Čerpání prostředků: čerpá se relativně ok, tato etapa na 92%, příští zatím 75%. 
Plnění výsledků: Deliverables se plní na čas a v termínu, lehké zpoždění v prototypu - je přeplánováno na konec dubna. Do Barcelony pujde prozatim nefunkční mock up. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - exploitation plan se řeší v rámci projektu
Rizika: dlouhé dodací lhůty, - bylo řečeno na posledním meetingu, ale že to bude způsobovat zpoždění. Musí se připravit alternativní řešení i pro ostatní navazující WP - musí se uvést do M18 reportu.  
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - 
Účastníci (partneři):  Není jasné vedení WP4, spolupráce s Recuair je v pořádku. 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)  - ano
