Čerpání prostředků: Nutné ověřit s TAČR stanovisko s účtováním na zálohy. RP4 čerpání ok. RP5 nutné čerpat (aktuálně 600 tis. Kč mzdy a materiál cca 800 tis.Kč). RP4 - převod na materiálu cca 800 tis. Kč + RP5 materiál a mzdy 
Plnění výsledků: Funkční vzorek bude do konce listopadu již funkční; ověřená technologie a SW (Elixeum)-naplánováno na r. 2024 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím licenční sml. na SW dosud neuzavřena (SW není vyvinut - v úvahu spadá po konci projektu); potenciál pro komercializaci projednat s P. Ryjáčkem (zač. r. 2024)  
Rizika: pokud RP5 nebude čerpat hrozí, že budeme peníze vracet 
Ostatní: (přesah projektu do jiných) 
Účastníci (partneři): J. Dytrich, J. Pošta, R. Wawerka, A. Lupíšek, M. Růtová
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            