•	Čerpání prostředků: OK, ostatní přímé jsou plánovány na konferenci v Dublinu (Terka Pavlů)
•	Plnění výsledků: 
Metodika recyklace stavebního a demoličního odpadu – zodpovědnost FSV. T. Pavlů připomene paní Broukalové a K. Šepsovi, Ověřená technologie betonový prvek – bude splněno Terka ,Články- bude splněno Terka. Rozdělení IP Terka plánuje schůzku s H.Otýsem AZS a bude informovat. 
Využití výsledků: Silniční panely, realizace parkovišť – firma AZS . Dodat informace Janě Simčinové, aby to mohla dát na web jako PR
•	Rizika: nebyla identifikována 
•	Ostatní: K roční zprávě 2019 bylo v systému ISTA zveřejněno stanovisko zpravodaje – bez námitek s doporučením k pokračování projektu 
•	Účastníci:  A. Lupíšek, T. Pavlů, K. Mrkvičková
