Čerpání prostředků: mzdové ok, dočerpat cca 100k, ale 50k půjde RP5 (za data z TICO), musí se dát vědět Martině
Plnění výsledků: problém s přetížeností lidí, vše se zdržuje, nyní došlo k přerozdělení práce - z Katky Sojkové na Pavlu Ryklovou a Martina Volfa. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle šablonu
Rizika: neodstatek lidských kapacit
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - dá se využít všude, kde je BIM a komplexní kvalita budovy, dá se využít kde to jde. 
Účastníci (partneři): di5 čeká na fungující kalkulačku, vše se zesložitilo, posouvá se dodání výsledků - je to napjaté, RDR to neřeší, překrývá se s Automation4timber. 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            