I.Čerpání projektu: OK Zvažuje se možnost převodu prostředků z kategorie služby do mezd mezd. Případně záleží na dohodě s  Robertem W, zda se  to nevyřeší v  rámci projekt FLEX DER. Robert dá resume do konce března.
II. Plnění výstupů projektu: Odložení podkladové studie bude v březnu , pilotní projekt č. 2 se přesouvá na léto kvůli návaznosti na testování software nástroje, který má prioritu. Nejdřív bude software, dřív oproti plánu, bude řešen interně s ČVUT.
.  
III. administrativní řízení projektu: OK. Probíhají pravidelné schůzky min 2 měsíce velká schůzka a 1x malá , zápisy online 
IV: ostatní : V roce 2019 proběhla celá řada personálních změn. V současnosti je tým stabilizovaný ELiška Pomyová a Marek Liška
Aplikačí garanti fungují OK 
Pilotní projekt proběhne s obcí Bášť
ÚKOLY:
Robert dá info Kačce ohledně přesunu peněz konce března. 
Výsledky nahlásit Janě Komárkové vždy neprodleně - Tomáš Vácha 

Rizika. Ohoržení zrzka při cestách do zahraničí.
