· Čerpání prostředků 
- mzdové OK
ostatní přímé - závsisí na tom, jestli bude konference v Kanadě a kolik budou stát požární zkoušky v PAVUS na začátku 2021, podle toho se naplánuje zbytek 
· Plnění výsledků: 
- vzorky musí být vybetonované do října, aby se stihla na začátku roku zkouška v PAVUS, to může být ohroženo COVID - dodávky materiálu, ale máme něco předskladněno a zbytek se objednává nyní
- záleží i na kvalitě a době dodání výpletů od Technofiber
· Využití výsledků 
Je předjednáno, že by pan Komárek do Prefy dodával výztuž a Prefa Brno by to betonovala (subdodavatel) – prodával by Technofiber
PR potenciál ano, ale až podle zkoušek
komplikace s licenční smlouvou
- Rizika:vyplněna, COVID ohrožuje jen konferenci
· Ostatní: připravuje se TAČR Trend a GAČR
· Účastníci (partneři): bez problému
· Pravidelné schůzky projektového týmu  - ano, Tomáš Káje pošle zápisy
