článků - hotovo na konci r. 2024\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace NE, publikace ANO, diseminace prostřednictvím nové PR a PR agentury v r. 2025; výzkumné aktivity probíhají dle harmonogramu\nRizika: projekt personálně i finančně stabilizovaný a běží bez problémů\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Na všeobecné úrovní věcně souvisí s ostatními projekty, které se týkají procesů demokratizace v energetice\nÚčastníci (partneři):  vzorní!\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ANO\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-06-11 00:00:00'),
(540, 277, '2024-06-11', 'Čerpání prostředků: čerpání probíhá dle odpracovaných hodin, kontrolní dny každý kvartál\nPlnění výsledků: plnění výsledků projektu v pořádku, kontrola každé 3 měsíce na projektu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): M. Nesládek se domluví s PMAC-p. Michkem na rozdělení duševního vlastnictví - online Kalkulátoru pro zhodnocení zapojení instituce do ES, musí se řešit v kooperaci s MŽP, který je vlastníkem výsledků projektu\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, Š. Holečková, M. Nesládek, R. Wawerka, Z. Mlejnek, W. Belch\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají pravidelně\n            ', 'Michal Nesládek kontaktuje p. Michka z PMAC a domluví se, jak se bude postupovat pro zajištění licence pro online kalkulátor.', 'neslamic', '2024-06-30', NULL, '', 'Wojtek se domluví s Tomášem Matuškou, jak vypadá studie pro Třebíč. Deadline je do konce Q11, tj. odevzat do 31/10/2024.', 'belchwoj', '2024-06-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-06-12 00:00:00'),
(541, 446, '2024-06-17', 'Čerpání prostředků: nedočerpání; revize srpen/září\nPlnění výsledků: 1.rok řešení - 1 peer review, účast na konferenci (ICCS - září prof. Hájek) - příspěvek ve sborníku; práce na impaktovaných článcích (možná letos)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace NIC; kontaktovat novou PR pro případ novinek a aktualizací\nRizika: zatím vše běží dle předpokladu\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ANO, Magda Novotná připravuje BIOCHAR; znovu podáván GA ČR CZ-DE\nÚčastníci (partneři): --\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ANO\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-06-17 00:00:00'),
(542, 105, '2024-06-24', 'Čerpání prostředků: \nZbývá:\n- Osobní: 180\n- Ostatní přímé: 520\n\nTonda napíše Koordinátorce, že bychom chtěli převést 350 do mezd – koordinace dokončovacích prací v Kašavě.\n\nProdloužení projektu – stanovisko zpravodaje budeme vědět v srpnu (neformálně).\nV srpnu si řekneme jak dál. \n\n\nPlnění výsledků: \n- stavba\n- musí se udělat MAR \n-- Kašava\n-- TERAZA - budeme měnit hardware\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n\nRizika: \n– poruchy na jednotce\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n           ', 'Tonda napíše Koordinátorce, že bychom chtěli převést 350 kKč do mezd – koordinace dokončovacích prací v Kašavě.', 'lupisant', '2024-06-27', '2024-07-01 12:43:52', 'lupisant', 'Tonmda svolá scůhzku na 2. polovinu srpna', 'lupisant', '2024-06-26', '2024-07-24 18:29:30', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-06-24 00:00:00'),
(543, 312, '2024-06-24', 'Čerpání prostředků: pod čerpáním, bude dočerpáno\r\nPlnění výsledků: Plní se, příprava Pilot Actions, Proběhl Local Stakeholder Meeting 19/6/2024, participace CTU na Recyklohraní - sběr elektroodpadu ve školách, nastavila se lepší spolupráce s konsorciem; \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude řešeno v budoucnu, ve smlouvě s mezinárodním konsorciem\r\nRizika: doplnění týmu za UCEEB, oslovit UJEP\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): přesah do projektu WEEEWaste, dořešit dobropis\r\nÚčastníci (partneři):  M. Tobiáš, T. Matuška, J. Dytrich, T. Lupíšek, Š. Holečková, K. Daníčková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano pravidelně 1-2 do měsíce cally s partnery\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-06-27 00:00:00'),
(544, 322, '2024-06-24', 'Čerpání prostředků: nedočerpáno na mzdách, T. Matuška ví a bude řešit\r\nPlnění výsledků: modifikace výzvy na podporu Recyklace elektroodpadu, aktivně v jednání s MŽP a SFŽP, Analýza trhu na připomínky, doporučení pro EU, cíl zkusit se dostat do dokumentu-připomínky-doporučení vlády, modifikace sběru elektroodpadu; motivace trhu na dotace\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): legislativní rámec projektu - jednání s MŽP a SFŽP\r\nRizika: personální kapacity za UCEEB\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): tématicky do Circular WEEEP\r\nÚčastníci (partneři):   M. Tobiáš, T. Matuška, J. Dytrich, T. Lupíšek, Š. Holečková, K. Daníčková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné cally celého konsorcia 1x měsíčně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-06-27 00:00:00'),
(545, 497, '2024-06-24', 'Čerpání prostředků: čerpá se dle plánu\r\nPlnění výsledků: projekt je na začátku, participuje J. Maščuch\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): projekt teprve začal\r\nRizika: zpoždění Partnership Agreementu-odstoupení partnera-Lombardy Region; řešíme\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):   M. Tobiáš, T. Matuška, J. Dytrich, T. Lupíšek, Š. Holečková, K. Daníčková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelně 1x za měsíc\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-06-27 00:00:00'),
(546, 546, '2024-06-25', 'Čerpání prostředků: Domluva, že se za 1. pololetí nebude na projektu nic vykazovat, vše vykážeme až v druhé půlce.\nPlnění výsledků: plní se, ale nevykazují se\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  ČVUT organizuje dobře\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-25 00:00:00'),
(547, 387, '2024-06-26', 'Čerpání prostředků: lehce přečerpáno ve mzdách\nPlnění výsledků: 2x prototypy v plánu na r. 2026; na konci I. etapy - Gfunk - v tuto chvíli není nic (závazný parametr to není)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řešeno v rámci licenční smlouvy a rozdělení % podílů; komercializace je zatím brzo \nRizika: administrativně-technická viz záložka Analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): Nutné, aby Narran domluvil převod práv do ISKP s agenturou Gral Expert; Narran má povinnost dle RoPD na publicitu\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Domluvit s Narran převod práv do ISKP pod Narran. Aktuálně má plná práva stále agentura Gral Expert. ', 'adamodan', '2024-07-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-06-26 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(548, 401, '2024-06-27', 'Přítomni: Včelák, Lupíšek, Stolařová, Hejtmánek, Velebil, Pošta, Dytrich, Volf\r\n\r\nČerpání prostředků: U mzdového VO1 jemňounce přečerpává, celkově plán vychází na 98%, takže naprosto v pořádku. Ostatní přímé ještě nevyčerpány, Požárníci 95, Monitoring 100, Konstrukce 220 - všichni byli uvědoměni a počítají s tím - nechceme žádat o finanční změnu.\r\nPlnění výsledků: Budeme mít problém s názvy výsledků článků, musíme zažádat před koncem projektu o změnu (jarní revize 2025)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): VO4 - spíše čistě publikace, VO1 - bude zkoušet na Envilopu, VO5 - články, zkoušení\r\nBudeme používat dvojí aknowledgment i na mezinárodní COST HELEN (nemělo by to nikomu vadit)\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím nic konkrétního\r\nÚčastníci (partneři): nejsou\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): části jsou na sobě relativně nezávislé, schůzky se dějou individuálně\r\n            ', 'Změna názvu článků na MŠMT, měli jsme je příliš konkrétní v návrhu', 'stoladan', '2025-04-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-27 00:00:00'),
(549, 399, '2024-07-02', 'Čerpání prostředků: Rezerva ve mzdách, 2x DPP/DPČ. Na konci roku očekáván zůstatek cca 85 tis. Kč. Řešení: navýšit úvazek Hance Kárníkové odhadem celkem na cca 0,4 (rozhodnutí stačí v září/říjen 2024 na II. revizi). Nutné změnu oznámit na MKČR (podá fakulta)\nPlnění výsledků: naplánované na r. 2024 - ok. Publikace ve sborníku hotova, čeká se na SCOPUS č. = bude doplněno do V3S. Afiliaci ve V3S - řešit prostřednictvím DPP s katedrou. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): vznikne Nmet určená pro MKČR (vznikne soubor řešení př. pro technické pracovníky). Vznik nové poptávky stran Pražského Hradu (mimo projekt)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) ne\nÚčastníci (partneři):  nerelevantní\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', 'Výsledek - publikace ve sborníku. Zaslat odkaz na V3S, až bude doplněn SCOPUS. ', 'karnihan', '2024-09-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-07-02 00:00:00'),
(550, 384, '2024-07-02', 'Čerpání prostředků: Lehce přečerpáno\nPlnění výsledků: řešení v začátku \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ano, bude řešeno v rámci licenční smlouvy\nRizika: Po technické stránce bez rizika. \nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  rozdělení práv IP v řešení\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky probíhají interní i s partnery\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-07-02 00:00:00'),
(551, 502, '2024-07-11', 'Čerpání prostředků: It´s money for FTE (not total), you have to keep the original FTE.\nThe project is whole under VO5 and that´s correct. VO1 is taking over Nicos´s part, we will see in the future, if the budget will be divided. \nTimesheets:\nSofiane fills in for: himself, Jakub Diviš\nZdeno fills in for: himself\nJan R. fills in for: himself\nThe timesheets has to be delivered in original to FEL (Zbožínková).\n\nPlnění výsledků: 1 impact with foreign contribution is done, published. (it´s 1 per year per Working Task). We lead 2 Working Tasks\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Project is mostly for publications.\nRizika: see the table\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'send a list of results to Danka', 'kichosof', '2024-07-31', NULL, '', 'zjistit, jestli je tam implementace', 'stoladan', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-07-11 00:00:00'),
(552, 81, '2024-07-23', 'Čerpání prostředků: \n– při současném tempu čerpání na konci zbyde 9 tis, mělo by to být v pořádku\n– rizikem je přečerpání člověkoměsíců\n\nPlnění výsledků: \n– MOOC – v létě budou videa uploadována na portál, propagaci bude řešit komunikační partner\n– databáze PED se naplní podle závazků ve SPARCS\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n\nRizika: \nPřečerpání člověkoměsíců.\nTonda s Kubou překontrolují člověkoměsíce, v případě hrozícího přečerpání o více než 25 % je potřeba to komunikovat s koordinátorem.\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-07-23 00:00:00'),
(553, 105, '2024-08-13', 'Projekt se neprodlužuje, končí na konci září.\n\nČerpání prostředků: \nVO1 je domluvená\nVO2 je ok\nVO3 je ok\nVO4 je přečerpaných 60 tis. a je to tak domluvené. \nCelkově – čerpání ok.\n\nKuba poprosí o aktualizaci směnného kurzu v projektovém řízení na poslední etapy.\n\n\nCesta na finální meeting bude z jiných zdrojů.\nMůže se stát, že bude potřeba jedna služební cesta do Španělska.\n\nPlnění výsledků: \n- post-monitoring nestihnul proběhnout – bude se řešit na steering commitee, bude se dokládat pomocí simulací.\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n– jednotky zkusíme nabídnout jako produkt RECUAIR\n\nRizika: \n- riziko, že monitoring nebude dostatečný pro výsledky\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-08-13 00:00:00'),
(554, 253, '2024-08-29', 'REVIZE POUZE K VÝSLEDKŮM PROJEKTU\n\nČerpání prostředků: --\nPlnění výsledků: viz Rizika\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: partner projektu - firma Elixeum, která se dosud nezapojovala na vývoji SW. Probíhaly pravidelné schůzky. Aktuální stav: Elixeum zpracovalo data dle dohody s ČVUT. Přesto jejich % podíl na tvorbě Gfunku, R a Ztech je nulový, předběžná dohoda na rozdělení duš.vlastnictví v konsorciální smlouvě neodpovídá skutečnému zapojení firem. \nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Další setkání s partnery proběhne 23. 9. Poté se rozhodne, jak bude % rozděleno duševní vlastnictví v licenční smlouvě.  \n            ', 'Schůzka s Elixeum a TM Stav nad výsledky a jejich plněním. ', 'postajan', '2024-09-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-08-29 00:00:00'),
(555, 524, '2024-10-11', 'Kick off - rozdělení úkolů, todo list zde: https://campuscvut.sharepoint.com/:x:/r/sites/Team-SlubyinfrastrukturyOPTAK/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDFC7AF80-DA7F-40C3-93DA-8265E315D5BC%7D&file=Slu%25u017eby_infrastruktury_TDL.xlsx&action=default&mobileredirect=true \r\n            ', 'RoPD bod 6.13.2.(str.14):Zveřejnění seznamu nabízených služeb etc.; musí být splněno do 29.10.', 'valente3', '2024-10-21', NULL, '', 'Zajistit povinnou publicitu projektu', 'klauster', '2024-10-18', NULL, '', 'Ceník služeb', 'lupisant', '2024-10-14', NULL, '', 'Kontrola textu webu - následně zaslat ke komentářům Robertovi a pak na PR Terku + zadat projektovému konzultaci na API', 'lupisant', '2024-10-14', NULL, '', 'zjistit registr de minimis', 'klauster', '2024-11-01', NULL, '', 'reistkri', '2024-10-15 00:00:00'),
(558, 461, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se; zůstatek cca 67 000; dočerpá se\r\nPlnění výsledků:prototyp splněn, ale bude se vykazovat až ve 2025;na ostatních se pracuje \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): konference v 9/24 (není ofiko výsledek projektu; autor Honza)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc, bez zápisu\r\n            ', 'zaslat Honzovi oznámení o převodu do dalšího roku', 'reistkri', '2024-10-14', '2024-10-14 11:26:06', 'reistkri', 'převod z materiálu do mezd - zjistit, jestli bez žádosti o změnu', 'reistkri', '2024-10-15', '2024-10-16 12:10:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-16 00:00:00'),
(559, 461, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-14 00:00:00'),
(560, 388, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: nečerpá se (zatím)\r\nPlnění výsledků: v realizaci\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): dodat podklady pro web\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): JEREMIÁŠ (OP TAK)\r\nÚčastníci (partneři):  haha\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):cca 1/měsíc, bez zápisu\r\n            ', 'podklady pro web (AJ verze)', 'vcelakj1', '2024-10-15', NULL, '', 'povinná publicita partner (web, soc.sítě, plakát)', 'vcelakj1', '2024-10-18', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-14 00:00:00'),
(561, 546, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se především ve Službách, Danka se bude ptát, jestli můžeme prodloužit do dalšího roku (kvůli konferencím, obsluha Kanceláře)\r\nPlnění výsledků: začátek listopadu jde Strategie na Kolegium rektora, v průběhu října se představuje na vedení ČVUT, v prosinci podepsání rektora\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řeší se, čím se bude financovat udržitelnost/implementace strategických cílů/tvorba akčních plánů (5 letpo skončení projektu- až do 2030) - z PPRO? Je třeba dořešit na rektorátní úrovni - jako úkol má Tonda (viz PPRO) ve spolupráci s Kačkou\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Důležité je provedení implementace etc., ale v tuhle chvíli nejsou známé zdroje, musí dořešit rektorát.\r\nÚčastníci (partneři): pracovní skupiny pro kapitoly (napříč ČVUT) - skvělá komunikace, chybí informovanost školy, že se Strategie tvoří (děkani, další funkcionáři)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\r\n            ', 'Zjistit, jestli můžeme projekt za nás prodloužit do dalšího roku.', 'stoladan', '2024-10-18', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-14 00:00:00'),
(562, 554, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: nedočerpané ostatní - především cestovné, služby. Holky promyslí, jak utratit (workshopy, cesty (návštěva univerzity v UK), seminář FrankBold.\nPlnění výsledků: dle harmonogramu (hlavně ETUR)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): LinkedIn Kanceláře udržitelnosti, web: udržitelnost.cvut.cz\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) neví se, jestli bude příští rok financování, \nÚčastníci (partneři):  nejsou (jenom rektorát)\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', 'Domluvit se s Terezou o zveřejnění na webu, stránkách, sockách', 'salkokat', '2024-11-30', NULL, '', 'Zjistit, z čeho se bude platit udržitelnost GreenDeal NPO - bude návazné PPRO?', 'lupisant', '2024-11-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-14 00:00:00'),
(563, 272, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: VO5 a VO1 nedočerpává; personální poddimenzovanost - další člověk?\r\nPlnění výsledků: zpoždění, nejsou lidi. 4.2.-2 - řeší se připomínky; 4.3._1 - Klára na tom pracuje; 3.4 - píše se; problém s náborem studentů (pravidelná \"dodávka\") - máme výpadek\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): jméno v evr.bauhausu - ale nemá, kdo by to dělal (promarněná příležitost), mělo by se z toho více těžit; udělat web neb; klára má člověka, co napíše článek/příspěvek na konferenci\r\nRizika: plnění výstupů; viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-STAR, podal se OneNature (velký přesah), ASCEND\r\nÚčastníci (partneři): team NTNU - náročné\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): v rámci WP + technical boards\r\n            ', 'doplnit NEBaře - nutná předchozí diskuse (Robert)', 'wawerrob', NULL, NULL, '', 'VO1 - posílit čerpání (info)', 'reistkri', '2024-10-16', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-14 00:00:00'),
(564, 279, '2024-10-14', 'Čerpání prostředků: přečerpává se - ponížit Michalovi úvazek\r\nPlnění výsledků: nějak se plní, ale se zpožděním; bude publikace (kniha Springer)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude publikace (kniha Springer) - Licia; 06/24-URBIS (Neb workshop)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):CRAFT, OneNature (v hodnocení), ASCEND\r\nÚčastníci (partneři):  NTNU\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - bude meeting konsorcia\r\n            ', 'technical boards - checknout plnění zpožděných výstupů z naší strany?', 'kuzmimic', '2025-04-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-10-14 00:00:00'),
(565, 253, '2024-10-17', 'Čerpání prostředků: V pořádku. \nPlnění výsledků: Bude podána žádost o změnu výsledku R na O (dle doporučení z věcné kontroly projektu z 3.10. 2024). Bude podána Žádost o prodloužení termínu odevzdání finálního výsledku s posunem o maximální dobu 6 měsíců. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): aktuální podíl na výsledcích bude zpracován do návrhu licenční smlouvy. Podíly Přílohy č. 2 konsorciální smlouvy neodpovídají skutečnému zapojení partnera Elixeum.\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Interní aplikační garant - TM Stav - bude požádán o souhlas se změnou výsledku typu R na O.', 'rutovmar', '2024-10-17', NULL, '', 'Příprava Žádosti o prodloužení termínu odevzdání finálního výsledku Ztech.', 'rutovmar', '2024-10-21', NULL, '', 'Rozdělení podílů vlastnictví a komercializace výsledků bude upřesněna v licenční smlouvě, kterou připraví Kuba ve spolupráci s Honzou Poštou. ', 'dytrijak', '2024-11-13', NULL, '', 'Šablona ekonomických přínosů výsledku Ztech, dle MET-12 a požadavku TAČR. Poslat na Kubu. Dytricha.', 'rutovmar', '2024-10-21', NULL, '', 'Kuba připraví návrh ekonomických přínosů výsledku Ztech a zašle Honzovi Poštovi a Markétě k další komunikaci s firmou Elixeum a TM Stav. ', 'dytrijak', '2024-10-31', NULL, '', 'rutovmar', '2024-10-17 00:00:00'),
(566, 403, '2024-10-18', 'Čerpání prostředků: nedočerpání ostatních přímých, reší se varianta, že se dočerpá nákupem počítače a licence software + plánované náklady na workshop a ZC + se využije FÚUP a navýšení Osobních nákladů o 10% položky. Je potřeba dobře propočítat, jinak je nutné ihned zažádat o změnu.\r\nPlnění výsledků: žádost o změnu z hlediska typu výsledků (V změna na O), názvů článků; posunutí splnění Jimp na leden, není schválen + žádost teoreticky možnost žádosti o změnu hlavního řešitele; \r\nNebylo moc čas se tomu věnovat - ale výsledky se alespoň v nějaké formě stihnou. Detaily viz Výsledky\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím se řeší spíše příležitostně, Honza promyslí; komercializace softwaru se bude řešit v pozdějších fázích projektu.\r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) je to provázané s ELKI, příprava na LIFE - pokud by vyšel, tak by to bylo v perfektní synergii\r\nÚčastníci (partneři):  jsou jen neoficiální - IOER (Německo), ETH (Švýcarsko), ZAG  (Slovinsko)- probíhá dobře\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): celkově projektová jednou za půl roku, ale probíhají dílčí\r\n            ', 'Domyslet rozpočet a vyřešit změnu.', 'pestaja2', '2024-10-25', NULL, '', 'Domluvit s Dankou Oponentní řízení na leden', 'pestaja2', '2024-10-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-18 00:00:00'),
(567, 450, '2024-10-18', 'Čerpání prostředků: Materiál ok, osobní ještě ověřit, ale mělo by to být ok\r\nPlnění výsledků: nejsou, budou Jimp (Za fakultu!), příští rok konference - článek ve sborníku (2025) a Jsc (2026)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) ne\r\nRizika: Fsv viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) překryv s GAČR Přenos vlhkosti ve dřevě\r\nÚčastníci (partneři): nejsou \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - časté, nepravidelné, ústní\r\n            ', 'Zkontrolovat čerpání osobních nákladů', 'volfmar3', '2024-10-23', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'klauster', '2024-10-18 00:00:00'),
(568, 237, '2024-10-18', 'Čerpání prostředků: probehla změna a prodloužení projektu, rozpočet tudíž vyjde\nPlnění výsledků: díky prodloužení se stihne v lepší kvalitě (celá sezóna), Prototyp se vykáže buď ke konci roku nebo ke konci projektu, ještě se rozhodne v lednu.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pokud bude fungovat, budeme chtít licenčku\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zvážit podání následného projektu do Aplikace\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Upravit rozpočet v Projektovém řízení, aby seděl po změně. Podklady v mailu od Danky, může dodat i podrobnější.', 'mlejnzuz', '2024-10-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-18 00:00:00'),
(569, 316, '2024-10-18', 'Čerpání prostředků: VO0 a VO1 má velmi nedočerpáno, vědí o tom. Oboje se vyčerpá do nuly, celkově spíše málo prostředků.\nPlnění výsledků: aktualizován plán řešení, stíhá se v rámci deadlinů projektu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Jakub upozorňuje na nutnou finanční kompenzaci za výsledky projektu, abychom se vyhnuli nepřímé veřejné podpoře pro partnery.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Do budoucna se plánuje.\nÚčastníci (partneři): není to nejlehčí, ale v rámci funkčních možností\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nepravidelně, ale existují\n            ', 'Dořešit otázku finanční kompenzace, pokud by se studie uplatnila.', 'civinjan', '2025-12-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-10-18 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
