Čerpání prostředků: nízké, ale dle řešitele do 2023 dočerpáme; OPPIK - je to volnější, ale je třeba hlídat, abychom byli přes 10% rozpočtu; souhrn podpory - když my budeme čerpat méně, ovlivní dotaci partnera; směsná míra podpory by měla být na 67% . Na konci etapy mohou dostat víc, pak míň - na konci projektu se to srovná; čerpá RP1 (prolíná s RP4), RP3; za tajemníka - ok
Plnění výsledků: v plánu 3, má být splněno do konce projektu; harmonogram plnění pro 2x fční vzorek - budeme rozhodovat na přelomu srpna -září; 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Návrh licenční smlouvy ze strany WH - stanovit podmínky (když budou používat, když patent…); zákl. částka = krytí kofinu;  je v řešení, nyní na straně WH
Rizika: viz záložka rizika
Ostatní: (přesah projektu do jiných): SOMKO? Ale není v konfliktu; Vekra zajímavý partner; definována nějaká témata, kde by se dalo spolupracovat, uvidíme (stárnutí povrchových úprav etc.); Jakub  - bude OP TAK Aplikace  - bude otevřeno v květnu?
Účastníci (partneři): vše ok, seriozní partner, spolupráce běží 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy: interní cca 1 za 14 dní, partneři cca 1/měsíc, jinak se řeší ad hoc parciálně; Kristina kontinuálně řeší ad hoc záležitosti s admin.protějšem WH
            