Čerpání prostředků: nedočerpává se, 450 tis. není dočerpáno-převézt do příštího roku, změna tarifu? část práce do příštího roku, alokaci hodin domluvit na TAČR, víc lidí, více pozic-návrh poslat na změnu hodin u tazatelů nebo zástup Wojtka o dalšího řešitele týmu (pokud navýšené FT); 
Plnění výsledků: obsahově běží dobře, pravidelné schůzky se zástupci resorty, publicita běží - workshopy proběhly v říjnu 2022
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: nedočerpání projektu, ad-hoc úkoly od poskytovatele nad rámec projektu
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři): J. Dytrich, R. Wawerka, T. Vácha, M. Rutová, Š. Holečková 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají, kontrola každého WP
            