dle revize z 22.3.Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají- stálá písnička RW- přesouvá se co to jde :-).Materiálové náklady se nečerpají dostatečně, JV a VJ se domluví, a začnou čerpat víc.  Plnění výsledků: plánuje se vytvoření prvního výstupu v květnu na základě podkladů a 3D tisku z firmy Sanssouci.  Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)Nutno domluvit na příští projektové schůzce 18.4. 2022. Pracovní pozice nebyla stále obsazena, výběrové řízení běží.