INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(386, 220, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: hodně se nedočerpává, ale Robert má pod kontrolou\r\nPlnění výsledků: všechny výsledky odsunuty na konec řešení projektu, byla i kontrola v místě realizace projektu a vše ok, \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pravděpodobně jim půjde prodat infrakamera (to, co je zatím), \r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) my to chceme využívat i dál - Vítek by rád využil svítidlo nebo krabičku na strop jako detektor pádu v pečovatelské oblasti, v rámci TAKu by se hodila další firma, která má něco v každý místnosti uprostřed; nebo i počítání lidí v místnosti. Celkově je to drahé, rádi bychom snížili cenu a masově rozšířili\r\nÚčastníci (partneři):  spolupracují dobře, dělají to, co mají, jen je jemné zdržení, ale ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(387, 220, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: hodně se nedočerpává, ale Robert má pod kontrolou\nPlnění výsledků: všechny výsledky odsunuty na konec řešení projektu, byla i kontrola v místě realizace projektu a vše ok, \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pravděpodobně jim půjde prodat infrakamera (to, co je zatím), \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) my to chceme využívat i dál - Vítek by rád využil svítidlo nebo krabičku na strop jako detektor pádu v pečovatelské oblasti, v rámci TAKu by se hodila další firma, která má něco v každý místnosti uprostřed; nebo i počítání lidí v místnosti. Celkově je to drahé, rádi bychom snížili cenu a masově rozšířili\nÚčastníci (partneři):  spolupracují dobře, dělají to, co mají, jen je jemné zdržení, ale ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(388, 256, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: drobné nedočerpání, Robert to označuje za vzorový projekt v čerpání \nPlnění výsledků: jeden z prototypů hotový, na druhém se pracuje (je třeba jen sepsat)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): máme z toho 2 prototypy, chtěli by senzory používat, ale teď jsou malinko v existenční krizi\nRizika: viz přehled\nOstatní: (přesah projektu do jiných) jednáme s firmou o pokračování v TAK, teď jsou nejistí kvůli tomu, že dostanou menší míru podpory\nÚčastníci (partneři):  přešli do středního podniku, trochu to zkomplikovalo situaci a snad formálně pořešeno\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(389, 80, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: obrovské nedočerpání VO2 a VO5 - vědí, ale nyní se nedá nic dělat. Projekt se bude asi prodlužovat (te´d se začíná jednat s project officerem - musí se podle toho upravit rozpočet - roztáhnout o 6 měsíců déle - Zdeno bude informovat Káju, popřípadě ji do procesu zapojí)\nPlnění výsledků: UCEEB se snaží plnit výsledky jak jen to jde. změnila se místa demonstrací a jejich rozměry (radikálně se zmenšily), zároveň je problém s převozem použitých baterií přes hranice (nutná výjimka MŽP). Tonda Lupíšek byl v nějaké komisi projektu (reviews atd.) a chtěl se toho zbavit - Kája popožene, aby to udělal. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněn dotazník, pro nás asi nic moc. \nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nejsou\nÚčastníci (partneři):  jsme na nich závislí, ale nedá se víc dělat. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky k projektu s konsorciem\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(390, 128, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: dle plánu,bez problémů, rezerva čerpání je jeden plat\nPlnění výsledků: pouze přispíváme fakultě do zpráv, my zodpovědní nejsme za nic. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - formulář vyplněn\nRizika: nevyplňujeme, nemáme za projekt zodpovědnost vůbec žádnou :) \n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(391, 62, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: VO5 nečerpá jak má, musí nutně nazdrojovat lidi, aby se dočerpalo!, ostatní náklady - zbývá 95 000, musí se vyčerpat co nejrychleji - měla by se připravit tabulka na rozdělení ostatních přímých nákladů jako každý rok. \r\nPlnění výsledků: budou splněny, některé se dolaďují, VO2 software potřebuje dodělat rozhraní, studie je v přípravě - chybí grafická stránka\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - už je uzavřená licenční smlouva (věci z omic), SW VO2 bude volně dostupný, TUl si řeší samo\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - cokoli s PV forecast, a energetikou budov\r\nÚčastníci (partneři):  vše ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - an\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(393, 51, '2022-10-10', 'Čerpání prostředků: mzdy - bude navýšen Robert J. a přidán Antonín L., aby se dočerpalo (udělá JD). OPN - zbyde cca 10 tis, případný zbytek vyčerpáme ve mzdách. \nPlnění výsledků: seminář v přípravě, je zabookovaná místnost, připravuje se program\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - NR\nRizika: proběhla valná hromada, žádný projekt nevykázal zvýšené riziko nedokončení projektů. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-10 00:00:00'),
(394, 75, '2022-10-13', 'Čerpání prostředků: Dočerpá se.\r\nPlnění výsledků: Projekt prodloužen. Poloprovoz, pracuje se na něm.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): za současných podmínek není uplatnitelný, Elpramo nemá v tuto chvíli zájem na výsledku jko takovém, zkouší se to na jejich budovách, spíš by nám dlouhodobě mohli dávat data apod.\r\nRizika: vykázat správně všechny dokumenty\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) navazuje na všechny Vojtovy projekty - FlexiCoMix, GLocalFlex atd.\r\nÚčastníci (partneři): cajk, dávájí nám k dispozici jejich budovy na zkoušení\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n(zápis psán dodatečně, výpadek systému)            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-21 00:00:00'),
(395, 250, '2022-10-17', 'Čerpání prostředků: za VO2 ok, ale možná problém na straně Roberta W. za VO5 (Kuba D.? dořeší); vše vzít do materiálu, novou kontejnerovou jednotku\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek hotový, poloprovozy se řeší na konci projektu, prototyp jsou hotové, zpráva o poloprovozu, prototyp jen za námi, aby to bylo jen za námi (min. licenční náklady); poloprovoz licenci nastavit (KARBOX, dělají opláštění, baterky KARBOX - vše mimo nás; my děláme externí čerpadlo, logiku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licenční smlouva po konci projektu se bude řešit, snažit se do prototypu minimum...pro nás asi bude 50 %, i u prototypu kontejneru; prototyp Magdy udělat a pak se odrazit 50% + 50%.\r\nRizika: další schůzka 31/10, schůzky probíhají, jiná nejsou \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, T. Matuška, B. Šourek, N. Pokorný, Š. Holečková \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 6.10.2022 byla schůzka s partnery, bude se vykazovat do 30.11.2022\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-17 00:00:00'),
(396, 89, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: Dočerpá se.\nPlnění výsledků: Budeme prodlužovat hodnocení kvůli článkům. Obsahově v zásadě plníme.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Lepší pochopení transportu vlhkosti (plísní) ve dřevě. Teoreticky vazba na Moistureguard, ale nějak se k tomu nemají. Umí dobře modelovat šíření vody ve dřevě, hledá se možnost aplikace. Historické krovy. Dlouhodobé působení vlhkosti. Úpravy staveb – pro projektanty. \nRizika: nepřijetí článků\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Bude se navazovat dalším GAČRem – bude se podávat (začátek teoreticky 2024). \nÚčastníci (partneři):  V pořádku, komunikace leží hlavně na FSV.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(397, 188, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: Potřeba pohlídat dočerpání, v tuhle chvíli se nedočerpává (Vítek měl špatný výpočet), je třeba víc nazdrojovat a taky vyplatit odměny. Dan s Vítkem se musí domluvit taky s FBMI co se týče kofinancování. \nPlnění výsledků: V zásadě se plní,na nás leží Prototyp, který je právě ve výrobě a do konce projektu se bude zkoušet, software je ve vývoji, ale zatím se stíhá\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Rozhodně ano, ideálně v dalším projektu projít zdravotnickou certifikací. Vlastnictví je rozděleno od začátku projektu, je třeba pohlídat, aby se řádně dodrželo ve smlouvách o implementaci. Očekává se licenční smlouva a zisk.\nRizika: Nedočerpání, potřeba dobrého ekonomického využití know how\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ano, ideálně pokud nějaký umožní certifikaci\nÚčastníci (partneři): cajk\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(398, 53, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: Přečerpává se kvůli mzdám Petra Hájka, ale je to vědomé. Aby se vyčerpali peníze z ostatních přímých, plánují se konference, pokud se nezadaří, hold se bude vracet, další pokusy o úpravu rozpočtu se nezdařily (MŠMT, co naděláš)\nPlnění výsledků: ano, vše bude \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): především navázání kontaktů, publikace hojně citované\nRizika: nedočerpání\nOstatní: (přesah projektu do jiných)budou následné projekty\nÚčastníci (partneři): nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(399, 333, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: nastaveno\nPlnění výsledků: zatím se začíná, navazuje se na předchozí a souběžné projekty, výsledky pracují s dlouhodobými daty, píšou se první články\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): jedná se o základní výzkum, informace mohou pomoci ve všech projektech zelených střech, zazeleňování a všobecně skladbě substrátů apod.\nRizika: viz tabulka (jemné zpoždění kvůli pozdnímu začátku projektu a taky osekání rozpočtu, ale snížil se adekvátně rozsah, také nárůst cen materiálů)\nOstatní: (přesah projektu do jiných) ano\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-18 00:00:00'),
(400, 226, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: silně nedočerpává, možno převést pouze cca 40 000 mezi linkami; FÚUP cca 75 000; 630 000 nedočerpáno ve mzdových, možno navýšit mzdy u stávajících pracovníků?; nutno probrat s Martinem Volfem; možnost převodu peněz na fakultu? nutno navýšit čerpání; bude řešit Martin V. + Petr H. ve čtvrtek\r\nPlnění výsledků: 1 publikace - Slovinci, Tomáš 2 v přípravě - bylo odesláno, bude potvrzení o přijetí článku; Tomáš Vl.zašle podklady Kristině\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): viz výsledky\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): -\r\nÚčastníci (partneři):  ok, smlouva není\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc, jinak elektronická komunikace\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-18 00:00:00'),
(401, 87, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: dle tajemníka lze v řádu 2 dnů očekávat problém (přesuny GAČR) - vtip\r\nPlnění výsledků: prý ok, ale... 1  článek (0,5) - je podáno, under review, nestihne se do konce roku; Terka - zkusí podat ještě náhradní?\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): viz publikace\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok; dostali dotaci později - zdržení v aktivitách - budou realizovat i po skončení našeho projektu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): bez odpovědi\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-18 00:00:00'),
(402, 176, '2022-10-18', 'Čerpání prostředků: navýšit čerpání\r\nPlnění výsledků: ok, zpracovávají se formuláře k fčnímu vzorku a ověř.technologii\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):ne\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): ok  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc, většinou distančně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-18 00:00:00'),
(404, 91, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: problém s přečerpáním projektu, převede se mezi osobními, pronájem se utne, a peníze by měly vyjít dobře, subdodávky NanoFarma - faktura k tomu vystavena? je na to smlouva - 80.000,- předání do konce září, H. Vanžura pořeší s p. Amlerem\r\nPlnění výsledků: bude užitný vzor nakonec; vyšší hodnota; funkční vzor bude a užitný vzor bude přihlášený. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím se neví; mohla uvidíme na konci projektu - \r\nRizika: musí se dořešit licence, dávat články, podělit se o výsledek, projekt končí, co se bude dít s výsledky, pak event. 50:50 rozdělení duševního vlastnictví - firmy u UCEEBu, smlouva např. s ProNanoTech s.r.o. (licenční smlouva)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): pak další spolupráce NANOPACH...možná nebude užitný vzor,\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(405, 248, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: řeší se audit, oba partneři se podělí o náklady na audit, min. audit 50.000,- s BDO, objednat rovnou Martina Špičková audit; p. Závodská letos, rozpočet-stejný projekt, i její část; audit na PRoNanoTech je volba p. Závodskou, jen experimentální vývoj\r\nPlnění výsledků: do konce dubna 2023 se musí podat užitný vzor\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): licenční smlouvu; \r\nRizika: kofinancování projektů VO6!\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):   J. Rulc, J. Vanžura, J. Dytrich, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy: probíhá \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(406, 273, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: subdodávky se nečerpají, přesun mezi subdodávkami a mzdovými - do jaké výše? Pravidla? Žádost o změnu  by se musela podat!!!Pozor - 10. listopadu změny - hlásit! FÚP je 5 %. v TRENDU! ověřit, jestli lze navýšit režie; převod do režií, zda lze přesunout prostředky, \nPlnění výsledků: schůzka konsorcia, zda ano, ale pokud se posune termín. v etapě nic není, je ta věc...\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): funguje,dělá na tom Ana Novotná, Bruno Sopko, výsledky zajímavé; potenciál podat 3x užitné vzory, \nRizika: Poloprovoz - někdo vybral špatný typ výsledku, požádat o změnu výsledku, dle popisu, březen revize, stihnout podat, aby se to stihlo, 3 publikace; dle plánu se povedlo eliminovat\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(407, 275, '2022-10-20', 'Čerpání prostředků: problém s dodávkami materiálu, spec. membrány, my nedokážeme udělat, supluje výpadek partner, VŠCHT dle plánu, SINTEF zpoždění; nedočerpává se - je to KAPPA 1; 2 mil. na ostatních příjmech-výdaje sem se přesunout z ODOROLOGIE, NANOPACH\nPlnění výsledků: zatím není relevantní - rok 2024\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: kofinanc\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-20 00:00:00'),
(408, 65, '2022-10-21', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se ve mzdách (původně se převádělo z materiálu do mezd), ale materiál se přečerpal - bude se saturovat materiál VO1 a VO4 a mzdy VO1 - Karolina upravi rozpočet tak, aby se dal srovnat plánovaný rozpočet a ten v projektovém řízení. \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: rozpočet - musíme dořešit do konce října. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-21 00:00:00'),
(409, 277, '2022-10-24', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, 450 tis. není dočerpáno-převézt do příštího roku, změna tarifu? část práce do příštího roku, alokaci hodin domluvit na TAČR, víc lidí, více pozic-návrh poslat na změnu hodin u tazatelů nebo zástup Wojtka o dalšího řešitele týmu (pokud navýšené FT); \r\nPlnění výsledků: obsahově běží dobře, pravidelné schůzky se zástupci resorty, publicita běží - workshopy proběhly v říjnu 2022\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedočerpání projektu, ad-hoc úkoly od poskytovatele nad rámec projektu\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, R. Wawerka, T. Vácha, M. Rutová, Š. Holečková \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají, kontrola každého WP\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-24 00:00:00'),
(410, 110, '2022-10-24', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, partner nechce radši změnu, ale pokusíme se ho přesvědčit, že nám to povolí. Přesun asi 300 000 na mzdách do 2023 (40%).\nPlnění výsledků: 3 konferenční příspěvky hotovy, jemné zpoždění s publikacemi (chybí 2 impakty), ale pracuje se na nich, na konci roku se oba odešlou na recenzní řízení. Není to tak úplně v našich rukách, publikuje UTAM a Mendelu, my děláme černou práci :-)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): souvisí s větším využitím dřeva ve stavebnictví\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných): do aplikovaného projektu to zatím nevypadá, spíše jsme jenom v ZV, může nám pomoci v technických normách.\nÚčastníci (partneři): cajk \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-24 00:00:00'),
(411, 2, '2022-11-01', 'Čerpání prostředků: nedočerpá se mzdy\nPlnění výsledků: metodika je právě cerfikována, impaktovaný článek-čekáme, byl schválen 7.10.2022 a čekáme na vydání-musíme zadat do 31.12.2022\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-11-01 00:00:00'),
(412, 317, '2022-11-01', 'Čerpání prostředků: nedočerpávají se mzdy, M. Volf to přeúčtuje z ARVu, projekt se bude prodlužovat, čerpání by mělo být v pořádku  \r\nPlnění výsledků: případové studie, prezentované na workshopu, budou 2 do konce roku, \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): metodika-bude komercializovaná, vznikne postup, jak využít životní cyklus v ČR-metodika pro obecní poznání, předáme řídícímu orgánu; výsledky budou do konce projektu\r\nRizika: riziko, že nebude prodloužen projekt - na základě pouze neformální žádosti\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):není\r\nÚčastníci (partneři):  B. Vlasatá, J. Dytrich, Š. Holečková, M. Volf\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-11-01 00:00:00'),
(413, 230, '2022-11-01', 'Čerpání prostředků: nečerpá se!\r\nPlnění výsledků: bude odloženo dodání Toolboxu, zjistit od koordinátora, zda je to v pořádku ohledně ERA-NET\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude vyvinut toolbox a bude řešena komercializace, domluvit se na ochraně duševního vlastnictví - komercionalizace domluvit?\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  N. Skandalos, J. Dytrich, Š. Holečková, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-11-01 00:00:00'),
(414, 161, '2022-11-16', 'Čerpání prostředků: o nedočerpání se ví, na diskusi s tajemníkem\r\nPlnění výsledků: 1 článek, účast na konferenci partneři; pracuje se na zprávě\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): za UCEEB nic\r\nRizika: čerpání\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): byla Voda ve městě, jinak nic\r\nÚčastníci (partneři): ok, naš zapojení malé\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-11-16 00:00:00'),
(415, 269, '2023-02-13', 'Čerpání prostředků: od 1. 1. 2023 zdrojován pouze Tonda Lupíšek. Do revize v březnu 2023 upřesnit ostatní členy týmu dle návrhu a předpokládané čerpání. Dojde ke změně hlavního řešitele a k přesunu mzdových prostředků do ostatních přímých nákladů. Až po schválení změny stran GA ČR.  \nPlnění výsledků: zasílat průběžně Markétě; Tonda zpracuje publikační plán\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: změna hlavního řešitele\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Tonda Lupíšek, Wojciech, Tomáš Vácha, Martina Špičková, \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ad hoc dle potřeby; zápisy atd viz Teams v projektu složka \"CZ\"\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-02-13 00:00:00'),
(416, 199, '2023-03-14', 'Čerpání prostředků: ok\nPlnění výsledků: zbývá poloprovoz -  bude,podklady (formuláře) zaslány \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - know-how firmy, my testujeme; licence - připomenout se tajemníkovi v květnu; publikace nebudou\nRizika: vše dle plánu, nic snad nehrozí\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  ok. s další spoluprácí se zatím asi nepočítá, uvidíme\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou v kontaktu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-03-16 00:00:00'),
(417, 177, '2023-03-14', 'Čerpání prostředků: něco zbyde na mzdách, cca 23 000\nPlnění výsledků: zbývá prototyp a poloprovoz (bude po velikonocích), podklady/formuláře zaslány; \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace- problém s dedikací na projekt; bude ještě článek ve sborníku, ale to už bude projekt v implementaci; licenční smlouva - začneme řešit koncem května, nutno dohodnout s Dekmetalem\nRizika: vše běží, jediným rizikem, že to nemusí fungovat\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-03-16 00:00:00'),
(418, 181, '2023-03-14', 'Čerpání prostředků: ok, na materiálu 48 000 - vyřešit do konce března; celkem zbyde cca 30 000\nPlnění výsledků: ok, zbývá poloprovoz - prý běží; k sw nutno ještě vyplnit košilku (podklad pro V3S); vše jde spíše za Feramatem, Nikola vypomáhá\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): licence - připomenout tajemníkovi během května; článek - Nikola a Feramat\nRizika: ne\nOstatní: (přesah projektu do jiných): zájem o další spolupráci\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhá\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-03-16 00:00:00'),
(419, 174, '2023-03-16', 'Čerpání prostředků: lehce se přečerpává na mzdách - bude řešit M. Volf (dáme mu vědět). \nna materiálu zbývá 628 tis.  -je potřeba se sejít ze ZEBR a vybalancovat čerpání tak, aby to vyšlo v rámci podmínek OP PIK Aplikace. UCEEB může mít maximálně 49% čerpaných nákladů. Můžeme vyřešit tak, že potřebný materiál koupí partner. \n\nPlnění výsledků: není problém, bude splněno - i ZEBR slíbil. Kája najde, jestli už je někde návrh rozdělení výsledků\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - ZEBR bude mít zájem o využití výsledků - možná licence - nutné určit podíly na výsledcích\nRizika: doplněna\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-16 00:00:00'),
(420, 260, '2023-03-17', 'Čerpání prostředků: OPN - chybí 40 000, je nutno vyčerpat ASAP, je potřeba kontaktovat Energocentrum, kolik čerpají a jestli dočerpají kvůli poměru rozpočtů (UCEEB nesmí mít než 49,9% nákladů). Pozor na nedočerpání mezd - RW tvrdí, že má pod kontrolou. \nPlnění výsledků: poloprovoz si řídí Energocetrum  -vše běží,  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - je podepsaná licenční smlouva\nRizika: jediné riziko je nedočerpání mezd, pokud se nedočerpají OPN, tak to tolik nevadí, pohlídat 50%\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-17 00:00:00'),
(421, 185, '2023-03-17', 'Čerpání prostředků: osobní jsou ok, OPN je nutné objednat ASAP. Pohlídat 50% limit podílu UCEEB na nákladech projektu.\nPlnění výsledků: budou bez problémů, užitný vzor už je udělený\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - licenční smlouva - udělat LS za 10k CZK a pak případně procenta z prodeje - nutno začít řešit, aby to bylo do oponentního řízení\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nUž je jistý oponent - odsouhlasený API. \n\nvšichni byli informováni o průběhu oponentního řízení a toho, že PO pošle souhrnné informace a podklady. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-17 00:00:00'),
(422, 178, '2023-03-20', 'Čerpání prostředků: VO4 i VO5 nedočerpává, navázáno na partnera, který nečerpá, jak má. VO4 a VO5 bude mít nedočerpáno cca 250 tis. na osobních nákladech. \nPlnění výsledků: prototyp - UCEEB pracuje na dokumentaci, bude v pořádku, Užitný vzor byl nahlášen do EZOP v říjnu 2022 a na ÚPV v lednu 2023, řeší p. Dušková, dle info od Martina Hataje, by to mělo být v pořádku - urgence konec března 2023 Štěpánka\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): J. Pošta připraví a vykomunikuje s partnery Licenční smlouvu\nRizika: nedočerpání projektu, že se nestihne schválit užitný vzor na ÚPV\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): J. Pošta, J. Dytrich, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-03-20 00:00:00'),
(423, 215, '2023-03-20', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, zjistit, jak na tom je partner Zlínské stavby, od toho se bude odvíjet, jak má dočerpat UCEEB, mělo by být jinak za nás dočerpáno v pořádku.\r\nPlnění výsledků: p. Vašíček-Zlínské stavby, poslal 14.3.2023 senzor, ke kterému nejsou žádná průvodní data, řeší V. Janovský, UCEEB bude mít plnění v pořádku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): příprava licenční smlouvy - příprava J. Dytrich+ Štěpánka, smlouvu bude komunikovat s partnerem J. Včelák\r\nRizika: partner chce zažádat o prodloužení projektu, riziko, že partner nečerpá\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, Š. Holečková, V. Janovský, J. Včelák, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): neprobíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-03-20 00:00:00'),
(424, 258, '2023-03-20', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, ale bude ok na konci projektu v osobních nákladech, u materiálu asi 10% nebude dočerpáno\nPlnění výsledků: prototyp jde za firmou EXPECT-IT, Funkční vzorek za UCEEBem - V. Janovský má rozpracovanou dokumentaci, vše by mělo být ok.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): vykomunikovat licenční smlouvu - J. Včelák, připraví podklady J. Dytrich+ Š. Holečková\nRizika: úskalí - jak domluvit a rozdělit % duševní vlastnictví u smlouvy\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, R. Wawerka, V. Janovský\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-03-20 00:00:00'),
(425, 173, '2023-03-23', 'Čerpání prostředků: Osobní - VO5 dočerpá, VO3 chce dát odměny - je tam interní pravidlo max. 2 platy po 1 platu za měsíc. Za VO3 nejde dočerpat. Materiál se vyčerpá rozšířením výběrka na IT. PO ukončení nákladů napsat Karolíně Pospíšilové, že už se víc nebude kupovat. \nPlnění výsledků: Výsledky by měly být splněny, hlavně to jde za Energocentrem, co se týče výsledků bude standardní licenční smlouva. Je potřeba se dohodnout rozdělení % výsledků. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nejsou žádná zásadní. Výsledky budou, většina jde za partnerem. Pohlídat prototyp - musí mít prototypovou zkoušku. \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - dlouhodobá spolupráce s Energocentrem, podávají se další projekty\nÚčastníci (partneři):  - bez problémů', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-03-23 00:00:00'),
(426, 188, '2023-03-31', 'Čerpání prostředků: Na mzdových zbývá 284 314,-, Vítek chce rozdat na odměnách, je potřeba rozložit do dvou měsíců - je potřeba opětovná kontrola, aby se stihlo určitě vyčerpat\nPlnění výsledků: Je v podstatě splněno, Vítek dodá podklady pro evidenci do všech systémů.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licenční smlouva a Smlouva o využití výsledků byla zaslána VIVA, momentálně ticho po pěšině. Bude navazovat další projekt OP TAK, kde se předpokládá, že se na tyto výsledky bude navazovat. Jedná se o skutečný zájem. Jednání o smlouvě v tuto chvíli řeší Vítek, konzultuje Jakub D.\nRizika: Nedostatek lidí na programování - výstup, který je od toho odvislý ale není závazný, takže nehrozí finanční sankce, pouze zpoždění se skutečným kvalitním výstupem.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Navazující OP TAK.\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-03-31 00:00:00'),
(427, 256, '2023-03-31', 'Čerpání prostředků: přebývá materiál, bude se řešit příští týden, Vítek s tím počítá.\nPlnění výsledků: splní se, Vítek pošle podklady Dance k evidenci\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) o licenci se vede jednání, použití chtějí, zatím není vyjednaná cena.\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Softlink se stal středním podnikem a už se jim Aplikace (dotace) zdaleka tak nevyplatí, v tomto smyslu spolupráce pozastavena.\nÚčastníci (partneři):  Danka, Kuba, Vítek, zápis poslán vedoucím VO\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-03-31 00:00:00'),
(428, 220, '2023-03-31', 'Čerpání prostředků: Mírně přečerpany materiál, trocha materiálu se může přesunout do Softlink. Nevyčerpané služby za 108 000,-, zodpovědnost Jan Včelák – zakázková výroba plošných spojů, Evermax, slíbil, že vyčerpá (svědci: Danka, Kuba D. a Vítek, Včelák se potutelně usmívá), na mzdových zbývá 230 000,-, Robert W. Vítkovi slíbil, že vyřídí\nPlnění výsledků: splní se, Vítek pošle podklady Dance k evidenci\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Sanssouci nemá zájem o využití, bude se tvořit \"pro forma\" licence\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Ve spolupráci se Softlink již pokračuje Honza Pošta s OP TAK\nÚčastníci (partneři):  Vítek, Jakub, Danka\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-03-31 00:00:00'),
(429, 269, '2023-04-05', 'Čerpání prostředků: malé čerpání (po skonční OP PIK bude čerpání intenzivnější)\nPlnění výsledků: Publishing Plan nastaven (na konci roku snad první publikace)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-04-05 00:00:00'),
(430, 269, '2023-04-05', 'Rizika: GAČR nemusí schválit změnu hl.řešitele; James Evans - následně bude možná fakturace na základě objednávky (smlouva není nutná) a nabídky\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  Příprava setkání s polským partnerem na UCEEB\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ad hoc; pravidelné schůzky probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-04-05 00:00:00'),
(431, 259, '2023-04-27', 'Čerpání prostředků: vše jak má být\nPlnění výsledků: fční vzorek a prototyp - vše se včas splní, podklady Zbyňkovi zaslány 10.3.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): smlouva se bude řešit v průběhu května\nRizika: nic extra; zamítnut navržený oponent, řeší se to (J.Maščuch)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): návaznost v OPTAK\nÚčastníci (partneři): ok, Kristina ohlídá/vykomunikuje náležitosti závěr.zprávy + oponentního řízení \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ok\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-04-27 00:00:00'),
(432, 253, '2023-06-14', 'Čerpání prostředků: nečerpá se, bude práce dost v r. 2024, takže bude přesun cca 500mil. převést, nečerpá se materiál VO5,ale bude vyčerpáno. R. Wawerka musí začít čerpat. TM STAV - domluva s p. Kratochvílovou budou platit snímače, TM STAV nezajistili most.\r\nPlnění výsledků: Funkční vzorek - UCEEB, dodají v roce 2023 celý systém měření, - most Havlíčkův Brod, Software Elixeum\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude Smlouva o využití výsledku, zkusit tlačit na licenční smlouvu a vyjednat to na ŘSD (p. Ryjáček) - rozdělení mezi UCEEB a Elixeum, ale primárně to bude za UCEEB a dohoda s Elixeem. Závěrečnou smlouvu musí podepsat rektor pro více součástí ČVUT.\r\nRizika: pozor na převod prostředků! - prověřit převod mezi položkami, převod z mezd na materiál-zkouknout!; \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Pošta, Š. Holečková, M. Rutová, Z. Schmidtová, J. Včelák\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): naplánovat schůzku projektu-léto 2023\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-14 00:00:00'),
(433, 253, '2023-06-14', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-14 00:00:00'),
(434, 230, '2023-06-15', 'Čerpání prostředků: Čerpá se dle plánu. \nPlnění výsledků: Výsledek-toolbox bude hotový do konce roku 2023, report za r. 2022 schválený od TAČR, taktéž byl potvrzen LP-RTU report na ERA-NET.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Štěpánka prověří, jak je to v návrhu projektu, bude asi jen smlouva o využití výsledku\nRizika: zatím žádná\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  N. Skandalos, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):probíhá pravidelná komunikace s LP-RTU, na podzim bude meeting v Rize\n            ', 'Štěpánka - zjistit podmínky u výsledků-jak je to s IP', 'holecste', NULL, '2023-10-03 09:35:41', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-15 00:00:00'),
(435, 323, '2023-06-15', 'Čerpání prostředků: Projekt začal letos, bude se čerpat více po ukončení OPPIKů\nPlnění výsledků: První výsledky v r. 2025, funkční vzorky.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude se vyjednávat na konci projektu\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Dostál, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková, M. Růtová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-15 00:00:00'),
(436, 248, '2023-06-19', 'Čerpání prostředků: čerpání lehce přes, objednaný audit, který se bude dělit mezi ProNanoTech a UCEEB\nPlnění výsledků: ano, užitný vzor zpracován a bude podáno na ÚPV\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Rulc, E. Amler, K. Houšková, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-06-19 00:00:00'),
(437, 81, '2023-06-26', 'Čerpání prostředků: musíme aktualizovat rozpočet v Projektovém řízení (8k mzdy ve VO0) rovnoměrně do konce projektu, musíme zjistit kolik zbývá dočerpat  - a podle toho upravit čerpání - pošleme report vedoucím VO, cestovné je pořešeno od Michala. OPN - bude studie pro Nikolu P. neměl by být problém. Stáhne se Jana C. z ostatních do SPARCS. Kája pošle Michalovi stav čerpání a počet PM dosud vyčerpaných. \r\nPlnění výsledků: dle plánu, Michal pošle Káje nový výsledek, aby ho přidala do PŘ\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Michal pošle Káje nový výsledek, aby ho přidala do PŘ - D7.3', 'kuzmimic', NULL, '2024-05-22 04:37:33', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-26 00:00:00'),
(438, 333, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: V osobním bude přečerpáno (107%) - Martin poladí, minulý rok bylo trochu nedočerpáno v osobním (132 tis.), od září se bude přenastavovat. Přidá se Bára a v září se přenastaví tak, aby to vyšlo.\r\nPlnění výsledků: 1 impakt Marka Petrejeho, 1.Q, Danka dostane ke kontrole, další článek je v recenzním řízení, další se píše, řešení je jemně ve zpoždění\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): snažíme se získat Isover, ale zatím se nedaří\r\nRizika: stále se bojuje se sníženým rozpočtem z počátku, je možné, že nám ten první impakt neuznají, protože malinko víc vychází z jiného projektu\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  nejsou\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \r\n            ', 'Martin pořeší přečerpávání mezd', 'volfmar3', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-27 00:00:00'),
(439, 288, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: už jde lépe, v prvním období podčerpáno\r\nPlnění výsledků: nutno rozklíčovat, kolik čeho má být splněno; zatím proběhlo několik roundtablů\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): projekt v začátcích\r\nRizika: viz záložka rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do všech cirkulárních projektů (COST, Sigmy etc.)\r\nÚčastníci (partneři): ok, ale některé nutno hlídat; všichni aktivní \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, 1/měsíc, zápisy ano; UCEEB týdenní frekvence\r\n            ', 'přehled plnění výsledků - v součinnosti s projektovou podporou', 'vlasabar', '2023-07-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(440, 288, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-27 00:00:00'),
(441, 121, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: ok, spíše více; přečerpáno na cestovném a dalších provozních - bude se přeúčtovávat? Zjistí Kr.;roční licence Archicad - v posledním roce - nárokovat poměrnou část (nebo neuvádět, že se jedná o roční licenci)\r\nPlnění výsledků: zatím dle plánu; pozor na povinnou publicitu, dedikace u příspěvků\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): FS možná smluvák; UCEEB - též možný smluvák, jiné téma, stejný postup; \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):můžeme jiné firmě nabídnout obdobnou aktivitu; konference \r\nÚčastníci (partneři): stále platí, že Šenfeldr trochu tragédie, p.Pohloudek celkem ok; nový generální - začíná nám naslouchat;\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): obtýden\r\n            ', 'přečerpání na ost.přímých - co dál?', 'reistkri', '2023-07-17', '2023-10-11 10:58:13', 'reistkri', 'hlídat RD Rýmařov - personální obsazení (viz analýza rizik)', 'divisja4', '2023-10-02', '2023-10-11 16:14:07', 'reistkri', 'hlídat p.Šenfeldra (čerpání etc.) - nutná včasná komunikace', 'reistkri', '2023-12-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(442, 236, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: čerpá se, jak má. Čerpaly se PIKy, do konce roku se dočerpá.\r\nPlnění výsledků: Všechno bude.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Standardní Kubova licence pro licenci.\r\nRizika: kontrola financí u partnera, minule byl trochu zmatek\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nikdo neví\r\nNepřítomen Maščuch.\r\nÚčastníci (partneři): \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): v kontaktu dle potřeby\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(443, 97, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: čerpali se PIK, je nazdrojováno\r\nPlnění výsledků: SVÚM podává Fuzit, dána plná moc, mělo by být podáno\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): klasická Kubova licence pro licenci\r\nRizika: nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nebude návaznost\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\nNepřítomen Maščuch.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(444, 234, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: čerpaly se PIKy, je nazdrojováno\r\nPlnění výsledků: Bude se žádat o posunutí dodání Fuzit - Danka pouze nahlásí na TAČR, není třeba změna\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude standardně\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím nevidíme\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\nNepřítomen Maščuch.\r\n            ', 'nahlásit na TAČR posunutí výsledků (Fuzit)', 'stoladan', NULL, '2023-11-02 16:00:17', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(446, 150, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: Bude se vracet. Nejsou vyčerpány zdroje na externisty. Kuba bude zdůvodňovat nedočerpání prostředků pro akademický senát. Kuba ještě navyšuje úvazky a zkusíme vyplatit odměny\r\nPlnění výsledků: Splněno, musí se pouze dobře vykázat.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: něco nám finančně neprojde, je to nový projekt, nebo to nezvládneme s Kubou dočerpat\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) možná návaznost dalších projektů s APES - další EUKI, Théta - vzdělávací projekt nebo projekt další podpory energetických komunit. Bude workshop, kde se to vyřeší. Vzniklo několik návazných smluváků s obcemi - celkově je to dobrá publicita a networking.\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou dle potřeby\r\nNepřítomen Maščuch.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(447, 142, '2023-06-28', 'Čerpání prostředků: na 85% - musí se trochu přidat, aby bylo min. 90%\nPlnění výsledků: je zažádáno o změnu výsledků. 1 upraven, 1 přidán, 1 dospecifikován\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - doplněn formulář na FORMS\nRizika: aktualizována - problém možného nedosažení výsledků - zažádáno o změnu\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - možná Théta na podzim\nÚčastníci (partneři):  Norové nakonec něco mají, takže výsledky by se dotáhnout mohli\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) -  je potřeba udělat steering committee a vyřešit audit. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-28 00:00:00'),
(448, 237, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: nedočerpané osobní, protože se čerpali PIKy, od června nazdrojováno\nPlnění výsledků: podle plánu, vymýšlí se algoritmus pro Prototyp Regulusu - demostrace se bude instalovat na podzim (u zaměstnance Regulusu, někde na Moravě), aby se to stihlo v dalším roce naměřit.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): plánuje se, že bude Regulus pak využívat\nRizika: místo dvou demonstrací bude jenom jedna, protože na to není dost peněz, bude se pytlíkovat z jinejch projektů, ale možná se bude moct dotovat z mezd, když vyjdou jiné projekty. Naštěstí v projektu byla slíbena opravdu jen jedna demonstrace.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Překryvy s Vláďou Martínkem, ale Regulus si sedí na svém know how, takže nebudou nic sdílet. Zvážit, jestli si nějak nevyřikat témata.\nÚčastníci (partneři):  komunikace v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou, koordinuje hlavně Vojta Zavřel\n            ', 'Danka nadnese Káje, jestli nějak nekomunikovat překryv témat.', 'stoladan', NULL, '2024-05-24 09:58:30', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(449, 226, '2023-06-27', 'Čerpání prostředků: prý super, jen je třeba nadefinovat, kdo bude na DPP\r\nPlnění výsledků: letos mají být 3 menší konference; rozklíčovat výsledky - celkem 12 příspěvků na konferencích, kolik jde za námi a kolik za Slovinci? Nebo jsou společné? Jak to bylo v projektu myšleno?; dále možnost publikace - ale vyjde na 50 000 Kč - přesun z materiálu do služeb? Zvážit, zda se to vyplatí\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):ne\r\nRizika: viz analýza rizik - zatím vše bez opatření\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): jednání se 2 partnery o potenciální spolupráci\r\nÚčastníci (partneři): ok, prý super spolupráce \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc', 'rozklíčovat výsledky - celkem 12 příspěvků na konferencích, kolik jde za námi a kolik za Slovinci? Nebo jsou společné? Jak to bylo v projektu myšleno?', 'reistkri', '2023-08-31', '2023-10-26 11:40:22', 'reistkri', 'nadefinovat, kdo bude na DPP (v součinnosti s M.Volfem - a Petrem Hájkem?)', 'vlachto1', '2023-07-17', '2023-10-30 14:39:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(450, 246, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se v podstatě vůbec, lidi jsou nazdrojováni, ale je to pořád málo. Zbývá 150 tis. v ostatních přímých.\r\nPlnění výsledků: dvě skupiny - technická, která řeší simulace, a pak druhá konzultační - případové studie s konzultačkama, minulý měsíc byla schůzka na MPO (konečně), takže snad v pořádku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): MPO s tím počítá\r\nRizika: vyplněna tabulka, řeší se uplatnění výsledků\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): +- probíhá\r\n\r\nNepřítomen Kuzmič.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(451, 105, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: v roce 2024 by se melo snizit cerpani, VO2 uz dočerpala, VO3 - ve výsledku vyčerpá/přečerpá\nPlnění výsledků: Deliverable 7.3 - mělo by být v procesu, hlavní řešitel urguje Dana Adamovského, začne se realizovat - deliverable se podá, ale bude rovnou odmítnut (dohodnuto s project officerem)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: RD Rýmařov - vyřešeno díky komunikaci Kačky Sojkové a pana Pohloudka, který dodává alespoň nějaké podklady, na měsíc začne vyrábět panely, tak snad to půjde\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-29 00:00:00'),
(452, 315, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, hlavně na straně RP5 - Robert plánuje čerpat hlavně v dalším roce, RP2 nečerpá vůbec, Michal nečerpá vůbec - je potřeba dořešit.\nPlnění výsledků: Vyjednává se o tom, co by tam být nemělo, diskutuje se osnova - s leaderem workpackage. Dema máme zmapované, potom popsat to nebude problém. V tuto chvíli se projekt rozbíhá.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím brzo\nRizika: vyplněna tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\nChyběl Kuzmič.      ', 'Nazdrojovat Michala', 'dytrijak', NULL, '2023-10-20 09:44:30', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-06-29 00:00:00'),
(453, 80, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: VO5 čerpá málo - vliv OP PIK, teď je malá predikce, ale obecně se přečerpává, bude se muset upravit (momentálně 600 000) , kája\nPlnění výsledků: - vše posunuto o půl roku, což by se mělo stihnout. Jedna demonstrace v Portugalsku je, druhá v Německu bude v červenci. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - přesah do ARV\nÚčastníci (partneři):  koordinátor je v pohodě a to je důležité :D \nPravidelné schůzky projektového týmu - ANO\n            ', 'Kája nahlásí Martině Š, že změna rozpočtu nebude', 'tomeska1', '2023-07-14', '2023-10-24 10:58:23', 'tomeska1', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-29 00:00:00'),
(454, 210, '2023-06-29', 'Čerpání prostředků: Zatím se nedočeprává, ale zrychlilo se :)\nPlnění výsledků: to, co se mělo splnit se splnilo\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněn dotazník\nRizika: aktualizována - peníze se zlepšily díky Velolii\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - přesah do DORES a Powerskin+ a demonstrace recyklované zelené střechy, jde o aplikaci věcí, které se řešili jinde. Jde o zkoušecí projekt. \nÚčastníci (partneři):  Karviná - problém se smlouvou, jinak ok. \nPravidelné schůzky projektového týmu  - probíhají každý poslední pátek v měsíci. \n            ', 'Kája upraví zodpovědné osoby u výsledků (Robert W. dá podklady)', 'tomeska1', '2023-07-31', '2024-05-10 13:31:11', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-06-29 00:00:00'),
(455, 143, '2023-06-30', 'Čerpání prostředků: projekt letos končí, mírné přečerpávání\r\nPlnění výsledků: zbývá užitný vzor, původně  měl být do 30.6. - vykomunikováno s TAČR, že bude do konce roku - nutno zdůvodnit ve zprávě; opakované urgence ze strany projektové podpory již od 8/2022\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pozor na povinnou publicitu (dedikace v příspěvcích na konference, články...)\r\nRizika: nesplnění výsledku (zápis užit.vzoru)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - možná OPTAK\r\nÚčastníci (partneři):  ok, komunikace probíhá\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ad hoc\r\n            ', 'Urychleně zpracovat podklady pro přihlášku užitného vzoru', 'mlejnp1', '2023-07-14', '2023-09-25 12:28:29', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-03 00:00:00'),
(456, 138, '2023-06-30', 'Čerpání prostředků: dle predikce - čerpání v souladu s plánem\nPlnění výsledků: většina jde za partnerem, Kuba Vaněk pracuje na metodice\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nic; pokud se něco bude chystat, tak pozor na povinnou publicitu\nRizika: viz analýza rizik; nutná diskuse s tajemníkem ohledně finančního zajištění týmu VO5 z již odvedených peněz do VO 0 neobo 5 - každý říká něco jiného (pro bližší info kontaktujte vedoucího VO5)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): FICOS\nÚčastníci (partneři):  bez problémů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky prý probíhají\n            ', 'nutná diskuse s tajemníkem ohledně finančního zajištění týmu VO5 z již odvedených peněz do VO 0 neobo 5 - každý říká něco jiného (pro bližší info kontaktujte vedoucího VO5); ohlídat', 'reistkri', '2023-09-30', '2023-10-18 11:27:54', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-03 00:00:00'),
(457, 399, '2023-07-10', 'Čerpání prostředků: změnové řízení proběhlo ok - bude upraveno v PŘ; čerpání necelých 70%, bude změna ve mzdách (navýšení mzdy Hany Kárníkové) v 2.pol.r.\nPlnění výsledků: v r. 2023 - není v plánu žádný výsledek; pouze sběr dat pro výsledky r. 2024\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): 0\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Lenka práce na dalších 2 projektech, ale personálně zvládnuto\nÚčastníci (partneři):  FSv\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', '2023-07-10', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-07-10 00:00:00'),
(459, 161, '2023-07-10', 'Čerpání prostředků: RP 5 - podčerpáno, ale do konce roku dočerpá; RP1 - super, jen tak dál\r\nPlnění výsledků: vše jde za UJEP, my se podílíme; konference - budeme se účastnit (ohlídat publicitu); článek - ověřit, kam se bude zasílat (impakt?)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): metodika - bude šířena mezi obce (tištěná?elektronicky?); konference - prezentace výsledků\r\nRizika: neidentifikována, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): návaznost na Vodu ve městech; spíše do minulosti než do budoucích; projekt hospodaření s dešťovkou - nevyšel\r\nÚčastníci (partneři):  ok, úspěšně dotáhneme, ale není elán jít do další spolupráce (nejsou moc efektivní)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dle potřeby, zápisy na Teams', 'Zjistit, kam se článek zašle ', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-13 14:43:53', 'reistkri', 'zjistit možnosti diseminace metodiky - UJEP + interně', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(460, 122, '2023-07-10', 'Čerpání prostředků: super; zbývá v nemzdových, půjde na DV, cestovné; do konce roku dočerpáme\r\nPlnění výsledků: ok, užitné vzory kufr – u patentového zástupce, sloup – měl by odejít do 14 dní (tj.cca kolem 25.7.); ověřené technologie – dělá NÚDZ, mělo by být ok; metodika – na hraně (certifikace) – nutná komunikace s TAČR?\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): WoS – do konce července Q1, Scopus – do konce roku; Spectrasol – chce zajistit zdravotnickou certifikaci pomůcek, aby uživatelé mohli uplatnit zdravotní pojištění; Sloup – zájem přihlásit d soutěže RedDotDesign – vložné 600 Eur; \r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): dlouhodobá spolupráce se Spectrasolem, MoU na projekt LUNA, vznikají smluváky; jedna fakultní nemocnice – zájem o změnu osvětlení na JIP (testování)\r\nÚčastníci (partneři):  super, zájem na spolupráci, fungují skvěle\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ano', 'Zjistit stav kolem certifikace metodiky (Lenka), v případě problémů/hrozícího zpoždění nutno komunikovat s TAČR (Kristina?)', 'maierlen', NULL, '2023-10-24 11:06:29', 'reistkri', 'Dodat Lence vzor závěrečné zprávy', 'reistkri', NULL, '2024-01-18 14:47:41', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(461, 277, '2023-07-11', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, bude za 6.Q více čerpáno, mělo by být v pořádku, musí se řešit DPP u tazatele\r\nPlnění výsledků: plní se dle plánu, kontrola každý kvartál\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nebude, výsledky projektu budou sloužit jako podklad pro MŽP\r\nRizika: zpoždění sběru dat -mělo by být v pořádku\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, R. Wawerka, M. Nesládek, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají každých 14dní\r\n            ', 'Robert W. se domluví s Kubou D., na financování průzkumu trhu-mělo by jít z režií', 'wawerrob', NULL, '2023-11-28 10:17:13', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-08-21 00:00:00'),
(462, 110, '2023-07-11', 'Čerpání prostředků: Osobní se dočerpá v pohodě, cestovné a služby se převedou především na materiál, je třeba ho vyčerpat co nejdřív. Zkontrolovat, že Honzovi náklady na Norsko jsou převedené do zisku VO, protože Honza v Norsku nakonec nebyl.\nPlnění výsledků: jeden vydaný, 4 rozepsaný, 5. ještě není - bude se využívat prodloužení projektu, je potřeba zapsat Honzu někam na článek, protože je hlavní řešitel za UCEEB\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nedopsání článků - bude se prodlužovat, ale musí se to pohlídat\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Je podanej další GAČR .lepené lamelové dřevo\nÚčastníci (partneři):  supr\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-07-11 00:00:00'),
(463, 228, '2023-07-12', 'Čerpání prostředků: super, dle predikce 93,47%; VO1 musí vše vyčerpat (informovat M.Volfa); možno převést 75 000 mzdy do příštího roku?  - v rámci FÚUP bychom se měli vejít; požární zkoušky - cca 600 000 - nutné 3 cenové nabídky; domluven termín v PAVUS (září; dlouhé čekací lhůty) - pokud odjinud nižší nabídky, uhrát to na cenu dopravy \r\nPlnění výsledků: ok, 1. fční vzorek bude do konce roku (dokončuje se výrobní dokumentace) - Kr.zašle podklady; stať ve sborníku z Volyně - Martin zašle Kr.; letos budou 2 články (TZB info, Stavitelství); publicita - prý ok, podklady mají\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace viz výsledky\r\nRizika: jsou, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): poptávka zkoušek trámů (ze strany EcoKit - nejedná se aktivitu tohoto projektu, nebude hrazena z této dotace)\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): na týdenní bázi\r\n            ', 'Dodat podklady ke článkům (TZB info, Stavitelství, sborník Volyně)', 'hatajmar', '2023-07-31', NULL, '', 'Info k čerpání M.Volfovi', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-27 15:25:12', 'reistkri', 'Požární zkoušky - 3 nabídky; zjistit možnosti, bližší info', 'hatajmar', '2023-07-21', NULL, '', 'Akustické zkoušky - zjistit, zda letos nebo přesun do 2024 - pokud ano, ohlídat vliv na finance (žádost o změnu?)', 'hatajmar', '2023-07-28', NULL, '', 'Podklady k fčním vzorkům', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-27 15:41:13', 'reistkri', 'reistkri', '2023-07-12 00:00:00'),
(464, 272, '2023-07-13', 'Čerpání prostředků: nízké – 13,8 %, Robert W. bude řešit; vyřešit zdrojování, rozepsat na lidi: VO0, VO1 a VO5\r\nPlnění výsledků: 4.1 NEB-Inspired Learning Framework splněn; 4.2 Experience-Based Learning Material (initial version) – zatím draft verze; 3.4 Impact Stories Prague – máme vstup, ale není zcela na nás - jedná se o vyplnění nějakého templatu; plnění delivrables posunuto, ale vš prokomunikováno, takže ok\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): PR hodně; studentský workshop (ve spolupráci s Operatorem), tisková zpráva (půjde za ČVUT); sMARTcITYeXPO – Barcelona (prezentace CRAFT a našich výstupů); komunikace s MMR; další publikace – otevřít téma s akademiky (Amsterdam?) – řeší se\r\nRizika: viz analýza\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-Star,Ascend\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají v rámci WP obtýden\r\nOstatní: v říjnu končí 1.etapa, v prosinci 1.report poskytovateli (NTNU reportujeme co 6 měsíců, podklady tedy sbírány průběžně)', 'Nízké čerpání, nutno řešit; vyřešit zdrojování VO0, VO1 a VO5', 'wawerrob', NULL, NULL, '', 'Nasdílet Martině Š. Michalův přehled „CRAFT - rozpad VO', 'reistkri', '2023-07-17', '2023-10-24 12:15:11', 'reistkri', 'Řešit zastupitelnost – Tomáš schůzka s Wojtkem? Michal nabízí italskou kolegyni', 'vachato1', '2023-07-21', '2023-11-13 15:31:41', 'reistkri', 'doplnit číslování k delivrables projektu', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-10-27 09:12:55', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(465, 279, '2023-07-13', 'Čerpání prostředků: lehce pod průměr, zatím bez přesunů; cesty – budou se řešit pidiúvazky (pokud někdo pojede na NEB-Star, Michal ohlídá, aby měl úvazek); prolíná se s CRAFTem (NEB Star nás vyjde levněji, než CRAFT)\r\nPlnění výsledků: nejsme leadem u žádného výstupu, pouze se na nich podílíme (technický support Prahy); Pražské kult.forum - workshop duben 2023; únor-červen 2023 - mentoring - startup competition Nakopni Prahu; Twinning s Utrechtem - testování Utrecht BarCode v Praze, běží od června 2023; Účast na NEB platformě Prahy\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): 1 post na LinkedIn (Nakopni Prahu), prezentace projektu v Technologickém centru; téma spolupráce s Inovačním centrem Ústeckého kraje; další propojení s Prahou; UCEEB interní seminář\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Ascend, CRAFT, podaná žádost do SIGMA – Innovation SweetSpot (ve spolupráci s Prahou)\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) : technical board – pravidelně; interní UCEEB – dle potřeby', 'Ohlídat naúvazkování na projekt v případě cest', 'kuzmimic', NULL, NULL, '', 'Diskuse s M.Volfem ohledně potenciálu bauhausu (jak ho vytěžit)', 'kuzmimic', NULL, NULL, '', 'DOplnit naši zodpovědnost k výstupům', 'reistkri', '2023-07-14', '2023-11-13 14:08:52', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-07-14 00:00:00'),
(466, 235, '2023-07-25', 'Čerpání prostředků: dočerpává se v pořádku\r\nPlnění výsledků: z hlediska analýz je to v podstatě hotové, bude teď schůzka o tom, co je potřeba dodělat\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Dořešit, kdo bude mít kolik procent (na žádost Kuby)- Kamil domluví\r\nRizika: riziko, že se nestihne certifikovat\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Odevzdá se, bude z toho know how a dál se nic neplánuje.\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\r\n            ', 'Domluvit procenta u výsledků', 'novotk15', '2023-07-28', NULL, '', 'Pohlídat proces certifikace a dohlédnout na splnění', 'novotk15', '2023-07-25', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-07-25 00:00:00'),
(467, 338, '2023-07-25', 'Čerpání prostředků: přečerpává se mzdové, čekáme, jak vyjde změna - Kuba M. to ještě pohlídá\nPlnění výsledků: Jakub M. zavolá Tomanový, že ta druhá změna (přibraní CEVRA) je děsně přes koleno a TAČR to nejspíš neschválí, výstup číslo 4 by se případně dal do subky\nHneleg (V3) řeší ŠpB, ale Kamil jim to připomene\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): opět pro MPO, dáváme jim \nRizika: neprojdou změny\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): fajn\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'kontrola čerpání mezd', 'mascujak', '2023-07-28', NULL, '', 'promluvit se ŠpB o Hneleg, jestli s tím počítají', 'novotk15', '2023-07-28', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-07-25 00:00:00'),
(468, 403, '2023-09-11', 'Úvodní schůzka:\n\n- Jan Pešta jako faktický hlavní řešitel, Tonda poskytuje konzultaec 1x za měsíc\n- vyplněny role a rizika\n\nČerpání prostředků: \n- zdrojovat se bude po podpisu smlouvy, smlouva je v řešení na MŠMT (komunikuje Danka), nazdrojovat ideálně do konce září\n- jsou plánovány služby v celkové hodnotě 460 tis. na programování v průběhu 3 let, chtěli bychom vybrat zakázku najednou od stejného dodavatele (protože další zakázky budou update), jak se má postupovat? Zjistí Danka.\n- na sdílení dokumentů založeny Teamsy (Honza)\n- je potřeba ověřit, kdy přesně se reportuje, je-li to jako u předchozích Inter-Excellencí (Danka)\n\n\nPlnění výsledků: Danka ověří, jak je to s výsledky typu V - výzkumná zpráva (jsou v dalších výsledcích, ale myslí se tím obyčejná zpráva, nikoliv V - výzkumná zpráva dle definice). Je potřeba domluvit správný postup.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): teoreticky se míří na prodej online služby, nás z toho zajímají i jen ta data, která by se do ní vkládala\nRizika: viz tabulka rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  pouze mezinárodní COST, se kterým se musí spolupracovat\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Honza naplánuje.\n            ', 'Doladit smlouvu s MŠMT', 'stoladan', '2023-09-22', NULL, '', 'Zjistit informace o výsledcích a reportování z MŠMT', 'stoladan', '2023-09-29', NULL, '', 'Založit Teamsy, naplánovat pravidelné schůzky', 'pestaja2', '2023-09-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-09-11 00:00:00'),
(469, 380, '2023-09-11', 'Úvodní schůzka\r\n\r\nJana C-V má na starosti linku projektu jako dohled, ostatní (Volf, Kuzmic, Belch, Maščuch) jsou jako experti. V roce 2023 máme minimální rozpočet hlavně na Janu nebo Kuzmu.\r\nV podstatě působíme jako expertní dohled nad jejich lokální činností.\r\n\r\nNa schůzce 13.9. s ostatními partnery se dozvíme víc.\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-09-12 00:00:00'),
(470, 401, '2023-09-21', 'Vykopávací schůzka (Hejtmánek, Velebil, Včelák, Pošta, Stolařová)\n\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nV tuto chvíli není naplánováno, ale pokud se ukáže, že to má potenciál, pak bude potřeba ochránit a promyslet. Může se stát, že se to bude uplatňovat na Envilopu, takže bude komerčně uplatněno. V tuto chvíli není přesně promyšleno, jak by se postupovalo s ochranou a vykazováním na projektu.\n\nRizika: v tabulce\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): plánuje se měsíčně (svolává Hejtmánek), dokumenty na Teamsech\n            ', 'Říct Káje o přidání Danky do Teamsů', 'stoladan', NULL, NULL, '', 'Přidat do Teamsů publicitu.', 'stoladan', NULL, NULL, '', 'Přidat Lukáše do Projektového řízení', 'stoladan', NULL, '2023-12-14 09:05:12', 'spickma2', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-09-21 00:00:00'),
(471, 456, '2023-09-22', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'test ukolu z revize pro Mach David', 'machdavi', '2023-09-23', NULL, 'machdavi', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'machdavi', '2023-09-22 00:00:00'),
(472, 264, '2023-09-22', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'tester 2 ukol z revize', 'tester2', NULL, '2023-09-22 15:31:35', 'machdavi', 'mach david ukol z revize ', 'machdavi', NULL, '2023-09-22 15:31:53', 'machdavi', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'machdavi', '2023-09-22 00:00:00'),
(473, 143, '2023-09-25', 'Čerpání prostředků: ost.přímé - převod do mezd, bude nákup materiálu;interní termín pro případnou žádost o změnu do 15.10.\r\nPlnění výsledků: zbývá užitný vzor, podaná přihláška;\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podaná patentová přihláška; Inosens - účast na konferenci, Slovinsko (s příspěvkem);  nutno podepsat smlouvu o využití výsledků (příloha závěrečné zprávy)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): možná OPTAK\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ano, cca týdenní\r\n            ', 'interní termín pro případnou žádost o změnu do 16.10.', 'wawerrob', '2023-10-16', '2024-01-19 12:37:25', 'reistkri', 'ohlídat zápis UV', 'reistkri', '2023-10-16', '2024-01-19 12:37:30', 'reistkri', 'změnové řízení (cca 200 000 do mezd) - náležitosti etc.', 'reistkri', '2023-10-20', '2024-01-19 12:37:36', 'reistkri', '', 'nikdo', '2023-10-17', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-09-25 00:00:00'),
(474, 230, '2023-10-03', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se - bude se žádat o přesun prostředků do r. 2024\r\nPlnění výsledků: Tool-box bude hotový do konce roku a příručka (pracuje na tom Sofiane-bude v AJ) - přeložit do češtiny a reportovat na konci ledna na TAČR. Feedback from stakeholders - prezentovat Toolbox v Rize a energetické komunity-schůzka příští rok, co a jak se bude prodávat. Prezentovat na školeních PV techniků. Jak to bude využíváno v praxi\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude se řešit s vedoucím partnerem-Rigou\r\nRizika: zatím nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):není\r\nÚčastníci (partneři):  N. Skandalos, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají v pořádku\r\n            ', 'Toolbox -zeptat se na prodloužení termínu dodání výsledku, a s tím žádost o finance. ', 'holecste', NULL, '2023-10-23 10:35:55', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-23 00:00:00'),
(475, 323, '2023-10-05', 'Čerpání prostředků: 82%; případný převod prostředků nutné schválit stran Kuby - čekáme na odpověď TAČR. Případné změny nutné zažádat do 10. 11. na TAČR\r\nPlnění výsledků: zatím měření\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zájem stran nanopower o využití výsledku \r\nRizika: viz analýza rizik \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Kuba D., Tonda, Robert W., M. Růtová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', '2023-10-05', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-11-08 00:00:00'),
(476, 121, '2023-10-11', 'Čerpání prostředků: přečerpáno v ostatních přímých, mzdy tak akorát; bude třeba přeúčtovat; ještě s tím zamávají dovolené, budeme řešit až později \r\nPlnění výsledků: letos mělz být ještě 2 příspěvky na int.konferenci; nejsou – nutno zdůvodnit ve zprávě\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): FS možná smluvák; UCEEB - též možný smluvák, jiné téma, stejný postup; ale zatím nevíme\r\nRizika: viz analýza rizik, problém se nedostatkem lidských zdrojů na straně RDR vyřešen\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):byl smluvák, ale do další spolupráce s partnerem nechceme \r\nÚčastníci (partneři): stále platí, že Šenfeldr trochu tragédie\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): obtýden\r\n', 'naplánovat výsledky (prezentace na mezin.konferencích) a zdůvodnit ve zprávě', 'divisja4', '2023-12-14', NULL, '', 'doplnit % k výsledkům projektu v projekt.řízení', 'reistkri', '2023-10-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-11 00:00:00'),
(478, 404, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: bude vyčerpáno, není třeba žádat o přesun finančních prostředků\nPlnění výsledků: vytvoření laboratoře, první výsledky 1/2025\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)- informace o projektu zveřejněny na webu UCEEB\nRizika: NUDZ\nOstatní: (přesah projektu do jiných)- ne\nÚčastníci (partneři):  vše v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)- pravidelné schůzky, 1x za měsíc\n            ', 'doplnit výsledky', 'zuzansch', '2023-10-20', '2023-10-18 09:37:24', 'zuzansch', 'výkop smlouvy o licenci', 'dytrijak', '2024-03-29', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'zuzansch', '2023-10-13 00:00:00'),
(479, 122, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: ok, mzdy na 91%, projekt dočerpá\r\nPlnění výsledků: fuzit - snad do cca týdne, za námi ještě fvz; NUDZ - zprávy - stihne se; metodika - bude do konce měsíce; předjednáno s ministerstvem; NÚDZ musí prokomunikovat s TAČR, že se nestíhá schválení ministerstvem; publikace - bude do konce roku\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím ne; 1.kufr prodaný\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): smluvák se Spectrasolem (zrak.postiž.děti), Luna, další smluvák ve výhledu\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ok\r\n            ', 'podchytit zpoždění s metodikou (komunikace s TAČR) - Kristina vykomunikuje s NUDZ', 'reistkri', '2023-10-17', '2023-10-24 10:51:21', 'reistkri', 'smlouvy o výsledcích - dodatky (podklady Jakubovi) - implementační plány + srovnání s dosaženým', 'reistkri', '2023-10-31', '2024-01-18 14:47:34', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-13 00:00:00'),
(480, 122, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-13 00:00:00'),
(481, 161, '2023-10-13', 'Čerpání prostředků: celkem ok, dle výhledu zbyde 69 000\nPlnění výsledků: jdou za UJEP\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - příští týden se koná konference, budou se prezentovat výsledky + metodika\nRizika: v souvislosti s řešením projektu ne, ale s šířením výsledků (metodika - dostane se k cílové skupině?)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Voda ve městě, jinak nic\nÚčastníci (partneři):  ok, spolupráce efektivní\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-13 00:00:00'),
(483, 408, '2023-10-16', 'Čerpání prostředků: Nutné dávat pozor - mají tam napadat DPP, Honza P. tam má dodat technika, VO1 musí dočerpat svou část, dočerpat cestovné!\nPlnění výsledků: mělo by být bez problému, nutné vybrat dobrý časopis, jediné, co to může zdržet jsou podklady od FZU AV CR\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - budou publikace, je navázaný GA ČR\nRizika: vyplněna, nutno pohlídat čerpání a odevzdání výsledku v roce 2023\n            ', 'nazdrojovat lidi tak, aby se vyčerpalo a cestovné', 'postajan', '2023-11-15', NULL, '', 'dočerpat část mezd za VO1', 'volfmar3', '2023-11-15', NULL, '', 'založit objednávku pro FZU a pohlidat interní fakturační termín', 'prosezde', '2023-11-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-10-16 00:00:00'),
(484, 253, '2023-10-17', 'Čerpání prostředků: Nutné ověřit s TAČR stanovisko s účtováním na zálohy. RP4 čerpání ok. RP5 nutné čerpat (aktuálně 600 tis. Kč mzdy a materiál cca 800 tis.Kč). RP4 - převod na materiálu cca 800 tis. Kč + RP5 materiál a mzdy \nPlnění výsledků: Funkční vzorek bude do konce listopadu již funkční; ověřená technologie a SW (Elixeum)-naplánováno na r. 2024 \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím licenční sml. na SW dosud neuzavřena (SW není vyvinut - v úvahu spadá po konci projektu); potenciál pro komercializaci projednat s P. Ryjáčkem (zač. r. 2024)  \nRizika: pokud RP5 nebude čerpat hrozí, že budeme peníze vracet \nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Pošta, R. Wawerka, A. Lupíšek, M. Růtová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-10-17 00:00:00'),
(485, 138, '2023-10-18', 'Čerpání prostředků: lehké nedočerpání, nutno dočerpat mzdy )odměny?) + 200 000 na materiálu\r\nPlnění výsledků: ok, zbývá metodika; fvz Systém párování dat - není ještě zprovozněn ; Metodika - poslána ministerstvu, řeší CDV\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): replikovatelné, dá se prodat jinde (my formou naší služby); ne licenční smlouva, ale smlouva o využití výsledků - obě strany se vzdají výměny ekonomických benefitů\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): FICOS, do nově podávaných (Doprava 2030+ nebo tak něco)\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): prý ano\r\n            ', 'zjistit možnosti převodů mezi roky', 'reistkri', '2023-10-20', '2023-10-19 11:07:34', 'reistkri', 'zjistit u partnerů, jestli žádost o změnu (Koutník)', 'reistkri', '2023-10-20', '2023-10-25 16:01:34', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-18 00:00:00'),
(486, 142, '2023-10-19', 'Čerpání prostředků: UCEEB se vejde do FÚUP, musí se vyřešit na FS\nPlnění výsledků: česká strana běží, včetně workshopů (Monika) a rozjeté publikace - pokud možno Q1 nebo Q2 - back up energies, sance, ze něco vypadne z Norů, ale malá. Norský vásledek by měl mít data. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - Připravuje se navazující projekt Česko-Bavorsko\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Kája požádá Tomana o finanční kalkulačku pro jistotu', 'tomeska1', '2023-10-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2023-10-19 00:00:00'),
(487, 316, '2023-10-20', 'Čerpání prostředků: korelují s intenzitou práce, zatím není třeba řešit\r\nPlnění výsledků: naše role podpůrná vůči Praze (operator ICT), jsme podpůrný technický partner, nemáme za nic primární zodpovědnost - podle harmonogramu se +-stíhá. Ještě ho málo těžíme z hlediska koordinace na mezinárodní úrovni, jako se daří na SPARCSu.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):PDS už bezprostředně využívá, vznikají koncepční dokumenty, je otázka, kdy se tím s PDS budeme moct chlubit\r\nRizika: Doplněna tabulka. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Jednáme se státní správou, musí se dostatečně tlačit a hlídat, aby činnosti probíhaly - viz rizika.\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Ověřit, co se děje ve WP6 - s Tomášem Matuškou', 'civinjan', NULL, '2024-05-24 11:24:17', 'stoladan', 'Ovlivnění pražských stavebních předpisů (biosoláry), vzít na MŽP, magistrát, zjistit, jaká je přesně situace', 'lupisant', NULL, '2024-05-01 16:08:10', 'lupisant', 'Napsat všechny zdrojované osoby jako autory do podkladů pro deliverable', 'civinjan', NULL, '2024-05-24 11:24:34', 'stoladan', 'Poslat Dance podklady k interním výsledkům, aby je zadala do Projektového řízení', 'kuzmimic', NULL, '2024-05-24 09:28:04', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00'),
(488, 315, '2023-10-20', 'Čerpání prostředků: finance jsou nerovnoměrně rozloženy vzhledem k aktivitám, bude potřeba úprava dle Vojtových podkladů, Danka svolá krátkou schůzku na doladění a případné změny. Chybí finance na cestovné - bude se organizovat meeting Wojtkova WP v Praze a nejsou na to finance.\r\nPlnění výsledků: Nejvíc náročné je zkoordinovat Kladno, mnoho variabilních podmínek a rozdílných priorit, proběhl zatím workshop, kontakt je, ale uvidí se, až kam se to dotáhne. Maximálně bude tahle Building site omezené v rozsahu. Ostatní partneři jsou zatím bez problémů.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Zatím je brzo.\r\nRizika: Vyplněna tabulka.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): konají se každý druhý pátek\r\n            ', 'Ovwěřit,j jestli je část rozpočtu investiční a popřípadě vyvolat žádost o změnu na neinvestiční', 'stoladan', '2023-11-16', '2023-11-02 10:44:20', 'stoladan', 'přesun rozpočtu mezi roky dle požadavku V Zavřela, možná dopad na dohodu s FS, svolání dílčí schůzky na harmonogram a rozpočet (Vojta a Wojtek)', 'stoladan', '2023-11-16', NULL, '', 'Updatovat deliverables v Projektovém řízení', 'stoladan', '2023-11-16', '2023-11-02 10:41:19', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-10-20 00:00:00'),
(489, 237, '2023-10-23', 'Čerpání prostředků: Nedočerpávání na mzdovém – Jakub s Tomášem se domluví, přehodit Šulce. Celkově málo peněz na materiál u celého VO2\nPlnění výsledků: Dáváme podklady Regulusu, fyzicky tvoří výsledky oni\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Regulus hodlá používat, bude licenčka. Je potřeba domluvit změnu procent vlastnictví - během projektu se to vyvinulo jinak, domlouvá Tomáš, bude se finálně stvrzovat až ve smlouvě o využití výsledků\nRizika: doplněna tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Pokud vyjde Synergis v Litoměřicích, tak to bude navazovat.\nÚčastníci (partneři):  Regulus válčí s účetnictvím dle nových parametrů TAČR. Na další schůzku na UCEEB si mají vzít výjezd, aby se jim na něj podívala Libuška\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Vyřešit osobní, které se nedočerpává (přidat sem Šulce)', 'matustom', '2023-10-24', '2024-05-24 09:53:32', 'stoladan', 'Domluvit změnu vlastnictví výsledků tak, aby více odpovídala realitě', 'matustom', '2024-10-31', '2024-05-24 09:58:24', 'stoladan', 'Říct Regulusu, aby si na schůzku na UCEEB vzali výjezd z účetnictví, aby ho mohla Libuška zkontrolovat.', 'matustom', '2023-11-30', '2024-05-24 09:53:58', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-10-23 00:00:00'),
(490, 246, '2023-10-23', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se V05, Robert o tom ví - čekáme na zprávy od rektorátu (řeší Kája a Štěpánka), zda mají obecnou dohodu s TAČR, pokud ne, bude se muset vyřešit se FS, zda můžeme přesáhnou 5% FÚUP - občas to po dohodě lze, pokud ne, Robert bude přezdrojovávat. Je třeba držet Vojtu v kopii, aby věděl a mohl případně na FS vykomunikovat.\n\nPlnění výsledků: realizace výsledků běží, Dizkuze s MPO je „zajímavá“, pan Smejkal komunikuje, ale vždycky s dlouhou odezvou, formální věci podepisují, v listopadu bude s nimi další schůzka, plánují se na výsledky podívat\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dořešit čerpání VO5 (po dodání potřebných informací)', 'wawerrob', '2023-11-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-10-23 00:00:00'),
(491, 399, '2023-10-26', 'Čerpání prostředků: lehké přečerpání na konci roku. Kuba doporučuje již nečerpat; úprava dohody v čerpání prostředků FSV a UCEEB (bude změna)\nPlnění výsledků: pro r. 2023 nejsou v plánu žádné. V r. 2024 zač.měření\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: měření probíhá ve večerních hodinách. Neměří se za špatného počasí. Problém je s flexibilitou služebních cest.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) při publicitě projektu uvádět MKČR jako poskytovatele; možnost propagace prostřednictvím nové PR agentury (příprava podkladů s Hankou Kárníkovou na r.2024)\nÚčastníci (partneři):  Tonda, Kuba, Hanka K., Lenka M. Markéta R., D. Adamovský\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Tonda propojí Hanku/Lenku s Michalem Kuzmičem k zajištění měření', 'lupisant', '2023-11-09', '2024-05-15 14:31:26', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2023-10-26 00:00:00'),
(492, 312, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'doplnit % zodpovědnosti u úkolů', 'holecste', NULL, '2023-10-30 13:49:08', 'holecste', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-30 00:00:00'),
(493, 322, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: v současné chvíli není relevantní\nPlnění výsledků: plní se dle návrhu projektu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):projekt má přesah do projektu Interreg CE-Circular WEEEP\nÚčastníci (partneři):  M. Tobiáš, Š. Holečková, J. Dytrich\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné cally s partnery každý měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-30 00:00:00'),
(494, 312, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: zatím není relevantní\nPlnění výsledků: v souladu s návrhem projektu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\nRizika: dle analýzy rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):přesah do projektu Interreg Europe-WEEEWaste\nÚčastníci (partneři):  M. Tobiáš, J. Dytrich, Š. Holečková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné cally s konsorciem-1x za měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-10-30 00:00:00'),
(495, 288, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: ok, čerpá se správně\nPlnění výsledků: posun v guidelines, jinak dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): www projektu, LinkedIn, Twitter; budou články\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do všech cirkulárních projektů (COST, Sigmy etc.) + nově podaný Twinning\nÚčastníci (partneři):  ok, některé nutno hlídat (viz analýza rizik); důsledné vyžadování výstupů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', 'úprava rolí', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-28 10:12:06', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-30 00:00:00'),
(496, 226, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: super\r\nPlnění výsledků: další publikace, Tomáš zašle Kristině\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\r\nRizika: nebyla identifikována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): Slovinci ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\r\n            ', 'úprava rolí v projektu', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-27 11:33:07', 'reistkri', 'podmínky sdílených publikací', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-01-25 18:19:42', 'reistkri', 'převody prostředků - zjistit', 'reistkri', '2023-10-02', '2024-01-25 18:19:58', 'reistkri', 'dodat info k publikacím projektové podpoře', 'vlachto1', '2023-11-06', '2024-01-25 18:19:54', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-10-30 00:00:00'),
(497, 228, '2023-10-30', 'Čerpání prostředků: ok, mzdy se dočerpají; cca 130 000 z materiálu do mezd\nPlnění výsledků: ok, fční vzorek bude + 3 publikace (Martin zašle info)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - letos 3 publikace; uplatnění na ČR trhu -- asi nic moc, zkoušejí Belize\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři):  ok, ale občas kompllikace\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, cca obtýden\n            ', 'úprava rolí', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-10 14:53:27', 'reistkri', 'zaslat Kristině info k článkům', 'hatajmar', '2023-11-06', '2024-05-10 10:27:24', 'reistkri', 'info ke specifikaci (ne)recenzovaného článku - uznatelné?', 'reistkri', '2023-11-06', '2024-05-10 14:57:47', 'reistkri', 'vykomunikovat licenčku (firma uplatňuje společné know-how?)', 'hatajmar', '2023-11-10', NULL, '', 'reklama EcoKit na domu - má být i logo TAČR?', 'reistkri', '2023-11-10', '2024-05-10 14:57:55', 'reistkri', 'reistkri', '2023-10-30 00:00:00'),
(498, 97, '2023-11-02', 'Čerpání prostředků: Čerpání naplánováno dobře, dočerpá se.\nPlnění výsledků: Prototyp a užitný vzor, který je v režii SVÚM (UV podán v květnu, čeká se). Za nás dodáno všechno, co bylo slíbeno.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licence pouze pro účel projektu,\nRizika: není jistá kvalita výsledku, ale za nás splněny všechny povinnosti Dalšího účastníka.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Návaznost se nepředpokládá\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00'),
(499, 236, '2023-11-02', 'Čerpání prostředků: Čerpání v pořádku, do konce roku se dočerpá.\nPlnění výsledků: Prototyp a Ověřená technologie, oboje v naší režii, podkladů máme dostatek. Šablony na výsledky předány.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Licence pouze pro účel projektu.\nRizika: Je potřeba pohlídat partnera s čerpáním a správným vykazováním. Tým ještě nikdy nepsal Ověřenou technologii.\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Neplánuje se přímá návaznost.\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(500, 234, '2023-11-02', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se, a kvůli dodržení FÚUP se bude žádat o změnu.\nPlnění výsledků: Prototyp se tvoří, to je v pořádku. O Fuzit se bude žádat se zpožděním, ale posunutí výsledku lze hlásit pouze v Průběžné zprávě. Procesy k zadání na ÚPV nastartovány, brzy oslovíme rektorát.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není rozhodnuto\nRizika: neidentifikována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Zatím se neplánuje\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-02 00:00:00'),
(501, 110, '2023-11-08', 'Čerpání prostředků: Je tam jemné přečerpání, ale Velebil půjde na Cost, až to bude možné.\nPlnění výsledků: Je slíběno 6 článků, jeden splněný, 4 před odesláním, jeden rozdělaný - bude se žádat o posunutí hodnocení výsledků o rok a půl.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podal se další GAČR v 2023 (v prosinci budou výsledky), míří spíš do normativních dokumentů - přímo se posílá na EU komisi\nRizika: vyplněno v tabulce\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ok\n            ', 'Martin pošle Dance podklady pro Scopus články', 'hatajmar', NULL, '2023-11-08 14:32:04', 'stoladan', 'Danka upraví role a data u výsledků, aby byly posunnuty o rok a půl (budeme zkoušet, co to udělá v Projektovém řízení po uzavření projektu).', 'stoladan', NULL, '2023-11-08 14:33:33', 'stoladan', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-08 00:00:00'),
(502, 279, '2023-11-13', 'Čerpání prostředků: na 72%; přibude další pracovník (Bára Hejtmánková);personální rošáda se SPARCS (nepočítalo se s VO1 na NEBu); Michal vykomunikovat čerpání s Martinem Volfem\nPlnění výsledků: zpoždění, ale zodpovědnost nejde za námi\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): LinkedIn statut 1x, příprava na NEB-Satelite event (příští duben); IPR -aktivace, vyšlou svoje lidi do Holandska\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Ascend, CRAFT\nÚčastníci (partneři): ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): technical board – pravidelně; interní UCEEB – dle potřeby\n            ', 'komunikace s Martinem Volfem ohledně čerpání', 'kuzmimic', '2023-11-20', '2024-05-20 15:25:03', 'reistkri', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-11-13 00:00:00'),
(503, 272, '2023-11-13', 'Čerpání prostředků: VO5 čerpá málo; Tomáš - chtěl by z ost.přímých na PR, probere detaily s Michalem; zdrojování - budou lidé z VO1\r\nPlnění výsledků: u řady mírné zpoždění, za výsledky ale nezodpovídáme my\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řada věcí, které lze z hlediska PR a komunikace vytěžit; Tomáš toho vyjmenoval spoustu, ale formulář se neuložil a vše je ztraceno\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-STAR\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, probíhají obtýden', 'řešit čerpání', 'wawerrob', '2023-11-20', NULL, '', 'probrat s T.Váchou možnosti alokace prostředků na např.PR aktivity', 'kuzmimic', '2023-11-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-11-14 00:00:00'),
(504, 469, '2023-11-22', 'Proběhla krátká revize Maščuch a Stolařová.\n\nČerpání prostředků: Čerpání v pořádku, bude vyčištěno.\nSlíbený kofinanc se vykázal obratem smluvního výzkumu, jak bylo dohodnuto. FS bude moci vykázat.\n\nPlnění výsledků: na zprávách se pracuje\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2023-11-22 00:00:00'),
(505, 277, '2023-11-28', 'Čerpání prostředků: nastaveno po konzultaci s R. Wawerkou za jednotlivé kvartály\r\nPlnění výsledků: plní se dle harmonogramu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):výsledky jsou nekomerční-využití zadavatel-MŽP\r\nRizika: je potřeba změnit hlavního řešitele- poslední Q se bude-podílet, dodat CV + diplom od Michala Nesládka-změna pravěpodobně od konce roku 2023.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  Wojtek Belch, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají nepravidelně, musí se nastavit nově-úkol Michal Nesládek\r\n            ', 'Michal Nesládek-změna hlavního řešitele na projektu-dodat CV+popis relevantní praxe za 5le dozadu+doklad o vzdělání', 'neslamic', '2023-12-06', NULL, '', 'Nicol Staňková-náhrada řešitele-dodat CV-Wojtek', 'belchwoj', '2023-12-31', NULL, '', 'Nastavení pravidelných schůzek s konsorciem-alespoň 1x za měsíc', 'neslamic', '2023-12-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-11-28 00:00:00'),
(506, 248, '2023-10-23', 'Čerpání prostředků: už je vše dočerpáno, alokace peněz na audit\nPlnění výsledků: užitný vzor v pořádku splněn, není impaktovaný článek - prověří R. Divín u Evžena\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude sepsána licenční smlouva s ProNanoTech\nRizika: impaktovaný článek - vydaný do konce roku 2023\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  Š. Holečková, J. Dytrich, K. Houšková, R. Divín\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', 'Prověřit vydání impaktovaného článku.', 'divinrad', '2023-12-15', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-12-12 00:00:00'),
(507, 369, '2024-05-10', 'Čerpání prostředků: \n\nČerpáme dobře, lehce přečerpané ostatní přímé. \nČekáme na prodloužení projektu. Urgováno.\n\nPotřebujeme ze mzdových ušetřit 110 tis. Kč a zbytek mezd roztáhnout do července (jakmile bude smlouva).\n\nJulča poprosí Adama o přesuny mezi položkama rozpočtu. \n\nNa projektu musí zůstat: \nJulča\nHonza Růžička\nBára Vlasatá\nMartin Volf\n\n\nPlnění výsledků: \n- Případové studie\n- Whitepaper – policy brief v draftu – do května ve finálním draftu – je v řešení, průběžně konzultováno s koordinátorem\n– Závěrečná konference – na konci června (platí ŠPB/CZGBC)\n– Článek – je v draftu\n– 4 webináře, z toho 2 splněné\n– \n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n– smluváky k případovým studiím proběhly\n- na MPO vzniká pracovní skupina k implementaci EPBD – bylo by dobré se do ní dostat – přes ŠPB / Michal Čejka\n– o výsledky je zájem na MŽP – Šandlová Vlčková od ministra\n\nRizika: \n- viz analýza rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\n\nÚčastníci (partneři):  viz rizika\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Potřebujeme ze mzdových ušetřit 110 tis. Kč a zbytek mezd roztáhnout do července (jakmile bude smlouva).', 'volfmar3', '2024-05-20', NULL, '', 'Prodloužení smlouvy z poskytovatelem.', 'lupisant', '2024-05-15', '2024-05-21 13:48:47', 'lupisant', 'Julča poprosí Adama o přesuny mezi položkama rozpočtu. ', 'hodkojul', '2024-05-16', '2024-05-21 13:48:50', 'lupisant', 'Julča tondovi pošle článek z NEXTBUIT', 'hodkojul', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-10 00:00:00'),
(508, 210, '2024-05-10', 'Čerpání prostředků: \nZbývá 2,7 mil Kč v materiálu\nPlánuje se prodloužení projektu o 9 měsíců\n\n\nPlnění výsledků: \n– Výsledky za nás plněny včas.\n– Project officer vrátil výsledky k dopracování. Budou se předělávat Deliverables WP4.\n\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):\n– demo validace, ale budou z toho články\n\nRizika: viz analýza rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\n- mírné zpožední kvůli starým rozvodům\n- do půl roku bude hotovo a může se začít monitorovat\n\nÚčastníci (partneři):  \n– Karviná je odtažitá\n– Nanopower dodali co měli\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-10 00:00:00'),
(509, 439, '2024-05-15', 'Čerpání prostředků: čerpání probíhá v pořádku (ostatní přímé náklady možné přesunout do osobních nákladů, ostatní přímé náklady- použití na testovací materiál) \nPlnění výsledků: v návaznosti na zkoušky (pro tento rok plánovány Ztech- ověřená technologie a D- stať ve sborníku)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace- NE, PR- NE, DV na rámec- NE; publikace jsou plánovány\nRizika: výsledky projektu\nOstatní: (přesah projektu do jiných): podobné zkoušky jsou realizovány pro jiné firmy (Flexibau, Cetris)\nÚčastníci (partneři):  KNAUF chválí spolupráci s UCEEB\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): byly plánovány schůzky v intervalu 2 měsíců; další schůzka plánována v návaznosti na zkoušky vzorků (některé vzorky byly dodány později)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'zuzansch', '2024-05-15 00:00:00'),
(510, 228, '2024-05-13', 'Čerpání prostředků: VO4 nad, VO1 dotahuje; dohromady méně, než je třeba\nPlnění výsledků: dobíhá dlouhodobé měření, vyhodnocuje VO1; akustika vyšla, požár též; chybí článek TZB info\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno doladit licenčku; dohodnout se, co VO4 chce z projektu; bude cílit spíše na zahraniční trhy (u nás dlouhé certifikační procesy); PR - Martin článek Volyně\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky již méně (není tolik potřeba)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(511, 468, '2024-05-13', 'Čerpání prostředků: pouze cestovní a pobytové náklady; vyšší než plán (při rozpadu na plánovaný počet cest); možno hradit z jiných zdrojů - ale obhajitelnost vůči MŠMT (porušení rozpočtové kázně)\r\nPlnění výsledků: cesta 3 - vyhodnocení dat, plán společných aktivit; workshop - plán letní školy\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): n/a\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): nějaký jiný projekt prof.Tywoniaka\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', 'dotaz MŠMT cesty autem x letadlem', 'reistkri', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(512, 461, '2024-05-17', 'Čerpání prostředků:ok, vypadá, že zbyde na mzdách (cca 260 000); DPH neuznatelné \nPlnění výsledků: zatím n/a \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): možná konference - zaslat Honzovi náležitosti publicity\nRizika: viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  Moisture guard - mírné riziko\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\n            ', 'náležitosti publicity Honzovi', 'reistkri', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(513, 272, '2024-05-20', 'Čerpání prostředků: podčerpáno, ale rozpočet plovoucí\r\nPlnění výsledků: Klára, Elen pracují na D4.2.2/3 (zpoždění, bude snad do konce června), ale tento navazuje na D4.2.2/3 (zaseklo se na T.Váchovi - musí dokončit); publikace - prý závazek 3 článků (budou někdy cca na podzim); máme témata, ale je potřeba zapojit lidi, co umějí psát akademické články\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace viz Plnění výsledků výše\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): NEB-STAR (propojenost i díky festivalu; snazší spolupráce s Operatorem); MoU o NEBu - přizvat Českou komoru architekt\"? - zjistí Klára\r\nÚčastníci (partneři): ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, Technical boards + schůzky v rámci WP\r\n            ', 'Sjednat schůzku s Tomášem Váchou', 'dvorakl7', '2024-05-24', NULL, '', 'Projít GA ohledně závazku k publikacím', 'reistkri', '2024-05-24', NULL, '', 'Zdůvodnit záměnu T.Váchy za Kláru (v technical reportu) - bude to už závěrečná zpráva za období 1.11.2024--30.4.2025', 'dvorakl7', '2025-05-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(514, 279, '2024-05-20', 'Čerpání prostředků: šul nul, čerpá akorát VO 0 (VO5 a VO1 velmi málo)\r\nPlnění výsledků: většina nejde za námi; splněn Twinning report; prý závazek i nějaké publikace - kouknout do GA\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): networking přináší další zakázky (IPR, smluvák); návaznost na konsorcium zřejmě nebude, ale možná získáme na svoji stranu DELFT\r\nÚčastníci (partneři): Praha - nutno hlídat; IPR - zainteresovaný (podařilo se je zapojit); NTNU - náročné, Annemie vyčerpává  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'Prokomunikovat čerpání s Martinem Volfem', 'kuzmimic', '2024-05-24', NULL, '', 'Zaslat K.Pospíšilové rozpočet (rozpad rozpočtu na VO)', 'kuzmimic', '2024-05-24', NULL, '', 'Projít GA ohledně závazku k publikacím', 'reistkri', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-20 00:00:00'),
(515, 121, '2024-05-21', 'Čerpání prostředků: nedočerpání mezd\nPlnění výsledků: chystá se dokumentace na vzorky, bude během léta\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno dohodnout podíly, následně připravit smlouvu k výsledkům;články jdou za námi; publikace jsou, dá se o tom psát dál (jako promo); komercializace ne, nevzniká nový produkt\nRizika: zůstává stejné, viz analýza rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři): prostě Rýmařov, další spolupráci raději ne\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají, zápisy jsou\n            ', 'dohodnout podíly na výsledcích (ujasnit si naši představu + představu strojařů - následně schůzka s panem Buchalem)', 'divisja4', '2024-05-31', NULL, '', 'sjednat schůzku s p.Buchalem ohledně podílů/smlouvy k výsledkům - zahrnout J.Dytricha', 'divisja4', '2024-05-31', NULL, '', 'upravit % k publikacím', 'reistkri', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-21 00:00:00'),
(516, 323, '2024-05-21', 'Čerpání prostředků: čerpání v normě; bude vytvořena rezerva na odměny\nPlnění výsledků: kontrola postupu prací bude ověřena na koordinační schůzce (září 2024)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): první výsledek r.2025, smlouva o výsledku r.2026\nRizika: personální obsazení; HR - hledá vhodného člověka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři): každý z partnerů realizuje činnosti dle předem určeného výsledku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Naplánovat koordinační schůzku na září 2024', 'rutovmar', '2024-05-21', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-05-21 00:00:00'),
(517, 253, '2024-05-21', 'Čerpání prostředků: průběžné a v normě. Nyní otázka, zda se využijí finance na materiál (snímače). Bude event.převedeno do mzdových nákl. (bude domluveno s prof. Ryjáčkem). RP4 ok. RP5 - bude do konce roku vyčerpáno (mzdy ok)\nPlnění výsledků: za UCEEB ok; firma Elixeum - problém u SW. Ověřená technologie - v pořádku. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Elixeum není schopné vytvořit kvalitní SW s AI zohledňující množství různých faktorů. Finále vypadá na SW (u nás paralelně na výsledku pracuje Kuba Vaněk). Spíše odhad, že to nebude použitelné pro ŘSD. \nRizika:\n1) slabý výsledek SW. Návrh řešení (Kuba, Tonda): použít peníze na snímače a investovat do vývoje vlastní AI přes FIT (Honza Pošta ověří s Honzou Včelákem). Nutné by bylo ošetřit smluvně, aby Elixeum nenapadlo (100% podíl pouze UCEEB; nebudeme hradit podíl na budoucích zakázkách). TM Stav je interním aplikačním garantem - pozor! vztahují se zde pravidla Příloha č.1. \n2) Personální obsazení - od zač.května chybí 1 člověk na realizaci SW (postdoc odešel do zahraničí). Nemá kdo převzít modelaci mostu, z kterého se čerpají data pro AI. \n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  proběhla schůzka s Elixeum nad neplněním výsledku v 1Q. Bohužel firma stále nespolupracuje (stejný tým jak ve StructureGuard). \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každé 3.týdny schůzka především s Elixeum\n            ', 'Honza domluví s prof. Ryjáčkem, v rámci schůzky týmu, zda budou objednány snímače nebo náklady přesunuty do mezd.', 'postajan', '2024-06-20', NULL, '', 'Návrh řešení (Kuba, Tonda): použít peníze na snímače a investovat do vývoje vlastní AI přes FIT (Honza Pošta ověří s Honzou Včelákem). Ponechat čistě jako UCEEB výsledek z hlediska licenční smlouvy o využití výsledku. TM Stav - interní aplikační garant. ', 'postajan', '2024-06-20', NULL, '', 'Vyhledat náhradu za pracovníka pro modelaci SW pro AI - domluvit se s prof. Ryjáčkem.', 'postajan', '2024-06-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-05-21 00:00:00'),
(518, 380, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: VO2 a VO5 zatím trochu nedočerpává, VO1 mírně přečerpává - vcelku ok.\nPlnění výsledků: fokusní skupina v Ostravě duben, červen expertní skupina - bude se řešit podoba specializované mapy, my děláme v tuhle chvíli rešerše, z FITu se budou najímat interní experty, je to v rozpočtu v osobním. Stíhá se.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): mapa bude Open Access, bude potřeba probrat, jestli z toho bude přidaná hodnota pro UCEEB, nebo je to jenom služba pro projekt\nRizika: vyplněná tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  doc. Nevima (Opava, hlavní řešitel) to bere vážně, BeePartner svolává schůzky, v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - každý měsíc schůzky s celým konsorciem\n            ', 'Doplnit ROLE', 'stoladan', '2024-05-31', NULL, '', 'Doplnit ROLE', 'civinjan', '2024-05-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-22 00:00:00'),
(519, 234, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: jemně nedočerpané mzdové a hodně nedočerpané ostatní přímé, ale u LORCA to nebude problém\nPlnění výsledků: užitný vzor, který se musí podat co nejdříve - Zbyněk se musí rozhodnout, jestli podat přes rektorát, nebo to podáme sami - spíše zkusíme sami podat, musíme nahlásit na rektorát (Danka)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Většinové vlastnictví je ČVUT, Šamata na konci bude chtít(muset) licencovat, musíme vyřešit, jak vyřešit podíl SVÚM\nRizika: vyplněná tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) projekt tímto končí\nÚčastníci (partneři): v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): řeší se ad hoc, jak je třeba, dostačující vzhledem k projektu\n            ', 'Zbyněk vytvoří Fuzit a vyplní rektorátní formulář', 'zelenzby', '2024-06-28', NULL, '', 'Danka pošle formulář Fuzit - rektorátní', 'stoladan', '2024-05-24', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-22 00:00:00'),
(520, 81, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: \n- 0 lehce přečerpaná\n- VO1 čerpá míň než by měla zbyde 60 tis.\n- VO2 asi dočerpá\n- VO5 zřejmě dočerpá\n\nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Tonda napíše Martinovi ať si zreviduje čeprání za VO1 a Robertovi ať zkoriguje VO5.', 'lupisant', '2024-05-24', '2024-05-28 15:48:43', 'lupisant', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-22 00:00:00'),
(521, 81, '2024-05-22', 'Čerpání prostředků: \n- 0 lehce přečerpaná\n- VO1 čerpá míň než by měla zbyde 60 tis.\n- VO2 asi dočerpá\n- VO5 zřejmě dočerpá\nTonda napíše VO1 a VO5 aby si zkontrolovali čerpání.\nPřednostně zdrojovat lidi s vysokou hodinovkou, abychom nepřešvihli PMs.\n\n\nPlnění výsledků: \nD1.5 Policy pathways to impact a D7.3 MOOC – reálně bude do června. \nDatabáze PEDů\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n- Blueprint pro psaní policy věcí\n– MOOC – Kurzy visí na platformě. 300 subscriberů prvního školení. \n\nRizika: \n– Databáze PEDů - má zpoždění, ale je to řešitelné\n\nOstatní: řada podaných projektů a běžících\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Tonda svolá revizi na 2. polovinu července.', 'lupisant', '2024-05-27', NULL, '', 'S PR Terkou Michal a Tonda plán propagace MOOC – na URBIS se dohodnout s Terkou a udělat plán.', 'kuzmimic', '2024-06-07', NULL, '', 'Letní revize – zkontrolovat, jak jsme na tom s databází PEDů', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-22 00:00:00'),
(522, 469, '2024-05-23', 'Čerpání prostředků: čerpání v pořádku\nPlnění výsledků: naše dílčí úkoly splněny v termínech\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Kuba tvrdí, že DOOSAN jde úplně špatnou cestou (technicky i ekonomicky), ale nedají si říct\nRizika: DOOSAN musí dodat materiál a my ho musíme odzkoušet, riziko, že to nedodají včas - Vašek Vodička s nimi intenzivně komunikuje a snaží se tomu předejít\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Danka zažádá Vaška Vodičku o podklady k projektu (zatím je nemáme)', 'stoladan', '2024-05-31', NULL, '', 'Vašek dodá Dance oficiální podklady (návrh projektu, má-li) k projektu NCE, aby je mohla zadat do systémů', 'vodicvac', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-23 00:00:00'),
(523, 338, '2024-05-23', 'Čerpání prostředků: finančně se dočerpá, pokud ne do původního konce projektu, tak určitě do konce prodloužení\nPlnění výsledků: Projekt je ve zpoždění, ale bude se žádat o prodloužení. Rozpočet se nemění, musí se pouze rozmělnit. AG stále ještě není spokojen s výsledkem. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): možná budou následné úkoly od MPO, projekt nebo další rozvoj tématu zatím není v plánu\nRizika: vyplněná tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  komplikované konsorcium, především komunikace s CEVRO, opatření definována v tabulce rizik\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají\n            ', 'odeslání žádosti o změnu', 'stoladan', '2024-05-31', NULL, '', 'Vyjednat obsah dodatku Smlouvy', 'novotk15', '2024-07-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-23 00:00:00'),
(524, 246, '2024-05-24', 'Jak je to s Vojtou a Fakultou etc?\nČerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(525, 237, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: Bude prodloužení projektu do 6/2025. Převede se část peněz - návrh plošně 10%.\nPlnění výsledků: Posun jednoho výsledku v rámci změny.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Výsledek ještě není k plné komercializace, byl by potřeba další projekt. Regulus ještě nekývl na pokračování. Na konci bude asi jenom malá Kubova licence.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) viz výše\nÚčastníci (partneři):  v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dodání podkladů pro změnu.', 'matustom', '2024-05-31', NULL, '', 'Potvrzení od FS a Regulus, že souhlasí s převodem 10%', 'matustom', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(526, 246, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: Jemně se přečerpává u VO2. Zbývá 330 na Ostatních přímých, bude použito na grafika frontendu. Zbytek do Osobních.\nPlnění výsledků: Proběhla změna hlavního řešitele na Vojtu. Vojta i Tomáš jsou tam pořád za FS, Vojta souběžně i za nás (VO5). \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Výsledek se ukazuje jako kvalitní. Budeme tlačit na to, aby bylo rozdělení 50% na 50% (Software) a neřešila by se licenčka, každý bude pokračovat se softwarem dle vlastních potřeb. Výsledek se zveřejní na stránkách (výzkum ve veřejném zájmu PP1). Ale pokud z výsledků vyjde zisk (zapojí se do komerčního produktu), je povinnost informovat druhou stranu a dořeší se Licence etc.\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) asi další Théta, bude se řešit na podzim\nÚčastníci (partneři): AG (MPO) vůbec nekomunikuje. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(527, 315, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: Bude se převádět část peněz z FS na UCEEB kvůli změně úvazku Vojty (2025 a 2026). Přechází pod Moderní energetiku, musí se dobře přezdrojovat\nPlnění výsledků: Jsme v počáteční fázi vývoje nástrojů. Reporty jsou v pořádku, stíhá se. Byly už i dva workshopy etc.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): hlavně se na něm učíme\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) navazují na to další projekty, co se týče zkušeností (např. FlexeOn)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'Dodat změnu Vnitrodohody (Dodatek).', 'zavrevoj', '2024-09-30', NULL, '', 'Dodat podklady pro výsledky, kde nejsme jako vedení Delivarablu etc.', 'zavrevoj', '2024-05-31', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(528, 316, '2024-05-24', 'Čerpání prostředků: tato etapa se v tuto chvíli nedočerpává - VO0 málo, VO2 celkem ok, VO5 málo - ale není třeba v tuto chvíli řešit. \nPlnění výsledků: dle plánu, není v tuto chvíli problém\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) komercializace ne, je to pro potřeby Prahy, v budoucnu se budeme moci prezentovat návody pro energeticky plusové čtvrti\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  PDS i PSOE se s námi intenzivně radí, máme mezi nimi dobrou roli, projekt tvoří dobrou platformu pro komunikaci a strukturované jednání\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-24 00:00:00'),
(529, 270, '2023-10-24', 'Revize nezrealizována, jelikož se nedostavil Tomáš Vácha, který byl tou dobou na dovolené. Bohužel nebyla předána informace o revizi na členy týmu ani vedoucí VO. Projektovému nebyla dále avizována změna kompetencí v týmu, kdy hl.vedoucím týmu se stal Wojtek, namísto Tomáše Váchy. \n \nČerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'rutovmar', '2024-05-24 00:00:00'),
(530, 314, '2024-05-27', 'Čerpání prostředků: \n- čerpání mzdových – je tam rezerva, dojde ke změnám, není problém\n- čerpání věcných – potřebujeme převést rozpočet – Tonda pošle Terce podklad\n\nPlnění výsledků: \n- Zahájit práce na policy brief (Terka)\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\n– materiálový výzkum děláme pro SKANSKA\n– dohodnout se se SKANSKA na možnostech využití dat pro článek (materiálové vlastnosti nejsou zajímavé, možná by šlo udělat LCA a to opublikovat)\n\nRizika: \nviz matice rizik\n\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nEUKI – školení\n\nÚčastníci (partneři):\nSKANSKA – viz výše\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):\n- tým se schází cca jednou za měsíc\n- koordinační schůzky konsorcia\n            ', 'Tonda pošle Terce tabulky rozpočtu, a Terka navrhne převody v letech a kategoriích.', 'lupisant', '2024-06-25', NULL, '', 'Terka svolá koordinační schůzku se SKANSKA', 'pavluter', '2024-06-28', NULL, '', 'Terka navrhne řešení stran personálního obsazení, s Martinem to dořeší', 'pavluter', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'lupisant', '2024-05-27 00:00:00'),
(531, 288, '2024-05-28', 'Čerpání prostředků: na konci dle predikce zbyde 95 000; travel costs - vyčerpá se (Berlin, konference - dvoudenní, 2/25, pojede více členů týmu...), též se bude čerpat na publication (v plánu články); trainings - chystají se final workshopy; ohlídat nazdrojování Tondy (design final workshopů, odborný garant)\r\nPlnění výsledků: guidelines splněno, stále probíhá příprava tréninkových materiálů (mělo být v březnu, v podstatě hotovo, vyšperkovává se); pilotní workshopy - poslední v červnu; final workshop - příští rok; 15 workshopů - až s koncem projektu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v rámci stanovených výstupů;v plánu publikace + účasti na konferencích (IEA EBC Annex 89 - prezentace výstupů projektu); vědecké výstupy jsou, ale ne ve smyslu aplikovaných výsledků; uplatnění: Recyklační akademie (highlight projektu) - mohla by být dlouhodobějšího formátu\r\nRizika: zůstávají stejná, viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): bude navazovat projekt v rámci výzvy Life (selektivní demolice)\r\nÚčastníci (partneři): ok, sem tam nutno hlídat (viz analýza rizik) \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): týdenní frekvence; konsorcium - online měsíčně, prezenčně - cca po 6 měsících; \r\n            ', 'Nazdrojovat Tondu - mzda z kofinu, úvazek 1,0 za celý projekt', 'dytrijak', '2024-05-29', NULL, '', 'Plán PR a diseminačních výstupů', 'vlasabar', '2024-06-07', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-28 00:00:00'),
(532, 226, '2024-05-27', 'Čerpání prostředků: v červnu změny, na konci cca 93 000 (vyrovnávalo se mezi 2 GAČR projekty); mzdy - nebudou celé uznatelné - kvůli limitu 60 000\r\nPlnění výsledků:v průběžné zprávě některé neuznány (nenaplnění definice výsledku); u jednoho vytčen odklon od tématu projektu (dle Toma naprosto obhajitelné, souvislost je) + chybějící afiliace na ČVUT; budou vykázány výsledky i starší (2022 - konferenční příspěvek, sborník teprve vyjde)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Biochart - TAČR se Skanskou (příměs do betonu vyplynula z tohoto projektu); Indorama Ventures\r\nÚčastníci (partneři): ok \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, cca 1-3 měsíce\r\n            ', 'mzdový limit - jak podchytit v čerpání/vykazování mzdy nad 60 000 (část do neuznatelných nákladů); tento projekt končí v 2/2025', 'dytrijak', '2024-06-14', NULL, '', 'Ověřit u GAČR, zda je možné nahradit příspěvek ve sborníku impaktovaným článkem?', 'reistkri', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2024-05-28 00:00:00'),
(533, 230, '2024-05-29', 'Čerpání prostředků: \r\nPlnění výsledků: Výstupy se plní v pořádku, Příručka byla reportována na TAČR v průběžné zprávě za r. 2023, bude aktualizovaná o informaci k Toolboxu. Toolbox je již dokončen. Výsledek bude reportován ve zprávě za r. 2024.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): potřeba zjistit % rozdělení výsledků a domluvit se s Rigou, jak to bude reportováno vůči ERA-NET.\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): Toolbox bude využit v projektu ARV\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, A. Lupíšek, Š. Holečková, Z. Mlejnek, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'R. Wawerka domluví se Sofianem představení Toolboxu Tondovi Lupíškovi - během prázdin. ', 'wawerrob', '2024-08-31', NULL, '', 'Štěpánka zjistí podmínky dle původního návrhu projektu + z konsorciální smlouvy, jak jsou rozděleny výsledky projektu. ', 'holecste', '2024-06-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2024-05-29 00:00:00'),
(534, 403, '2024-05-29', 'Čerpání prostředků: přečerpává se o 180 tisíc, což je hodně - je možné, že má nastavený větší úvazek VO0, každopádně MV a JD zkontrolují, kde se to děje.\nPlnění výsledků: trochu zpoždění s článkem, v případě neschválení budeme žádat o změnu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): výsledky budou na webových stránkách, něco jako SBTool kalkulačka - část zadarmo, další funkcionalita zpoplatněná\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) diseminace se bude řešit hodně díky EUKI, v návaznosti bude Life 2024\nÚčastníci (partneři): nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): scházení se po částech, brzy bude jedna hromadná\n            ', 'Danka pošle podklady k oponentnímu řízení z loňského roku', 'stoladan', '2024-06-07', NULL, '', 'Martin zkontroluje čerpání, protože se přečerpává', 'volfmar3', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-29 00:00:00'),
(535, 450, '2024-05-30', 'Čerpání prostředků: čerpá se v pořádku\nPlnění výsledků: z naší strany plníme, co dle harmonogramu máme\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v tuto chvíli se ještě neví, ale max. pokračování ZV\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nejsou, ale je to slabina, bylo upozorněno, Kamil zváží doporučení Pavle Ryparové            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-05-30 00:00:00'),
(536, 370, '2024-06-04', 'Čerpání prostředků: v červnu dojde k přesunu lidí, aby čerpání sedělo - rozpočet je fluidní uvnitř jednotlivých WP\nPlnění výsledků: nevedeme žádný celý WP, ve WP2 Citylab Prague vedeme akorát task, děláme monitoring několika budov (5), budou vznikat doporučení, ostatní WP mají dávat doporučení (metodiky), aby se to podle nich dělalo - v tuhle chvíli je tam trochu zmatek. V září 10.-11. bude na UCEEB General Assembly.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podáváme patent na Hybridní zelenou střechu, veškeré původcovství za námi - hlavně v rámci SIC projektu, na Substrát s recyklátem máme Fužit (z Revozim), který vstupuje do tohohle projektu, bude se ladit, bude vznikat registrace, aby se dal v ČR podávat (s firmou BBkom). Licenční smlouva ještě není udělaná, ještě se jedná a testuje.\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) 1) směr substrátů, 2) možná spolupráce s IPR\nÚčastníci (partneři):  Ecoten (viz rizika)\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'Danka pošle ke kontrole Michalovi výstupy Deliverables, jestli jsou to ty správné', 'stoladan', '2024-06-14', NULL, '', 'Pročíst si Využití výsledků o tom, co se chystá.', 'dytrijak', '2024-06-14', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-04 00:00:00'),
(537, 333, '2024-06-04', 'Čerpání prostředků: dle Dančina odhadu se nedočerpává, na FSV nechtějí udělat trojdohodu, radši by převedli peníze na UCEEB, musí se vyčerpat peníze na studentech\nPlnění výsledků: asi se bude žádat o prodloužení hodnocení\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných): souvislost s dalšími zelenými střechami (vrstvení), jeden GAČR je podaný, zjistit možnosti s Watter4All (TAČR), Life má CA. Dělají se experimenty na FSv a pracuje se s Farmbotem - spolupráce se školami?\nÚčastníci (partneři): nejsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', 'zkontrolovat mzdy, zatím se nedočerpává', 'volfmar3', '2024-06-14', NULL, '', 'Zadat informace k Participant portalu (Tondova tabulka)', 'snehomic', '2024-06-07', NULL, '', 'Podívat se, jestli neexistuje nějaká výzva pro práci s Farmbotem, třeba ve spolupráci se školami', 'zuzansch', '2024-08-30', NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2024-06-04 00:00:00'),
(538, 404, '2024-06-05', 'Čerpání prostředků: v pořádku (lehký přebytek)\nPlnění výsledků: první výsledky jsou plánovány až na rok 2025\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): prozatím nic\nRizika: prozatím nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných): prozatím nic\nÚčastníci (partneři):  v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každý měsíc\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'zuzansch', '2024-06-05 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `projekt_rizika`
--

CREATE TABLE `projekt_rizika` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_projektu` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'CK provazující dané riziko na projekt z tabulky "projekt"',
  `verze` int(11) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'číslo verze tabulky analízy rizik',
  `cislo` varchar(15) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '0',
  `datum` date DEFAULT NULL,
  `nazev_rizika` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `popis_rizika` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `stav` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `vaha` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `pravdepodobnost` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `popis_opatreni` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `poznamka` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `odpovedny` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT 'nikdo' COMMENT 'login osoby odpovědné za dané riziko',
  `upravil` varchar(20) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Obsahuje rizika k jednotliv?m projekt';

--
-- Dumping data for table `projekt_rizika`
--

INSERT INTO `projekt_rizika` (`id`, `id_projektu`, `verze`, `cislo`, `datum`, `nazev_rizika`, `popis_rizika`, `stav`, `vaha`, `pravdepodobnost`, `popis_opatreni`, `poznamka`, `odpovedny`, `upravil`) VALUES
(14, 60, 1, '1', '2020-02-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'monitorování personální situace v projektu, případné vyhlášení výběrového řízení na novou pozici', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(15, 60, 1, '2', '2020-02-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(16, 60, 1, '3', '2020-02-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(17, 60, 1, '4', '2020-02-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(18, 60, 1, '5', '2020-02-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(19, 60, 1, '6', '2020-02-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(20, 60, 1, '7', '2020-02-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(21, 60, 1, '8', '2020-02-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(22, 60, 1, '9', '2020-02-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(23, 60, 1, '10', '2020-02-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(24, 60, 1, '11', '2020-02-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(25, 60, 1, '12', '2020-02-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(26, 60, 1, '13', '2020-02-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(27, 14, 1, '1', '2020-02-27', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(28, 14, 1, '2', '2020-02-27', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 1, '- velká fluktuace lidí především v RP2 a RP5', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(29, 14, 1, '3', '2020-02-27', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(30, 14, 1, '4', '2020-02-27', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(31, 14, 1, '5', '2020-02-27', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(32, 14, 1, '6', '2020-02-27', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(33, 14, 1, '7', '2020-02-27', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 0, 1, 'stíhá se', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(34, 14, 1, '8', '2020-02-27', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(35, 14, 1, '9', '2020-02-27', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(36, 14, 1, '10', '2020-02-27', 'Riziko nescházení se týmu v rámci ČVUT', '', '', 1, 2, 'Danka bude vyžadovat účast', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(37, 14, 1, '11', '2020-02-27', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(38, 14, 1, '12', '2020-02-27', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(39, 14, 1, '13', '2020-02-27', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(53, 10, 1, '1', '2020-03-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(54, 10, 1, '2', '2020-03-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(55, 10, 1, '3', '2020-03-02', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(56, 10, 1, '4', '2020-03-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(57, 10, 1, '5', '2020-03-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(58, 10, 1, '6', '2020-03-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(59, 10, 1, '7', '2020-03-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'Kraj neví, zda může certifikovat. Michal Kuzmič dodá podklady na základě kterých je přesvědčí, že je to možné.', '', 1, 2, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(60, 10, 1, '8', '2020-03-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(61, 10, 1, '9', '2020-03-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(62, 10, 1, '10', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(63, 10, 1, '11', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(64, 10, 1, '12', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(65, 10, 1, '13', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(66, 54, 1, '1', '2020-03-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'Odešel jeden člen týmu. Nicméně mají sehnaného dalšího člověka z UJEP. Bez rizika. ', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(67, 54, 1, '2', '2020-03-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Martina Sýkorová koordinuje na společných projektových schůzkách jednotlivé dílčí aktivity. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(68, 54, 1, '3', '2020-03-02', 'Etické riziko', 'Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(69, 54, 1, '4', '2020-03-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'Partner UJEP je spolehlivým partnerem. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(70, 54, 1, '5', '2020-03-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'Ošetřeno. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(71, 54, 1, '6', '2020-03-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'Bez navýšení. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(72, 54, 1, '7', '2020-03-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'Mírný skluz v termínu předložení podkladové studie. Doženou. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(73, 54, 1, '8', '2020-03-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'Není známo', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(74, 54, 1, '9', '2020-03-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'Není kofinancováno.', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(75, 54, 1, '10', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(76, 54, 1, '11', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(77, 54, 1, '12', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(78, 54, 1, '13', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(92, 19, 1, '1', '2020-03-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(93, 19, 1, '2', '2020-03-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(94, 19, 1, '3', '2020-03-05', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(95, 19, 1, '4', '2020-03-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(96, 19, 1, '5', '2020-03-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 2, 'potřeba určit jak s DV po konci projektu, průběžně se řeší na projektových setkáních, průběžně se jedná o využití výsledků projektu', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(97, 19, 1, '6', '2020-03-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(98, 19, 1, '7', '2020-03-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 4, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(99, 19, 1, '8', '2020-03-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(100, 19, 1, '9', '2020-03-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(101, 19, 1, '10', '2020-03-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(102, 19, 1, '11', '2020-03-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(103, 19, 1, '12', '2020-03-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(104, 19, 1, '13', '2020-03-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(105, 75, 1, '1', '2020-03-06', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'Petr se bude s Michalem Harníkem pravidelně konzultovat, bude nastaven jasný postup prací, Petr bude shánět další lidi (varianta půjčit si někoho od Jirky Dostála?)', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(106, 75, 1, '2', '2020-03-06', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(107, 75, 1, '3', '2020-03-06', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(108, 75, 1, '4', '2020-03-06', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 1, 'Elpramo je pomalé, ale nakonec splnilo. Musí se popohánět.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(109, 75, 1, '5', '2020-03-06', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(110, 75, 1, '6', '2020-03-06', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(111, 75, 1, '7', '2020-03-06', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(112, 75, 1, '8', '2020-03-06', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(113, 75, 1, '9', '2020-03-06', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(114, 75, 1, '10', '2020-03-06', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(115, 75, 1, '11', '2020-03-06', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(116, 75, 1, '12', '2020-03-06', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(117, 75, 1, '13', '2020-03-06', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(118, 59, 1, '1', '2020-03-06', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'Václav Zelenka, personální posílení týmu + odbornosti týmu', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(119, 59, 1, '2', '2020-03-06', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'Koordinace funguje. Riziko odbornosti členů týmu. Flexibilnost u AERS je. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(120, 59, 1, '3', '2020-03-06', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(121, 59, 1, '4', '2020-03-06', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(122, 59, 1, '5', '2020-03-06', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(123, 59, 1, '6', '2020-03-06', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(124, 59, 1, '7', '2020-03-06', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(125, 59, 1, '8', '2020-03-06', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(126, 59, 1, '9', '2020-03-06', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(127, 59, 1, '10', '2020-03-06', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(128, 59, 1, '11', '2020-03-06', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(129, 59, 1, '12', '2020-03-06', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(130, 59, 1, '13', '2020-03-06', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(131, 5, 1, '1', '2020-03-09', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(132, 5, 1, '2', '2020-03-09', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(133, 5, 1, '3', '2020-03-09', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(134, 5, 1, '4', '2020-03-09', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(135, 5, 1, '5', '2020-03-09', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(136, 5, 1, '6', '2020-03-09', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(137, 5, 1, '7', '2020-03-09', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'Prozkoumání možnosti hodnocení projektu později (články se stihnou publikovat)', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(138, 5, 1, '8', '2020-03-09', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(139, 5, 1, '9', '2020-03-09', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(140, 5, 1, '10', '2020-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(141, 5, 1, '11', '2020-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(142, 5, 1, '12', '2020-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(143, 5, 1, '13', '2020-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(144, 73, 1, '1', '2020-03-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(145, 73, 1, '2', '2020-03-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(146, 73, 1, '3', '2020-03-13', 'Etické riziko', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(147, 73, 1, '4', '2020-03-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(148, 73, 1, '5', '2020-03-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není relevatní', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(149, 73, 1, '6', '2020-03-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(150, 73, 1, '7', '2020-03-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'riziko corona viru - odsun ', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(151, 73, 1, '8', '2020-03-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(152, 73, 1, '9', '2020-03-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'není relevnatní, 100% financování', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(153, 73, 1, '10', '2020-03-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(154, 73, 1, '11', '2020-03-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(155, 73, 1, '12', '2020-03-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(156, 73, 1, '13', '2020-03-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(157, 17, 1, '1', '2020-03-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(158, 17, 1, '2', '2020-03-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(159, 17, 1, '3', '2020-03-16', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(160, 17, 1, '4', '2020-03-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(161, 17, 1, '5', '2020-03-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(162, 17, 1, '6', '2020-03-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(163, 17, 1, '7', '2020-03-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Narazilo se na výzkumné obtíže. Jirka alokoval všechny výzkumné síly týmu na řešení. Funkční vzorek se stihne (možná ne v takovém stupni vývoje, jako se na začátku předpokládalo).', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(164, 17, 1, '8', '2020-03-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(165, 17, 1, '9', '2020-03-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(166, 17, 1, '10', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(167, 17, 1, '11', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(168, 17, 1, '12', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(169, 17, 1, '13', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(170, 69, 1, '1', '2020-03-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(171, 69, 1, '2', '2020-03-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(172, 69, 1, '3', '2020-03-16', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(173, 69, 1, '4', '2020-03-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Partner je ambiciózní.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(174, 69, 1, '5', '2020-03-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(175, 69, 1, '6', '2020-03-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(176, 69, 1, '7', '2020-03-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(177, 69, 1, '8', '2020-03-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(178, 69, 1, '9', '2020-03-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'Kofinanc není.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(179, 69, 1, '10', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(180, 69, 1, '11', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(181, 69, 1, '12', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(182, 69, 1, '13', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(183, 53, 1, '1', '2020-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'Trochu se nestíhá. Pravidelné týdenní revize, aby se doplnilo, co se nestihlo.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(184, 53, 1, '2', '2020-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(185, 53, 1, '3', '2020-03-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(186, 53, 1, '4', '2020-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(187, 53, 1, '5', '2020-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(188, 53, 1, '6', '2020-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(189, 53, 1, '7', '2020-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'Trochu se nestíhá. Pravidelné týdenní revize, aby se doplnilo, co se nestihlo.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(190, 53, 1, '8', '2020-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(191, 53, 1, '9', '2020-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(192, 53, 1, '10', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(193, 53, 1, '11', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(194, 53, 1, '12', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(195, 53, 1, '13', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(196, 80, 1, '1', '2020-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(197, 80, 1, '2', '2020-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'v projektu jsme jako jediní integrátoři, snažíme se tlačit na koordinátora, ale zase nám to zvyšuje hodnotu v rámci konsorcia', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(198, 80, 1, '3', '2020-03-18', 'Etické riziko', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(199, 80, 1, '4', '2020-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(200, 80, 1, '5', '2020-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'dohoda je součástí consortium agreement', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(201, 80, 1, '6', '2020-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'korona virus', '', 2, 2, 'teď je těžké odhadovat, plánuje se přesun peněz v rámci konsorcia tak, aby se bylo dost peněz na instalaci demonstrací', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(202, 80, 1, '7', '2020-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'korona virus', '', 2, 2, 'opět těžké říci, záleží na tom, jak dlouho budeme nefungovat kvůli koronaviru', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(203, 80, 1, '8', '2020-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(204, 80, 1, '9', '2020-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(205, 80, 1, '10', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(206, 80, 1, '11', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(207, 80, 1, '12', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(208, 80, 1, '13', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(209, 21, 1, '1', '2020-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(210, 21, 1, '2', '2020-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(211, 21, 1, '3', '2020-03-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(212, 21, 1, '4', '2020-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 1, 'Lepší než vloni.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(213, 21, 1, '5', '2020-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(214, 21, 1, '6', '2020-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 3, 'Řeší se z vlastních zdrojů, jinak vyřešit nejde. Ale bude z toho něco pro UCEEB.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(215, 21, 1, '7', '2020-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'Kvůli koronaviru. Možnost posunutí až do 12/2020', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(216, 21, 1, '8', '2020-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(217, 21, 1, '9', '2020-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(218, 21, 1, '10', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(219, 21, 1, '11', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(220, 21, 1, '12', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(221, 21, 1, '13', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(222, 23, 1, '1', '2020-03-19', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(223, 23, 1, '2', '2020-03-19', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(224, 23, 1, '3', '2020-03-19', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(225, 23, 1, '4', '2020-03-19', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(226, 23, 1, '5', '2020-03-19', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(227, 23, 1, '6', '2020-03-19', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(228, 23, 1, '7', '2020-03-19', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(229, 23, 1, '8', '2020-03-19', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(230, 23, 1, '9', '2020-03-19', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(231, 23, 1, '10', '2020-03-19', 'Výsleky projektu - byl vytvořen repozitář, který není evidován jako výstup', '', '', 2, 2, 'Byl upozorněn hlavní řešitel, musí dořešit, aby nevznikly sankce ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(232, 23, 1, '11', '2020-03-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(233, 23, 1, '12', '2020-03-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(234, 23, 1, '13', '2020-03-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(235, 62, 1, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, 'za RP2 je vše ok, pracovníci bez zaječích úmyslů, RP3 stejně', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(236, 62, 1, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'dělí se to na 2 části, které se dohromady moc koordinovat nemusí, zvlášť se koordinují', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(237, 62, 1, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(238, 62, 1, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(239, 62, 1, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'vše 100% buď uceeb nebo TUL', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(240, 62, 1, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'RP3 staví celý stystém, velké zdražení by byl problém, ale dorovnaly by firmy', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(241, 62, 1, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'vše je ok', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(242, 62, 1, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'FSV dělá pouze simulace, nehrozí', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(243, 62, 1, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'nerelevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(244, 62, 1, '10', '2020-03-26', 'Riziko, že partner nevykáže požadované prostředky (kofinanc 20%)', '', '', 3, 1, 'zatím dáno zdržením pilotní instalace, teď už by mělo vše být ok - řešíme osobně s jednotlivými účastníky projektu', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(245, 62, 1, '11', '2020-03-26', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(246, 62, 1, '12', '2020-03-26', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(247, 62, 1, '13', '2020-03-26', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(248, 60, 2, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'externí subdodávka', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(249, 60, 2, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(250, 60, 2, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(251, 60, 2, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(252, 60, 2, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není, vše je ochráněno ', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(253, 60, 2, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'už se bude kupovat jen z Čech, mělo by být ok', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(254, 60, 2, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'je možnost, že neproběhne reálné testování (zákaz cest), zpoždění dodávek materiálu', '', 2, 2, 'ohrožené reálné testování, popřípadě je nutná změna popisu výsledků projektu, ', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(255, 60, 2, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(256, 60, 2, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ok, kofin jde ze SAWER', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(257, 60, 2, '10', '2020-03-26', 'Tesstování v reálných podmínkých', 'není možné testovat, pokud es nebude moct cestovat do SAE', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(258, 60, 2, '11', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(259, 60, 2, '12', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(260, 60, 2, '13', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(261, 8, 1, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(262, 8, 1, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(263, 8, 1, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(264, 8, 1, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 2, 'Musíme se strefovat do volných oken ve výrobě. Snažíme se plánovat, ale teď je to malinko problém. Jinak jsou spolehliví.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(265, 8, 1, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(266, 8, 1, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'Máme rezervu. Nevíme, jak Wieden.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(267, 8, 1, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'Možná výsledek bude jednodušší, než se plánovalo.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(268, 8, 1, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'Trochu podobné jako dělá Dan Adamovský, ale v zásadě se nekryje.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(269, 8, 1, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'Není relevantní.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(270, 8, 1, '10', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(271, 8, 1, '11', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(272, 8, 1, '12', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(273, 8, 1, '13', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(274, 66, 1, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(275, 66, 1, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(276, 66, 1, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(277, 66, 1, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(278, 66, 1, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 2, 'Nutno uzavřít smlouvu o využití výsledků. Příprava Jakub Dytrich', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(279, 66, 1, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(280, 66, 1, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(281, 66, 1, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(282, 66, 1, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 3, 1, 'Komunikace vedoucí RP 3 a RP5 - rozdělení podílů čerpání projektu ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(283, 66, 1, '10', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(284, 66, 1, '11', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(285, 66, 1, '12', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(286, 66, 1, '13', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(287, 65, 1, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'nepředpokládá se jako rizikové pro tento projekt', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(288, 65, 1, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 2, 'Budou revidovat postup na výsledcích - v rámci naplánovaných schůzek. Problém je trochu v komunikaci s Kronospanem v Rize. Budou koordinovat spolupráci s českou stranou. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(289, 65, 1, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(290, 65, 1, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 2, 'Problém je trochu v komunikaci s Kronospanem v Rize. Budou koordinovat spolupráci s českou stranou. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(291, 65, 1, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není. Dobře pokryto. Spolupráce s Hanou Duškovou. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(292, 65, 1, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'toto neohrozí projekt. Mají dostatek financí', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(293, 65, 1, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'Výsledky doloží. Koordinují aktivity. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(294, 65, 1, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(295, 65, 1, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'Všechny firmy jsou připraveny k plné spolupráci.  nepředpokládají se finanční potíže, jsou to velké firmy. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(296, 65, 1, '10', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(297, 65, 1, '11', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(298, 65, 1, '12', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(299, 65, 1, '13', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(300, 56, 1, '1', '2020-03-27', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(301, 56, 1, '2', '2020-03-27', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 2, 'jde o to', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(302, 56, 1, '3', '2020-03-27', 'Etické riziko', 'není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(303, 56, 1, '4', '2020-03-27', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'problém s dodávkou a kvalitou dodané výztuže', '', 1, 0, 'odešel problémový zaměstnanec, budeme je postupně hlídat', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(304, 56, 1, '5', '2020-03-27', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není- navazuje už na udělený užitný vzor', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(305, 56, 1, '6', '2020-03-27', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'máme naskladněno', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(306, 56, 1, '7', '2020-03-27', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'riziko zdržení dodávky materiálu', '', 3, 2, 'dost materiálu je naskladněno, pak to snad dodají', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(307, 56, 1, '8', '2020-03-27', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'Není, je zde jen UCEEB', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(308, 56, 1, '9', '2020-03-27', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'Nerelevantní, 100% financováno', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(309, 56, 1, '10', '2020-03-27', 'nemožnost účastnit se konferencí, neovlivní výledky', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(310, 56, 1, '11', '2020-03-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(311, 56, 1, '12', '2020-03-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(312, 56, 1, '13', '2020-03-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(313, 55, 1, '1', '2020-03-31', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 2, 'Bude revidováno v rámci setkání týdenních Tonda a Maruška', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(314, 55, 1, '2', '2020-03-31', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'Bude revidováno v rámci setkání týdenních Tonda a Maruška', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(315, 55, 1, '3', '2020-03-31', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(316, 55, 1, '4', '2020-03-31', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Není. Dek funguje. Musí se včas informovat. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(317, 55, 1, '5', '2020-03-31', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'Smluvně ošetřeno v rámci konsorcia. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(318, 55, 1, '6', '2020-03-31', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(319, 55, 1, '7', '2020-03-31', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'SW - je a není. Bude obhajitelné dobrou prezentací výsledku.  ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(320, 55, 1, '8', '2020-03-31', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(321, 55, 1, '9', '2020-03-31', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(322, 55, 1, '10', '2020-03-31', 'Účast na zahraniční konferenci ', '', '', 1, 0, 'Výsledek bude. Ale bude možná komplikované čerpání fin. prostředků vzhledem COVID. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(323, 55, 1, '11', '2020-03-31', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(324, 55, 1, '12', '2020-03-31', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(325, 55, 1, '13', '2020-03-31', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(326, 72, 1, '1', '2020-04-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'Změna složení týmu v důsledku odchodu zaměstnance.', '', 1, 1, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(327, 72, 1, '2', '2020-04-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Tým se pravidelně schází každý týden k projednání vývoje v projektu, všechny úkoly jsou zapisovány a jejich plnění průběžně sledováno.', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(328, 72, 1, '3', '2020-04-02', 'Etické riziko', 'Nejsem si vědoma.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(329, 72, 1, '4', '2020-04-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'Partner nespolupracuje a z tohoto důvodu nejsme schopni řádně plnit svou roli Manažera komunikace.', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(330, 72, 1, '5', '2020-04-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(331, 72, 1, '6', '2020-04-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(332, 72, 1, '7', '2020-04-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'Všechny aktivity pro plnění v jednotlivých semestrech máme definované a plníme podle harmonogramu.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(333, 72, 1, '8', '2020-04-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(334, 72, 1, '9', '2020-04-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(335, 72, 1, '10', '2020-04-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(336, 72, 1, '11', '2020-04-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(337, 72, 1, '12', '2020-04-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(338, 72, 1, '13', '2020-04-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(339, 85, 1, '1', '2020-04-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'Změna složení týmu v důsledku odchodu zaměstnance.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(340, 85, 1, '2', '2020-04-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Tým se schází každý týden k projednání vývoje v projektu, všechny úkoly jsou zapisovány a jejich plnění průběžně sledováno.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(341, 85, 1, '3', '2020-04-02', 'Etické riziko', 'Nejsem si vědoma.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(342, 85, 1, '4', '2020-04-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'Partner nespolupracuje a neplní úkoly.', '', 3, 1, 'Polský partner plní úkoly pozdě a nedodává kvalitní výstupy. Jeden člen týmu je pověřen pravidelným kontaktem s partnerem, všechny úkoly jsou detailně vysvětleny.', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(343, 85, 1, '5', '2020-04-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(344, 85, 1, '6', '2020-04-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(345, 85, 1, '7', '2020-04-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'Všechny aktivity pro plnění v jednotlivých semestrech máme definované a plníme podle harmonogramu. Týká se jak plnění na úrovni UCEEB, tak v rámci celého konsorcia.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(346, 85, 1, '8', '2020-04-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(347, 85, 1, '9', '2020-04-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(348, 85, 1, '10', '2020-04-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(349, 85, 1, '11', '2020-04-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(350, 85, 1, '12', '2020-04-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(351, 85, 1, '13', '2020-04-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mclauter'),
(352, 63, 1, '1', '2020-04-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, 'dostatek lidských zdrojů.', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(353, 63, 1, '2', '2020-04-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'Jenda koordinuje - bez rizika.', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(354, 63, 1, '3', '2020-04-16', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'Nehrozí. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(355, 63, 1, '4', '2020-04-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Průběžná komunikace s partnery na projektu', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(356, 63, 1, '5', '2020-04-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'Freeware, metodika veřejně dostupná - bez rizika', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(357, 63, 1, '6', '2020-04-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 1, 'mírné riziko tu je. ', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(358, 63, 1, '7', '2020-04-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'Dodavatel SW - ještě není znám, musí se pohlídat', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(359, 63, 1, '8', '2020-04-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(360, 63, 1, '9', '2020-04-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(361, 63, 1, '10', '2020-04-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(362, 63, 1, '11', '2020-04-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(363, 63, 1, '12', '2020-04-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(364, 63, 1, '13', '2020-04-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'vlasabar'),
(365, 22, 1, '1', '2020-09-01', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(366, 22, 1, '2', '2020-09-01', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(367, 22, 1, '3', '2020-09-01', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(368, 22, 1, '4', '2020-09-01', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(369, 22, 1, '5', '2020-09-01', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(370, 22, 1, '6', '2020-09-01', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(371, 22, 1, '7', '2020-09-01', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(372, 22, 1, '8', '2020-09-01', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(373, 22, 1, '9', '2020-09-01', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(374, 22, 1, '10', '2020-09-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(375, 22, 1, '11', '2020-09-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(376, 22, 1, '12', '2020-09-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(377, 22, 1, '13', '2020-09-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(391, 97, 1, '1', '2020-09-08', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'řízení činností v řešení projektu za UCEEB dalším řešitelem (ZZ)', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(392, 97, 1, '2', '2020-09-08', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, 'funkce projektového koordinátora do velké míry eliminuje', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(393, 97, 1, '3', '2020-09-08', 'Etické riziko', 'není', '', 0, 0, 'není', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(394, 97, 1, '4', '2020-09-08', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'S partnerem jsou několikaleté dobré zkušenosti se spoluprácí na VaV projektech', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(395, 97, 1, '5', '2020-09-08', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'Duševní vlastnictví vzniklé během projektu bude chráněné smlouvou o využití výsledků projektu, kde bude specifikován podíl jednotlivých uchazečů', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(396, 97, 1, '6', '2020-09-08', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 0, 0, 'Výsledky projektu nejsou ohroženy navýšením cen vstupů, jelikož vstupy jsou relativně levné vzhledem ku rozpočtu projektu', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(397, 97, 1, '7', '2020-09-08', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 1, 'Hlavní řešitel dr. Mlnařík má zkušenost s vývojem podobných systémů a zároveň řídí řešitelský tým k tomu, aby výsledků bylo dosaženo', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(398, 97, 1, '8', '2020-09-08', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není', '', 0, 0, 'není', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(399, 97, 1, '9', '2020-09-08', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'Partner projektu GTP prokázal v předchozích projektech, že toto riziko nehrozí', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(400, 97, 1, '10', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(401, 97, 1, '11', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(402, 97, 1, '12', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(403, 97, 1, '13', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'spaleja1'),
(417, 68, 1, '1', '2020-09-08', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(418, 68, 1, '2', '2020-09-08', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(419, 68, 1, '3', '2020-09-08', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(420, 68, 1, '4', '2020-09-08', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 1, 'Robert Jára, je v kontaktu s panem Vašíčkem a všechny případné problémy včas řeší', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(421, 68, 1, '5', '2020-09-08', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(422, 68, 1, '6', '2020-09-08', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(423, 68, 1, '7', '2020-09-08', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(424, 68, 1, '8', '2020-09-08', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(425, 68, 1, '9', '2020-09-08', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(426, 68, 1, '10', '2020-09-08', 'Čerpání projektu ', '', '', 2, 1, 'Vzhledem k situaci s COVID v roce 2019, nebylo možno čerpat prostředky na cestovné, pokud by se prostředky nevyčerpaly, budeme žádat o změnu rozpočtu a přesun do dalšího roku', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(427, 68, 1, '11', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(428, 68, 1, '12', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(429, 68, 1, '13', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(430, 57, 1, '1', '2020-09-10', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 2, 'Hlavní řešitelka odjíždí do zahraničí od příštího roku bude jen na DPP', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(431, 57, 1, '2', '2020-09-10', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(432, 57, 1, '3', '2020-09-10', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(433, 57, 1, '4', '2020-09-10', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(434, 57, 1, '5', '2020-09-10', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(435, 57, 1, '6', '2020-09-10', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat');
INSERT INTO `projekt_rizika` (`id`, `id_projektu`, `verze`, `cislo`, `datum`, `nazev_rizika`, `popis_rizika`, `stav`, `vaha`, `pravdepodobnost`, `popis_opatreni`, `poznamka`, `odpovedny`, `upravil`) VALUES
(436, 57, 1, '7', '2020-09-10', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'Hlavní řešitelka bude řešit na dálku ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(437, 57, 1, '8', '2020-09-10', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(438, 57, 1, '9', '2020-09-10', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(439, 57, 1, '10', '2020-09-10', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(440, 57, 1, '11', '2020-09-10', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(441, 57, 1, '12', '2020-09-10', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(442, 57, 1, '13', '2020-09-10', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(443, 65, 2, '1', '2020-09-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(444, 65, 2, '2', '2020-09-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 1, 'dělá se pouze s českým Kronospanem, bez Lotyšské strany, riziko eliminováno', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(445, 65, 2, '3', '2020-09-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(446, 65, 2, '4', '2020-09-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(447, 65, 2, '5', '2020-09-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'Vše je ochráněno, bude smlouva o využití výsledků', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(448, 65, 2, '6', '2020-09-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'rozpočet je dostatečně velký', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(449, 65, 2, '7', '2020-09-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, 'není problém, vše by se mělo zvládnout', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(450, 65, 2, '8', '2020-09-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(451, 65, 2, '9', '2020-09-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relecvantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(452, 65, 2, '10', '2020-09-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(453, 65, 2, '11', '2020-09-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(454, 65, 2, '12', '2020-09-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(455, 65, 2, '13', '2020-09-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(456, 81, 1, '1', '2020-09-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(457, 81, 1, '2', '2020-09-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(458, 81, 1, '3', '2020-09-16', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(459, 81, 1, '4', '2020-09-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'způsobeno změnou vedení na Kladně, obměna celé městské rady', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(460, 81, 1, '5', '2020-09-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(461, 81, 1, '6', '2020-09-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(462, 81, 1, '7', '2020-09-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(463, 81, 1, '8', '2020-09-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(464, 81, 1, '9', '2020-09-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'není relevnatní, 100% financování', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(465, 81, 1, '10', '2020-09-16', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(466, 81, 1, '11', '2020-09-16', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(467, 81, 1, '12', '2020-09-16', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(468, 81, 1, '13', '2020-09-16', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(469, 58, 1, '1', '2020-09-17', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(470, 58, 1, '2', '2020-09-17', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(471, 58, 1, '3', '2020-09-17', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(472, 58, 1, '4', '2020-09-17', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(473, 58, 1, '5', '2020-09-17', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(474, 58, 1, '6', '2020-09-17', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(475, 58, 1, '7', '2020-09-17', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Budeme žádat o změnu typu výsledku - z konferenčního příspěvku na impaktovaný článek', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(476, 58, 1, '8', '2020-09-17', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(477, 58, 1, '9', '2020-09-17', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(478, 58, 1, '10', '2020-09-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(479, 58, 1, '11', '2020-09-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(480, 58, 1, '12', '2020-09-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(481, 58, 1, '13', '2020-09-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(482, 80, 2, '1', '2020-09-21', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'projekt nepokreje celé lidi, snižují se stavy, snaha o zachování klíčových kompetencí i při snižování stavů', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(483, 80, 2, '2', '2020-09-21', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'v projektu jsme jako jediní integrátoři, snažíme se tlačit na koordinátora, ale zase nám to zvyšuje hodnotu v rámci konsorcia', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(484, 80, 2, '3', '2020-09-21', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(485, 80, 2, '4', '2020-09-21', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(486, 80, 2, '5', '2020-09-21', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'dohoda je součástí consortium agreement', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(487, 80, 2, '6', '2020-09-21', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není, nedočerpává se cestovné, vzniká buffer', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(488, 80, 2, '7', '2020-09-21', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'posunutí výsledků v čase', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(489, 80, 2, '8', '2020-09-21', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(490, 80, 2, '9', '2020-09-21', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(491, 80, 2, '10', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(492, 80, 2, '11', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(493, 80, 2, '12', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(494, 80, 2, '13', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(495, 74, 1, '1', '2020-09-21', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(496, 74, 1, '2', '2020-09-21', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(497, 74, 1, '3', '2020-09-21', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(498, 74, 1, '4', '2020-09-21', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(499, 74, 1, '5', '2020-09-21', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(500, 74, 1, '6', '2020-09-21', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(501, 74, 1, '7', '2020-09-21', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 4, 3, 'vzhledem k zdravotní situaci není možné cestovat a výsledek zahraniční stáž nemůže být v roce 2020 splněn. Bude přesunut na rok 2021. Ostatní výstupy byly upraveny, konference a vzdělávací akce byly pořádány online ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(502, 74, 1, '8', '2020-09-21', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(503, 74, 1, '9', '2020-09-21', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(504, 74, 1, '10', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(505, 74, 1, '11', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(506, 74, 1, '12', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(507, 74, 1, '13', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(508, 19, 2, '1', '2020-09-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(509, 19, 2, '2', '2020-09-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(510, 19, 2, '3', '2020-09-22', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(511, 19, 2, '4', '2020-09-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'Konhefr - už není demonstrátorem, nechce využívat', '', 1, 1, 'demonstrace převedena pod NWT. Konhefr zůstává jako AG', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(512, 19, 2, '5', '2020-09-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 2, 'potřeba určit jak s DV po konci projektu, schůzka s Lukášem F. ohledně možnosti zapojení spin off ČVUT - po  založení ČVUT Tech se projedná přesněji', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(513, 19, 2, '6', '2020-09-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(514, 19, 2, '7', '2020-09-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(515, 19, 2, '8', '2020-09-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(516, 19, 2, '9', '2020-09-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(517, 19, 2, '10', '2020-09-22', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(518, 19, 2, '11', '2020-09-22', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(519, 19, 2, '12', '2020-09-22', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(520, 19, 2, '13', '2020-09-22', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(521, 76, 1, '1', '2020-09-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(522, 76, 1, '2', '2020-09-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(523, 76, 1, '3', '2020-09-22', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(524, 76, 1, '4', '2020-09-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(525, 76, 1, '5', '2020-09-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(526, 76, 1, '6', '2020-09-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(527, 76, 1, '7', '2020-09-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(528, 76, 1, '8', '2020-09-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(529, 76, 1, '9', '2020-09-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevatní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(530, 76, 1, '10', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(531, 76, 1, '11', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(532, 76, 1, '12', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(533, 76, 1, '13', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(534, 53, 2, '1', '2020-09-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'Stále se trochu nestíhá, ale je to lepší.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(535, 53, 2, '2', '2020-09-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(536, 53, 2, '3', '2020-09-22', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(537, 53, 2, '4', '2020-09-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(538, 53, 2, '5', '2020-09-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(539, 53, 2, '6', '2020-09-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(540, 53, 2, '7', '2020-09-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(541, 53, 2, '8', '2020-09-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(542, 53, 2, '9', '2020-09-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(543, 53, 2, '10', '2020-09-22', 'Riziko nedočerpání zdrojů z důvodu COVID', '', '', 2, 1, 'Žádá se o změnu a prodloužení projektu, převedení části cestovného do osobních. ', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(544, 53, 2, '11', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(545, 53, 2, '12', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(546, 53, 2, '13', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(547, 21, 2, '1', '2020-09-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(548, 21, 2, '2', '2020-09-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(549, 21, 2, '3', '2020-09-22', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(550, 21, 2, '4', '2020-09-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(551, 21, 2, '5', '2020-09-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(552, 21, 2, '6', '2020-09-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 1, 'Děje se. Možná budeme muset Rýmařovu splatit nějaké náklady za extra věci na budově TiCo - zatím se o tom hovořilo jen ústně, nebyla vznesena žádost.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(553, 21, 2, '7', '2020-09-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'Díky prodloužení riziko není takové. Snad se podaří dostat relevantní výsledky z měření. Musí se stihnout podat Fuzit. Na všem se pracuje.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(554, 21, 2, '8', '2020-09-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(555, 21, 2, '9', '2020-09-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(556, 21, 2, '10', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(557, 21, 2, '11', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(558, 21, 2, '12', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(559, 21, 2, '13', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(560, 17, 2, '1', '2020-09-24', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'Ano, kvůli financím hrozí, že se budou muset poštět lidi. ', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(561, 17, 2, '2', '2020-09-24', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(562, 17, 2, '3', '2020-09-24', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(563, 17, 2, '4', '2020-09-24', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Víme, že nebudou chtít výsledek koupit.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(564, 17, 2, '5', '2020-09-24', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(565, 17, 2, '6', '2020-09-24', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(566, 17, 2, '7', '2020-09-24', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'Nestíhá se, skluz v algoritmické části - pro projekt se odevzdá, pro dotažení produktu to bude chybět.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(567, 17, 2, '8', '2020-09-24', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(568, 17, 2, '9', '2020-09-24', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 2, 2, 'Velké. Na 2020 dobrý, 2021 je ve hvězdách. Je snaha získat co nejvíc smluváků. ', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(569, 17, 2, '10', '2020-09-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(570, 17, 2, '11', '2020-09-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(571, 17, 2, '12', '2020-09-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(572, 17, 2, '13', '2020-09-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(573, 64, 1, '1', '2020-10-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, 'do konce 2020 v pořádku, pak záleží na prodloužení', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(574, 64, 1, '2', '2020-10-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'funguje dobře, koordinuje VUT', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(575, 64, 1, '3', '2020-10-02', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(576, 64, 1, '4', '2020-10-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(577, 64, 1, '5', '2020-10-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'vše ošetří užitné vzory, mělo by být v pořádku', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(578, 64, 1, '6', '2020-10-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(579, 64, 1, '7', '2020-10-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'vše podání užitnýcz vvzorů, musí být do konce října, spíš dříve', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(580, 64, 1, '8', '2020-10-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(581, 64, 1, '9', '2020-10-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(582, 64, 1, '10', '2020-10-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(583, 64, 1, '11', '2020-10-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(584, 64, 1, '12', '2020-10-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(585, 64, 1, '13', '2020-10-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(586, 33, 1, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(587, 33, 1, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(588, 33, 1, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(589, 33, 1, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(590, 33, 1, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(591, 33, 1, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(592, 33, 1, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(593, 33, 1, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(594, 33, 1, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(595, 33, 1, '10', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(596, 33, 1, '11', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(597, 33, 1, '12', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(598, 33, 1, '13', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(599, 33, 2, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(600, 33, 2, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(601, 33, 2, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(602, 33, 2, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(603, 33, 2, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(604, 33, 2, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(605, 33, 2, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(606, 33, 2, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(607, 33, 2, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(608, 33, 2, '10', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(609, 33, 2, '11', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(610, 33, 2, '12', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(611, 33, 2, '13', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(612, 12, 1, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(613, 12, 1, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(614, 12, 1, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(615, 12, 1, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(616, 12, 1, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(617, 12, 1, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(618, 12, 1, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(619, 12, 1, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(620, 12, 1, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(621, 12, 1, '10', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(622, 12, 1, '11', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(623, 12, 1, '12', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(624, 12, 1, '13', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(625, 76, 2, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'tým je stabilní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(626, 76, 2, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '- ne, máme Roberta W. :) ', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(627, 76, 2, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(628, 76, 2, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 0, 'není, SIemens ma o projekt zájem', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(629, 76, 2, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'vše se ošetří smlouvou o VV', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(630, 76, 2, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, 'rozpočet je dostatečně velký, věcné náklady jsou v poměru nízké', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(631, 76, 2, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(632, 76, 2, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(633, 76, 2, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(634, 76, 2, '10', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(635, 76, 2, '11', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(636, 76, 2, '12', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(637, 76, 2, '13', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(638, 85, 2, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(639, 85, 2, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(640, 85, 2, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(641, 85, 2, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'častá komunikace, a kontaktování nadřízených', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(642, 85, 2, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(643, 85, 2, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(644, 85, 2, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(645, 85, 2, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(646, 85, 2, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(647, 85, 2, '10', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(648, 85, 2, '11', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(649, 85, 2, '12', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(650, 85, 2, '13', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(651, 122, 1, '1', '2021-03-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(652, 122, 1, '2', '2021-03-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(653, 122, 1, '3', '2021-03-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(654, 122, 1, '4', '2021-03-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(655, 122, 1, '5', '2021-03-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'problém dohodnout se s ostatními účastníky na podílu jednotlivých stran na výsledcích', '', 1, 3, 'nutno stanovit strategii řešení této záležitosti - schůzka s J.Dytrichem po obdržení připomínke ke smlouvě ze strany NÚDZ', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(656, 122, 1, '6', '2021-03-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(657, 122, 1, '7', '2021-03-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(658, 122, 1, '8', '2021-03-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(659, 122, 1, '9', '2021-03-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(660, 122, 1, '10', '2021-03-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(661, 122, 1, '11', '2021-03-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(662, 122, 1, '12', '2021-03-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(663, 122, 1, '13', '2021-03-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(664, 80, 3, '1', '2021-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'projekt nepokreje celé lidi, snižují se stavy, snaha o zachování klíčových kompetencí i při snižování stavů', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(665, 80, 3, '2', '2021-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, 'dema se díky dodatku zlepší, Flachglass najde někoho na integraci', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(666, 80, 3, '3', '2021-03-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(667, 80, 3, '4', '2021-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(668, 80, 3, '5', '2021-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(669, 80, 3, '6', '2021-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'v současné době je rozpočet dostačující', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(670, 80, 3, '7', '2021-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, 'díky covid ve zpoždění, možnost prodloužení projektu, v time line je buffer na měření (6 měsíců)', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(671, 80, 3, '8', '2021-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(672, 80, 3, '9', '2021-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(673, 80, 3, '10', '2021-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(674, 80, 3, '11', '2021-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(675, 80, 3, '12', '2021-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(676, 80, 3, '13', '2021-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(677, 142, 1, '1', '2021-03-19', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, 'jde o stabilizovaný tým, nyní nic nehrozí', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(678, 142, 1, '2', '2021-03-19', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(679, 142, 1, '3', '2021-03-19', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(680, 142, 1, '4', '2021-03-19', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 3, 1, 'problém se čerpání od GT Progress - posíláme Lenku Pilátovou', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(681, 142, 1, '5', '2021-03-19', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ošetřeno v consortium agreement a pak bude smlouva o VV', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(682, 142, 1, '6', '2021-03-19', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'rozpočet má dostatečné rezervy na splnění výsledků', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(683, 142, 1, '7', '2021-03-19', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(684, 142, 1, '8', '2021-03-19', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti DV na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(685, 142, 1, '9', '2021-03-19', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(686, 142, 1, '10', '2021-03-19', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(687, 142, 1, '11', '2021-03-19', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(688, 142, 1, '12', '2021-03-19', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(689, 142, 1, '13', '2021-03-19', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(690, 93, 1, '1', '2021-03-25', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(691, 93, 1, '2', '2021-03-25', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(692, 93, 1, '3', '2021-03-25', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(693, 93, 1, '4', '2021-03-25', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'partner nekorektní jednání (viz OPPIK CarBatt, ukončili bez předešlé konzultace s námi)', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(694, 93, 1, '5', '2021-03-25', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(695, 93, 1, '6', '2021-03-25', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(696, 93, 1, '7', '2021-03-25', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(697, 93, 1, '8', '2021-03-25', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(698, 93, 1, '9', '2021-03-25', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(699, 93, 1, '10', '2021-03-25', 'Riziko ve vykazování - chybné zdrojování lidí (nutno ohlídat dle požadavků Výzvy - gender, věk...)', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(700, 93, 1, '11', '2021-03-25', 'Nedočerpání prostředků', 'nutno zintenzivnit čerpání', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(701, 93, 1, '12', '2021-03-25', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(702, 93, 1, '13', '2021-03-25', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(703, 150, 1, '1', '2021-03-25', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(704, 150, 1, '2', '2021-03-25', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(705, 150, 1, '3', '2021-03-25', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(706, 150, 1, '4', '2021-03-25', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(707, 150, 1, '5', '2021-03-25', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(708, 150, 1, '6', '2021-03-25', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(709, 150, 1, '7', '2021-03-25', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(710, 150, 1, '8', '2021-03-25', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(711, 150, 1, '9', '2021-03-25', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(712, 150, 1, '10', '2021-03-25', 'Riziko ve vykazování GIZ', 'velmi složitá administrativa', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(713, 150, 1, '11', '2021-03-25', 'Riziko nedočerpání', 'covid, nemožno cestovat', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(714, 150, 1, '12', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(715, 150, 1, '13', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(716, 99, 1, '1', '2021-03-25', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(717, 99, 1, '2', '2021-03-25', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'špatná komunikace', '', 1, 0, 'nastavit pravidla komunikace - KR, MT', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(718, 99, 1, '3', '2021-03-25', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(719, 99, 1, '4', '2021-03-25', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(720, 99, 1, '5', '2021-03-25', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(721, 99, 1, '6', '2021-03-25', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(722, 99, 1, '7', '2021-03-25', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(723, 99, 1, '8', '2021-03-25', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(724, 99, 1, '9', '2021-03-25', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(725, 99, 1, '10', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(726, 99, 1, '11', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(727, 99, 1, '12', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(728, 99, 1, '13', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(729, 110, 1, '1', '2021-03-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, 'nevyhodit Martina s Honzou :-)', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(730, 110, 1, '2', '2021-03-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(731, 110, 1, '3', '2021-03-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(732, 110, 1, '4', '2021-03-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(733, 110, 1, '5', '2021-03-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'nic se neochraňuje', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(734, 110, 1, '6', '2021-03-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 3, 0, 'počítalo se s rezervou', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(735, 110, 1, '7', '2021-03-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'zatím není skluz', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(736, 110, 1, '8', '2021-03-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(737, 110, 1, '9', '2021-03-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'nerelevantní', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(738, 110, 1, '10', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(739, 110, 1, '11', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(740, 110, 1, '12', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(741, 110, 1, '13', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(742, 2, 1, '1', '2021-03-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(743, 2, 1, '2', '2021-03-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(744, 2, 1, '3', '2021-03-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(745, 2, 1, '4', '2021-03-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(746, 2, 1, '5', '2021-03-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(747, 2, 1, '6', '2021-03-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(748, 2, 1, '7', '2021-03-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'destrukce vah - zařízení ', '', 3, 1, 'pořízení nového vybavení', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(749, 2, 1, '8', '2021-03-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(750, 2, 1, '9', '2021-03-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(751, 2, 1, '10', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(752, 2, 1, '11', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(753, 2, 1, '12', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(754, 2, 1, '13', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(755, 64, 2, '1', '2021-03-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(756, 64, 2, '2', '2021-03-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(757, 64, 2, '3', '2021-03-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(758, 64, 2, '4', '2021-03-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(759, 64, 2, '5', '2021-03-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(760, 64, 2, '6', '2021-03-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(761, 64, 2, '7', '2021-03-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(762, 64, 2, '8', '2021-03-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(763, 64, 2, '9', '2021-03-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(764, 64, 2, '10', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(765, 64, 2, '11', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(766, 64, 2, '12', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(767, 64, 2, '13', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(768, 172, 1, '1', '2021-04-19', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(769, 172, 1, '2', '2021-04-19', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(770, 172, 1, '3', '2021-04-19', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(771, 172, 1, '4', '2021-04-19', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(772, 172, 1, '5', '2021-04-19', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(773, 172, 1, '6', '2021-04-19', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'ceny vstupů prudce rostou (např. železo o 30%)', '', 1, 2, 'změna materiálu (plast), nebo uspořit někde jinde - např. dřevo', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(774, 172, 1, '7', '2021-04-19', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(775, 172, 1, '8', '2021-04-19', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(776, 172, 1, '9', '2021-04-19', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(777, 172, 1, '10', '2021-04-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(778, 172, 1, '11', '2021-04-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(779, 172, 1, '12', '2021-04-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(780, 172, 1, '13', '2021-04-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(781, 223, 1, '1', '2021-06-10', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(782, 223, 1, '2', '2021-06-10', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(783, 223, 1, '3', '2021-06-10', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(784, 223, 1, '4', '2021-06-10', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(785, 223, 1, '5', '2021-06-10', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(786, 223, 1, '6', '2021-06-10', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(787, 223, 1, '7', '2021-06-10', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(788, 223, 1, '8', '2021-06-10', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(789, 223, 1, '9', '2021-06-10', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(790, 223, 1, '10', '2021-06-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(791, 223, 1, '11', '2021-06-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(792, 223, 1, '12', '2021-06-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(793, 223, 1, '13', '2021-06-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(794, 68, 2, '1', '2021-09-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(795, 68, 2, '2', '2021-09-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(796, 68, 2, '3', '2021-09-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(797, 68, 2, '4', '2021-09-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(798, 68, 2, '5', '2021-09-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(799, 68, 2, '6', '2021-09-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(800, 68, 2, '7', '2021-09-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(801, 68, 2, '8', '2021-09-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(802, 68, 2, '9', '2021-09-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(803, 68, 2, '10', '2021-09-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(804, 68, 2, '11', '2021-09-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(805, 68, 2, '12', '2021-09-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(806, 68, 2, '13', '2021-09-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(807, 178, 1, '1', '2021-09-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(808, 178, 1, '2', '2021-09-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(809, 178, 1, '3', '2021-09-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(810, 178, 1, '4', '2021-09-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(811, 178, 1, '5', '2021-09-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(812, 178, 1, '6', '2021-09-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(813, 178, 1, '7', '2021-09-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'vývoj bezdrátového senzoru, zatím nemáme řešení. Plnění výsledku až 8/2022, zintenzivnění schůzek s VO5 komunikace Pavel Mlejnek a  řešení problémů s dalšími kolegy v rámci VO5 J. Včelák , R. Wawerka ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(814, 178, 1, '8', '2021-09-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(815, 178, 1, '9', '2021-09-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(816, 178, 1, '10', '2021-09-29', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(817, 178, 1, '11', '2021-09-29', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(818, 178, 1, '12', '2021-09-29', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(819, 178, 1, '13', '2021-09-29', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(820, 99, 2, '1', '2021-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(821, 99, 2, '2', '2021-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(822, 99, 2, '3', '2021-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(823, 99, 2, '4', '2021-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'na straně partnera (problémy s účetnictvím - oddělené na projekt) - nutno hlídat', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(824, 99, 2, '5', '2021-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(825, 99, 2, '6', '2021-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(826, 99, 2, '7', '2021-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(827, 99, 2, '8', '2021-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(828, 99, 2, '9', '2021-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(829, 99, 2, '10', '2021-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(830, 99, 2, '11', '2021-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(831, 99, 2, '12', '2021-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(832, 99, 2, '13', '2021-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(833, 181, 1, '1', '2021-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat');
INSERT INTO `projekt_rizika` (`id`, `id_projektu`, `verze`, `cislo`, `datum`, `nazev_rizika`, `popis_rizika`, `stav`, `vaha`, `pravdepodobnost`, `popis_opatreni`, `poznamka`, `odpovedny`, `upravil`) VALUES
(834, 181, 1, '2', '2021-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(835, 181, 1, '3', '2021-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(836, 181, 1, '4', '2021-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'neprobíhají pravidelné schůzky k projektu', '', 2, 1, 'Naplánovat schůzky - KM', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(837, 181, 1, '5', '2021-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(838, 181, 1, '6', '2021-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(839, 181, 1, '7', '2021-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(840, 181, 1, '8', '2021-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(841, 181, 1, '9', '2021-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(842, 181, 1, '10', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(843, 181, 1, '11', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(844, 181, 1, '12', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(845, 181, 1, '13', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(846, 105, 1, '1', '2021-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'chce najmout někdo na management projektu ARV a PLURAL, stavebne technický bbckground', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(847, 105, 1, '2', '2021-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'najme se manažer', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(848, 105, 1, '3', '2021-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(849, 105, 1, '4', '2021-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(850, 105, 1, '5', '2021-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(851, 105, 1, '6', '2021-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(852, 105, 1, '7', '2021-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(853, 105, 1, '8', '2021-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(854, 105, 1, '9', '2021-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(855, 105, 1, '10', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(856, 105, 1, '11', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(857, 105, 1, '12', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(858, 105, 1, '13', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(859, 143, 1, '1', '2021-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(860, 143, 1, '2', '2021-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(861, 143, 1, '3', '2021-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(862, 143, 1, '4', '2021-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(863, 143, 1, '5', '2021-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(864, 143, 1, '6', '2021-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(865, 143, 1, '7', '2021-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(866, 143, 1, '8', '2021-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(867, 143, 1, '9', '2021-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(868, 143, 1, '10', '2021-10-07', 'neschopnost čerpání finančních prostředků na straně hlavního žadatele', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(869, 143, 1, '11', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(870, 143, 1, '12', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(871, 143, 1, '13', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(872, 188, 1, '1', '2021-10-11', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 4, 2, 'Vedoucí týmů se sejdou nastaví úvazky jednotlivých VO , tak aby byl zajištěn kvalitní vědecký tým, potřebný pro řešení projektu', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(873, 188, 1, '2', '2021-10-11', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(874, 188, 1, '3', '2021-10-11', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(875, 188, 1, '4', '2021-10-11', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 2, 'nastavení pravidelných projektových schůzek vědeckých týmů obou partnerů projektu. Zodpovědnost V. Janovský', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(876, 188, 1, '5', '2021-10-11', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(877, 188, 1, '6', '2021-10-11', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(878, 188, 1, '7', '2021-10-11', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 4, 2, 'Pravidelné schůzky vědeckých týmů, určení zodpovědnosti zajednotlivé výstupy i výsledky projektu. Zodpovědnost V. Janovský', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(879, 188, 1, '8', '2021-10-11', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(880, 188, 1, '9', '2021-10-11', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(881, 188, 1, '10', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(882, 188, 1, '11', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(883, 188, 1, '12', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(884, 188, 1, '13', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(885, 220, 1, '1', '2021-10-11', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 3, 'J. Včelák dodá detalní pracovní plán HR zdrojů na proejkty skupiny elektronické systémy., tak aby bylo hlavnímu řešiteli V. Janovskému jasné, že má dostatek vědeckých kapacit na řešení projektu', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(886, 220, 1, '2', '2021-10-11', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(887, 220, 1, '3', '2021-10-11', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(888, 220, 1, '4', '2021-10-11', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 2, 'Pravidelné projektové schlůzky ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(889, 220, 1, '5', '2021-10-11', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(890, 220, 1, '6', '2021-10-11', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 2, 'bude nahrazeno jinými komponenty ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(891, 220, 1, '7', '2021-10-11', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(892, 220, 1, '8', '2021-10-11', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(893, 220, 1, '9', '2021-10-11', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(894, 220, 1, '10', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(895, 220, 1, '11', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(896, 220, 1, '12', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(897, 220, 1, '13', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(898, 174, 1, '1', '2021-10-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(899, 174, 1, '2', '2021-10-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(900, 174, 1, '3', '2021-10-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(901, 174, 1, '4', '2021-10-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(902, 174, 1, '5', '2021-10-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(903, 174, 1, '6', '2021-10-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(904, 174, 1, '7', '2021-10-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(905, 174, 1, '8', '2021-10-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(906, 174, 1, '9', '2021-10-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(907, 174, 1, '10', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(908, 174, 1, '11', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(909, 174, 1, '12', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(910, 174, 1, '13', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(911, 173, 1, '1', '2021-10-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(912, 173, 1, '2', '2021-10-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(913, 173, 1, '3', '2021-10-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(914, 173, 1, '4', '2021-10-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(915, 173, 1, '5', '2021-10-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(916, 173, 1, '6', '2021-10-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(917, 173, 1, '7', '2021-10-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(918, 173, 1, '8', '2021-10-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(919, 173, 1, '9', '2021-10-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(920, 173, 1, '10', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(921, 173, 1, '11', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(922, 173, 1, '12', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(923, 173, 1, '13', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(924, 74, 2, '1', '2022-02-28', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(925, 74, 2, '2', '2022-02-28', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(926, 74, 2, '3', '2022-02-28', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(927, 74, 2, '4', '2022-02-28', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(928, 74, 2, '5', '2022-02-28', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(929, 74, 2, '6', '2022-02-28', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(930, 74, 2, '7', '2022-02-28', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(931, 74, 2, '8', '2022-02-28', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(932, 74, 2, '9', '2022-02-28', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(933, 74, 2, '10', '2022-02-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(934, 74, 2, '11', '2022-02-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(935, 74, 2, '12', '2022-02-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(936, 74, 2, '13', '2022-02-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(937, 161, 1, '1', '2022-03-08', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(938, 161, 1, '2', '2022-03-08', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(939, 161, 1, '3', '2022-03-08', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(940, 161, 1, '4', '2022-03-08', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(941, 161, 1, '5', '2022-03-08', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(942, 161, 1, '6', '2022-03-08', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(943, 161, 1, '7', '2022-03-08', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(944, 161, 1, '8', '2022-03-08', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(945, 161, 1, '9', '2022-03-08', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(946, 161, 1, '10', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(947, 161, 1, '11', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(948, 161, 1, '12', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(949, 161, 1, '13', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(950, 91, 1, '1', '2022-03-08', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(951, 91, 1, '2', '2022-03-08', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(952, 91, 1, '3', '2022-03-08', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(953, 91, 1, '4', '2022-03-08', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(954, 91, 1, '5', '2022-03-08', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(955, 91, 1, '6', '2022-03-08', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 1, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(956, 91, 1, '7', '2022-03-08', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(957, 91, 1, '8', '2022-03-08', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(958, 91, 1, '9', '2022-03-08', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 2, 3, 'ano, VO6 musí udělat Inovační vouchery!', '', 'nikdo', 'holecste'),
(959, 91, 1, '10', '2022-03-08', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(960, 91, 1, '11', '2022-03-08', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(961, 91, 1, '12', '2022-03-08', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(962, 91, 1, '13', '2022-03-08', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(963, 65, 3, '1', '2022-03-09', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(964, 65, 3, '2', '2022-03-09', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(965, 65, 3, '3', '2022-03-09', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'NR', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(966, 65, 3, '4', '2022-03-09', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'všichni spolupracují', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(967, 65, 3, '5', '2022-03-09', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'vše se ošetří smlouvou o VV', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(968, 65, 3, '6', '2022-03-09', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 2, 'dodastatek zdrojů v rozpočtu, neměl by být problém', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(969, 65, 3, '7', '2022-03-09', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(970, 65, 3, '8', '2022-03-09', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(971, 65, 3, '9', '2022-03-09', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(972, 65, 3, '10', '2022-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(973, 65, 3, '11', '2022-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(974, 65, 3, '12', '2022-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(975, 65, 3, '13', '2022-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(976, 80, 4, '1', '2022-03-14', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, 'lidi jsou, jen se zdrojují z OP PIK - možná bude problém s čerpáním', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(977, 80, 4, '2', '2022-03-14', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'za nás není, jen v dalším konsorciu', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(978, 80, 4, '3', '2022-03-14', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(979, 80, 4, '4', '2022-03-14', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(980, 80, 4, '5', '2022-03-14', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(981, 80, 4, '6', '2022-03-14', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 3, 'zatím je v projektu vysoká rezerva, měli bychom se vejít, záleží na konečné velikosti demonstračních objeků', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(982, 80, 4, '7', '2022-03-14', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 1, 'je v diskuzi prodloužení projektu', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(983, 80, 4, '8', '2022-03-14', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(984, 80, 4, '9', '2022-03-14', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(985, 80, 4, '10', '2022-03-14', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(986, 80, 4, '11', '2022-03-14', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(987, 80, 4, '12', '2022-03-14', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(988, 80, 4, '13', '2022-03-14', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(989, 200, 1, '1', '2022-03-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(990, 200, 1, '2', '2022-03-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(991, 200, 1, '3', '2022-03-16', 'Etické riziko', 'není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(992, 200, 1, '4', '2022-03-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(993, 200, 1, '5', '2022-03-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(994, 200, 1, '6', '2022-03-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'materiál podražil', '', 1, 1, 'rešerše, peněz máme dost', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(995, 200, 1, '7', '2022-03-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'projektové výsledky OK, něco navíc možná by mohl teoreticky být snad ne trabl', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(996, 200, 1, '8', '2022-03-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(997, 200, 1, '9', '2022-03-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'není, máme kdyžtak předjednanou licenčku', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(998, 200, 1, '10', '2022-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(999, 200, 1, '11', '2022-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(1000, 200, 1, '12', '2022-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(1001, 200, 1, '13', '2022-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'dytrijak'),
(1002, 19, 3, '1', '2022-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 2, 'Igor K. na DPP, případně externí konzultační služba (lépe jako DPP)', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1003, 19, 3, '2', '2022-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1004, 19, 3, '3', '2022-03-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1005, 19, 3, '4', '2022-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1006, 19, 3, '5', '2022-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1007, 19, 3, '6', '2022-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1008, 19, 3, '7', '2022-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1009, 19, 3, '8', '2022-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1010, 19, 3, '9', '2022-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1011, 19, 3, '10', '2022-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1012, 19, 3, '11', '2022-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1013, 19, 3, '12', '2022-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1014, 19, 3, '13', '2022-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1015, 228, 1, '1', '2022-03-21', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'ne, máme nové posily', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1016, 228, 1, '2', '2022-03-21', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Ecokit má pod kontrolou', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1017, 228, 1, '3', '2022-03-21', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1018, 228, 1, '4', '2022-03-21', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1019, 228, 1, '5', '2022-03-21', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1020, 228, 1, '6', '2022-03-21', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'ano, někde až 3x vyšší;', '', 1, 2, 'mámme rezervu; na straně Ecokitu - vyšší riziko', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1021, 228, 1, '7', '2022-03-21', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'pokud nebude kofin - týká se Ecokitu; partner - ambiciozní představa, ne nutně naplnitelná; též časový skluz', '', 1, 0, 'máme podchyceno smluvou; časový skluz - dá se např.urychlit měření (pův.plánováno na rok)', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1022, 228, 1, '8', '2022-03-21', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1023, 228, 1, '9', '2022-03-21', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'spíše ze strany partnera (neschválení půjčky)', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1024, 228, 1, '10', '2022-03-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1025, 228, 1, '11', '2022-03-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1026, 228, 1, '12', '2022-03-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1027, 228, 1, '13', '2022-03-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1028, 277, 1, '1', '2022-03-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1029, 277, 1, '2', '2022-03-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1030, 277, 1, '3', '2022-03-22', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1031, 277, 1, '4', '2022-03-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1032, 277, 1, '5', '2022-03-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1033, 277, 1, '6', '2022-03-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1034, 277, 1, '7', '2022-03-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 1, 'V případě pozdějšího termínu náběhu energetického zákona a prováděcích předpisů - žádost o posunutí termínu výstupů', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1035, 277, 1, '8', '2022-03-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1036, 277, 1, '9', '2022-03-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1037, 277, 1, '10', '2022-03-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1038, 277, 1, '11', '2022-03-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1039, 277, 1, '12', '2022-03-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1040, 277, 1, '13', '2022-03-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'steigpat'),
(1041, 246, 1, '1', '2022-03-28', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'Nikola bude mít hodně práce', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1042, 246, 1, '2', '2022-03-28', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 2, 'Hodně zapojených lidí, VO2, VO5 a FS, je třeba dobře koordinovat a rozdělovat úkoly. Za nás Michal K.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1043, 246, 1, '3', '2022-03-28', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1044, 246, 1, '4', '2022-03-28', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1045, 246, 1, '5', '2022-03-28', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1046, 246, 1, '6', '2022-03-28', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1047, 246, 1, '7', '2022-03-28', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Není úplně jasný uživatel výsledku. Musí se během projektu vytříbit, aby měl potřebný dopad.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1048, 246, 1, '8', '2022-03-28', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1049, 246, 1, '9', '2022-03-28', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1050, 246, 1, '10', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1051, 246, 1, '11', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1052, 246, 1, '12', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1053, 246, 1, '13', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1054, 142, 2, '1', '2022-03-28', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'pořád stejné přetížení, nemělo by ovlivnit projekt', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1055, 142, 2, '2', '2022-03-28', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1056, 142, 2, '3', '2022-03-28', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1057, 142, 2, '4', '2022-03-28', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 1, 'GT Progres, pouze vykazuje, ale i to je rizikové :) ', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1058, 142, 2, '5', '2022-03-28', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1059, 142, 2, '6', '2022-03-28', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 1, 'rozopčet plánován s dosud dostatečnou rezervou, nemělo by ovlivnit výsledky', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1060, 142, 2, '7', '2022-03-28', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 0, 'OK, pokud se zprovozní trať v Norsku letos', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1061, 142, 2, '8', '2022-03-28', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'určí se podle zdrojování lidí - jestli na UCEEB nebo na strojárně a kmenovosti', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1062, 142, 2, '9', '2022-03-28', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'jediné jsou kurzové ztráty - dělí se mezi FS a  UCEEB', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1063, 142, 2, '10', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1064, 142, 2, '11', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1065, 142, 2, '12', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1066, 142, 2, '13', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1067, 99, 3, '1', '2022-03-28', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1068, 99, 3, '2', '2022-03-28', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1069, 99, 3, '3', '2022-03-28', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1070, 99, 3, '4', '2022-03-28', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1071, 99, 3, '5', '2022-03-28', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1072, 99, 3, '6', '2022-03-28', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1073, 99, 3, '7', '2022-03-28', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1074, 99, 3, '8', '2022-03-28', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1075, 99, 3, '9', '2022-03-28', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1076, 99, 3, '10', '2022-03-28', 'riziko nedostupnosti materiálu', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1077, 99, 3, '11', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1078, 99, 3, '12', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1079, 99, 3, '13', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1080, 75, 2, '1', '2022-03-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1081, 75, 2, '2', '2022-03-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1082, 75, 2, '3', '2022-03-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1083, 75, 2, '4', '2022-03-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1084, 75, 2, '5', '2022-03-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1085, 75, 2, '6', '2022-03-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1086, 75, 2, '7', '2022-03-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1087, 75, 2, '8', '2022-03-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1088, 75, 2, '9', '2022-03-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 1, 'je to stále boj, v tuto chvíli kofinanc na celý rok není, ale pracuje se na tom', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1089, 75, 2, '10', '2022-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1090, 75, 2, '11', '2022-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1091, 75, 2, '12', '2022-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1092, 75, 2, '13', '2022-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1093, 2, 2, '1', '2022-05-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'projekt je ze strany UCEEB ČVUT personálně dostatečně zajištěn ', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1094, 2, 2, '2', '2022-05-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'probíhají pravidelné schůzky projektového týmu a pravidelné revize projektu ', '', 2, 1, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1095, 2, 2, '3', '2022-05-26', 'Etické riziko', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1096, 2, 2, '4', '2022-05-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1097, 2, 2, '5', '2022-05-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1098, 2, 2, '6', '2022-05-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'většina materiálu byla nakoupena na začátku projektu', '', 1, 2, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1099, 2, 2, '7', '2022-05-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'vzhledem k padnemické situaci v letech 2020 a 2021 nebylo možno provádět  plánované zkoušky dle harmonogramu.  Došlo k redukci a prioritizaci zkoušek na základě dohody s hlavním řešitelem ', '', 3, 4, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1100, 2, 2, '8', '2022-05-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1101, 2, 2, '9', '2022-05-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1102, 2, 2, '10', '2022-05-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1103, 2, 2, '11', '2022-05-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1104, 2, 2, '12', '2022-05-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1105, 2, 2, '13', '2022-05-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1106, 272, 1, '1', '2022-06-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'Hlavní řešitel je pracuje na UCEEB jen na částečný úvazek, Michal Kuzmič je velmi vytížený na jiných projektech, B. Hejtmánková pracuje jen načástečný úvazek na UCEB. riziko nedostatečné koordinace. Opatření pravidelné měsíční schůzky se zápisy a zodpovědnostmi. ', '', 1, 3, 'pravidelné měsíční schůzky týmu s jasnou agendou a přidělení úkolů; musí se řešit i zastupitelnost - v procesu', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1107, 272, 1, '2', '2022-06-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit; řeší se, schůzky probíhají', '', '', 1, 2, 'pravidelné měsíční schůzky týmu s jasnou agendou a přidělení úkolů; řeší se, schůzky probíhají', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1108, 272, 1, '3', '2022-06-03', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1109, 272, 1, '4', '2022-06-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1110, 272, 1, '5', '2022-06-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1111, 272, 1, '6', '2022-06-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1112, 272, 1, '7', '2022-06-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1113, 272, 1, '8', '2022-06-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1114, 272, 1, '9', '2022-06-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1115, 272, 1, '10', '2022-06-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1116, 272, 1, '11', '2022-06-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1117, 272, 1, '12', '2022-06-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1118, 272, 1, '13', '2022-06-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1119, 250, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 3, 'Tomáš Matuška nazdrojuje lidi na projekt, aby byl realizovatelný', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1120, 250, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1121, 250, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1122, 250, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1123, 250, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1124, 250, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1125, 250, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 1, 'nutno domluvit a projednat očekávání partnera projektu - T.Matuška domluví po revizi 28.3.2022 schůzku s partnery , následnou organizaci pravidelných schůzek bude mít na starosti Nikola Pokorný', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1126, 250, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1127, 250, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1128, 250, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1129, 250, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1130, 250, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1131, 250, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1132, 256, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'Robert Wawerka musí nazdrojovat lidi na projekt, aby bylo možno dosáhnout požadovaných výstupů.', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1133, 256, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1134, 256, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1135, 256, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1136, 256, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1137, 256, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1138, 256, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1139, 256, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1140, 256, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1141, 256, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1142, 256, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1143, 256, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1144, 256, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1145, 258, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1146, 258, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1147, 258, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1148, 258, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1149, 258, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1150, 258, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1151, 258, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1152, 258, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1153, 258, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1154, 258, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1155, 258, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1156, 258, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1157, 258, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1158, 260, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 3, 'Mzdové prostředky se nečerpají dostatečně. R. Wawerka nastaví v rámci možností. Hlavní řešitel není na projektu prozatím zdrojován vůbec. Změny v řešitelském týmu nutno avizovat včas Káje Pospíšilové', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1159, 260, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 1, 'pravidelné schůzky projektového týmu ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1160, 260, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1161, 260, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1162, 260, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1163, 260, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1164, 260, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1165, 260, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1166, 260, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1167, 260, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1168, 260, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1169, 260, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1170, 260, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1171, 220, 2, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'dle revize z 22.3.Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají- stálá písnička RW- přesouvá se co to jde :-).Materiálové náklady se nečerpají dostatečně, JV a VJ se domluví, a začnou čerpat víc.  Plnění výsledků: plánuje se vytvoření prvního výstupu v květnu na základě podkladů a 3D tisku z firmy Sanssouci.  Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)Nutno domluvit na příští projektové schůzce 18.4. 2022. Pracovní pozice nebyla stále obsazena, výběrové řízení běží.', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1172, 220, 2, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1173, 220, 2, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1174, 220, 2, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1175, 220, 2, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1176, 220, 2, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1177, 220, 2, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1178, 220, 2, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1179, 220, 2, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1180, 220, 2, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1181, 220, 2, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1182, 220, 2, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1183, 220, 2, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1184, 215, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, 'Dle revize z 9.3.2022 osobní náklady se nečerpají dostatečně ani za VO5 ani za VO4. Bude se přesouvat do další etapy, aby byla garance zajištění dostatečných lidských zdrojů pro realizaci výstupů projektu', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1185, 215, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 2, 'Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - neprobíhají, J. Včelák je v komunikaci s p. Vašíčkem ze Zlínských staveb osobně. Komunikace bude intenzivnější', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1186, 215, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1187, 215, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1188, 215, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1189, 215, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 2, 'Materiálové náklady budou čerpány dle plánu, J. Včelák byl seznámen s tím, co bylo napsáno v návrhu projektu a zajistí nákup včas, aby nedocházelo k navyšování cen .', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1190, 215, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 1, 'Plnění výsledků: do konce etapy v srpnu 2022 vzniknou dva funkční vzorky dle harmonogramu projektu - garance J. Včelák  ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1191, 215, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1192, 215, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1193, 215, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1194, 215, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1195, 215, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1196, 215, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1197, 49, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 2, 'změny v řešitelském týmu nutno konzultovat vždy s FEL (kamila Gregorová), dodržování maximálního mzdového limitu přizdojování- garentuje Jakub Dytrich', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1198, 49, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 3, 'Projekt je koordinován FEL- informace, které dostáváme neodpovídají standardům projektového řízení. Opatření být ve spojení s Kamilo Gregorovou, která je vstřícná a  má přehled', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1199, 49, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1200, 49, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1201, 49, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1202, 49, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1203, 49, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1204, 49, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1205, 49, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1206, 49, 1, '10', '2022-08-30', 'Riziko neznatelnosti nákladů _MŠMT - poskytovatel je nepredikovatelnýá', '', '', 1, 3, 'Plánované náklady a změny v projektech, cesty a pod. si necháváme pravidelně schvalovat K. Gregorovou ', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1207, 49, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1208, 49, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1209, 49, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'mrkvikat'),
(1210, 143, 2, '1', '2022-09-19', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1211, 143, 2, '2', '2022-09-19', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1212, 143, 2, '3', '2022-09-19', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1213, 143, 2, '4', '2022-09-19', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri');
INSERT INTO `projekt_rizika` (`id`, `id_projektu`, `verze`, `cislo`, `datum`, `nazev_rizika`, `popis_rizika`, `stav`, `vaha`, `pravdepodobnost`, `popis_opatreni`, `poznamka`, `odpovedny`, `upravil`) VALUES
(1214, 143, 2, '5', '2022-09-19', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1215, 143, 2, '6', '2022-09-19', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1216, 143, 2, '7', '2022-09-19', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1217, 143, 2, '8', '2022-09-19', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1218, 143, 2, '9', '2022-09-19', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1219, 143, 2, '10', '2022-09-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1220, 143, 2, '11', '2022-09-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1221, 143, 2, '12', '2022-09-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1222, 143, 2, '13', '2022-09-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1223, 259, 1, '1', '2022-10-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1224, 259, 1, '2', '2022-10-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1225, 259, 1, '3', '2022-10-03', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1226, 259, 1, '4', '2022-10-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1227, 259, 1, '5', '2022-10-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'nutno ohlídat; ', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1228, 259, 1, '6', '2022-10-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1229, 259, 1, '7', '2022-10-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1230, 259, 1, '8', '2022-10-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1231, 259, 1, '9', '2022-10-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1232, 259, 1, '10', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1233, 259, 1, '11', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1234, 259, 1, '12', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1235, 259, 1, '13', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1236, 99, 4, '1', '2022-10-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1237, 99, 4, '2', '2022-10-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1238, 99, 4, '3', '2022-10-03', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1239, 99, 4, '4', '2022-10-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1240, 99, 4, '5', '2022-10-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1241, 99, 4, '6', '2022-10-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1242, 99, 4, '7', '2022-10-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1243, 99, 4, '8', '2022-10-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1244, 99, 4, '9', '2022-10-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1245, 99, 4, '10', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1246, 99, 4, '11', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1247, 99, 4, '12', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1248, 99, 4, '13', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1249, 236, 1, '1', '2022-10-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1250, 236, 1, '2', '2022-10-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1251, 236, 1, '3', '2022-10-03', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1252, 236, 1, '4', '2022-10-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1253, 236, 1, '5', '2022-10-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1254, 236, 1, '6', '2022-10-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 1, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1255, 236, 1, '7', '2022-10-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Honzík zjistí, co je potřeba vyřešit s výsledky', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1256, 236, 1, '8', '2022-10-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 2, 2, 'Kuba maká jako šroub', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1257, 236, 1, '9', '2022-10-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1258, 236, 1, '10', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1259, 236, 1, '11', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1260, 236, 1, '12', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1261, 236, 1, '13', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1262, 81, 2, '1', '2022-10-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1263, 81, 2, '2', '2022-10-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'průběžná komunikace napříč WP', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1264, 81, 2, '3', '2022-10-03', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, 'NR', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1265, 81, 2, '4', '2022-10-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 1, 'průběžně působit soft power na Kladno', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1266, 81, 2, '5', '2022-10-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'databáze PED - cost', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1267, 81, 2, '6', '2022-10-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1268, 81, 2, '7', '2022-10-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'vztahy a požadavky Kladna', '', 2, 1, 'průběžně si s Kladnem ujasňujeme, co se od nás čeká', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1269, 81, 2, '8', '2022-10-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1270, 81, 2, '9', '2022-10-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1271, 81, 2, '10', '2022-10-03', 'Riziko nerovnoměrného čerpání', 'naskočí nám vyšší črpání v dalším reportu', '', 1, 2, 'vyjednat přezdrojování lidí, dobře odůvodŃOvat činnosti ve zprávě', '', 'kuzmimic', 'tomeska1'),
(1272, 81, 2, '11', '2022-10-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1273, 81, 2, '12', '2022-10-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1274, 81, 2, '13', '2022-10-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1275, 177, 1, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1276, 177, 1, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1277, 177, 1, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1278, 177, 1, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1279, 177, 1, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1280, 177, 1, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, 'nedostupnost lepidla; hledá se alternativa', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1281, 177, 1, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'máme plán b (lepidlo)', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1282, 177, 1, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1283, 177, 1, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1284, 177, 1, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1285, 177, 1, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1286, 177, 1, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1287, 177, 1, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1288, 181, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1289, 181, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1290, 181, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1291, 181, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1292, 181, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1293, 181, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1294, 181, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1295, 181, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1296, 181, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1297, 181, 2, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1298, 181, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1299, 181, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1300, 181, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1301, 199, 1, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1302, 199, 1, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1303, 199, 1, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1304, 199, 1, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1305, 199, 1, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1306, 199, 1, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1307, 199, 1, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1308, 199, 1, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1309, 199, 1, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1310, 199, 1, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1311, 199, 1, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1312, 199, 1, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1313, 199, 1, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1314, 237, 1, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'už máme Eriku, je to v pořádku', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1315, 237, 1, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'koordinuje Vojta Zavřel na fakultě, snad cajk', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1316, 237, 1, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1317, 237, 1, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1318, 237, 1, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1319, 237, 1, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1320, 237, 1, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1321, 237, 1, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 2, 2, 'konflikt s Pluralem, má to na starosti Vojta Zavřel, Tomáš si s Vojtou sedne a pohovoří', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1322, 237, 1, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1323, 237, 1, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1324, 237, 1, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1325, 237, 1, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1326, 237, 1, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1327, 200, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'odchod na mateřskou, ale nijak neohrožuje', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1328, 200, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1329, 200, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1330, 200, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1331, 200, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 2, 'vznikají nová zjištění z experimentů, přínos pro partnera; zahrnout do licenční smlouvy; ale těžko se definuje', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1332, 200, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1333, 200, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1334, 200, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1335, 200, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1336, 200, 2, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1337, 200, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1338, 200, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1339, 200, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1340, 122, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1341, 122, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1342, 122, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1343, 122, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1344, 122, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1345, 122, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1346, 122, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 3, 'certifikace - průtahy s úřady (metodika );zjistit, jak jsme na tom a popř.začít okamžitě komunikovat s TAČR', '', 'maierlen', 'reistkri'),
(1347, 122, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1348, 122, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1349, 122, 2, '10', '2022-10-04', 'Implementace - uvádění na trh (medicínská technologie, nutná ověření, certifikace...)', 'až ve fázi implementace, ne během realizace samotného projektu', '', 2, 1, 'získat podporu uvádění na trh', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1350, 122, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1351, 122, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1352, 122, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1353, 172, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1354, 172, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 2, 'EMET nestíhá, je třeba se ptát na termíny, abychom to stihli (Bořek jde dneska 4.10.) na schůzku', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1355, 172, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1356, 172, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 2, 'nestíhá se, je třeba kontrolovat', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1357, 172, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1358, 172, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'Už se děje a nemůžeme s tím nic dělat. Nás se to nijak zvlášť nedotklo a je vyřešeno.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1359, 172, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Bojuje se s časem, Emet nemá postaveno a my nemůžeme měřit. Čekáme, až bude hotovo. Měření protáhneme až do poslední chvíle (červenec) před vykazováním, aby výsledky byly aspoň trochu relevantní.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1360, 172, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1361, 172, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 2, 2, 'řeší se přes voucher s Emet, který se i fakticky odpracuje, dělení mezi VO2 a VO3 je asi 70 ku 30, obě VO s tím počítají', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1362, 172, 2, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1363, 172, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1364, 172, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1365, 172, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1366, 62, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'řeší se to, výsledky se splní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1367, 62, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1368, 62, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1369, 62, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1370, 62, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1371, 62, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1372, 62, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1373, 62, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1374, 62, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1375, 62, 2, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1376, 62, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1377, 62, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1378, 62, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1379, 80, 5, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1380, 80, 5, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1381, 80, 5, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1382, 80, 5, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1383, 80, 5, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1384, 80, 5, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1385, 80, 5, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1386, 80, 5, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1387, 80, 5, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1388, 80, 5, '10', '2022-10-04', 'Nedostatek materiálu na trhu, dlouhé dodací lhůty', '', '', 2, 1, 'objdenávat s předstihem a prodlužuje se projekt o půl roku', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1389, 80, 5, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1390, 80, 5, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1391, 80, 5, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1392, 121, 1, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'na straně partnera, ne na naší straně; pomůžeme nadefinovat pozici, oni seženou člověka', '', 'divisja4', 'reistkri'),
(1393, 121, 1, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1394, 121, 1, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1395, 121, 1, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 2, 'ano, hlídat Šenfeldra a jestli správně čerpají a vykazují; včasná komunikace', '', 'reistkri', 'reistkri'),
(1396, 121, 1, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1397, 121, 1, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1398, 121, 1, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1399, 121, 1, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1400, 121, 1, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1401, 121, 1, '10', '2022-10-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1402, 121, 1, '11', '2022-10-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1403, 121, 1, '12', '2022-10-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1404, 121, 1, '13', '2022-10-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1405, 228, 2, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1406, 228, 2, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1407, 228, 2, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1408, 228, 2, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1409, 228, 2, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1410, 228, 2, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 1, 'dají se udělat úpravy, abychom se do rozpočtu vešly; u nás možná v rámci požárních zkoušek (návrh úpravy)', '', 'hatajmar', 'reistkri'),
(1411, 228, 2, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1412, 228, 2, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1413, 228, 2, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 4, 3, 'hl.žadatel - problém s půjčkou na kofin; 1.rok ok,je to v režii Ecokitu ', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1414, 228, 2, '10', '2022-10-05', 'Akustická zkouška - harmonogram (1.rok), mělo by být tedy letos; akust.laboratoř vytížená', '', '', 1, 2, 'Martin zjistí, pokud dopad na finance (přesun do příštího roku) - žádost o změnu', '', 'reistkri', 'reistkri'),
(1415, 228, 2, '11', '2022-10-05', 'Riziko s nabídkami na požární zkoušky (daný termín v Pavusu - září, nutno dodat 3 nabídky; čas x vhodnost nabídek)', '', '', 1, 2, 'Martin zjistí možnosti, v příštím týdnu dá vědět', '', 'hatajmar', 'reistkri'),
(1416, 228, 2, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1417, 228, 2, '13', '2022-10-05', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1418, 105, 2, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'lidí se věnuje dost, spíše problém s nedostatkem financí', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1419, 105, 2, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 2, 'práce je rozdělena mezi P. Mlejnka a D. Adamovského - za nás pokryto', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1420, 105, 2, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1421, 105, 2, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'RD Rýmařov řeší věci pomalu', '', 1, 2, 'tlačit více na partnera - kdyžtak eskalovat ', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1422, 105, 2, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'na základě projektu nic nevzniklo, naše původní je ochráněný', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1423, 105, 2, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'neohrožuje výsledky, ale komercializaci /navýšení prodejní', '', 1, 1, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1424, 105, 2, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'jediný problém může být instalace v Kašavě - instalace a řízení demonstrace', '', 1, 2, 'pravidelné schůzky, případně budeme řešit s koordinátore - prodloužení projektu. ', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1425, 105, 2, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1426, 105, 2, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1427, 105, 2, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1428, 105, 2, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1429, 105, 2, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1430, 105, 2, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1431, 76, 3, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'máme pořešeno, není aktuální. ', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1432, 76, 3, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1433, 76, 3, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1434, 76, 3, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Siemens je ok', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1435, 76, 3, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 2, 'musíme ošetřit dobře smlouvu o VV, popřípadě licenčku', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1436, 76, 3, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1437, 76, 3, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'co se deklaruje, to se odezvdá', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1438, 76, 3, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1439, 76, 3, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1440, 76, 3, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1441, 76, 3, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1442, 76, 3, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1443, 76, 3, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1444, 210, 1, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'momentálně stabilizováno', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1445, 210, 1, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'občas je těžké vědět, co která aktivita znamená, stavba', '', 1, 2, 'pravidelná komunikace a schůzky', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1446, 210, 1, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1447, 210, 1, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'momentálně není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1448, 210, 1, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'momentálně ne, ošetřeno v CA', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1449, 210, 1, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'zmenšení velikosti DEMO, zapojení VEOLIA - snížení nákladů na FV', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1450, 210, 1, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'zmenšení demonstrací, splnění KPI', '', 2, 2, 'propojíme s ostatními projekty a zapojíme řešení, aby vyšly KPI, Veolie udělá střešní FV', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1451, 210, 1, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1452, 210, 1, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1453, 210, 1, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1454, 210, 1, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1455, 210, 1, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1456, 210, 1, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1457, 210, 2, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'momentálně stabilizováno', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1458, 210, 2, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'občas je těžké vědět, co která aktivita znamená, stavba', '', 1, 2, 'pravidelná komunikace a schůzky', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1459, 210, 2, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1460, 210, 2, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'momentálně není', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1461, 210, 2, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'momentálně ne, ošetřeno v CA', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1462, 210, 2, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'zmenšení velikosti DEMO, zapojení VEOLIA - snížení nákladů na FV', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1463, 210, 2, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'zmenšení demonstrací, splnění KPI', '', 2, 2, 'propojíme s ostatními projekty a zapojíme řešení, aby vyšly KPI, Veolie udělá střešní FV', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1464, 210, 2, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1465, 210, 2, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1466, 210, 2, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1467, 210, 2, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1468, 210, 2, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1469, 210, 2, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1470, 260, 2, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'v tuto chvíli nejsou na obzoru žádné změny, nastaveno dobře', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1471, 260, 2, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'aktivity navazují', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1472, 260, 2, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1473, 260, 2, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Energocetnrum - vše ok', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1474, 260, 2, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'tým si hlídá kód, nikdy ho nepředává', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1475, 260, 2, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1476, 260, 2, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'vše se splní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1477, 260, 2, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1478, 260, 2, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'dá se dohromady v rámci VO', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1479, 260, 2, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1480, 260, 2, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1481, 260, 2, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1482, 260, 2, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1483, 185, 1, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'kolize s disertací jediného řešitele - do února to bude špatné, je dohoda, že se co jde dodělá do konce října a pak zase na jaře', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1484, 185, 1, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'není', '', 1, 0, 'partner si to hlídá', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1485, 185, 1, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1486, 185, 1, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1487, 185, 1, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není to tak replikovatelné', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1488, 185, 1, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne na straně UCEEB', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1489, 185, 1, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'Užitný vzor  musí se stihnout podat - Karolina bude urgovat Jirku pravidelně', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1490, 185, 1, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1491, 185, 1, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'zaplatí VO', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1492, 185, 1, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1493, 185, 1, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1494, 185, 1, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1495, 185, 1, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1496, 63, 2, '1', '2022-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1497, 63, 2, '2', '2022-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1498, 63, 2, '3', '2022-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1499, 63, 2, '4', '2022-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'stojí to na dodavateli kalkulačky, reálně může být drobný posun /leden', '', 1, 1, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1500, 63, 2, '5', '2022-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1501, 63, 2, '6', '2022-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1502, 63, 2, '7', '2022-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1503, 63, 2, '8', '2022-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1504, 63, 2, '9', '2022-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1505, 63, 2, '10', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1506, 63, 2, '11', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1507, 63, 2, '12', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1508, 63, 2, '13', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1509, 220, 3, '1', '2022-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'už ok', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1510, 220, 3, '2', '2022-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1511, 220, 3, '3', '2022-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1512, 220, 3, '4', '2022-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1513, 220, 3, '5', '2022-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'Je nadefinované ve vstupním knowhow, výsledek nejde úplně ochránit (patentovat)', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1514, 220, 3, '6', '2022-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1515, 220, 3, '7', '2022-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1516, 220, 3, '8', '2022-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1517, 220, 3, '9', '2022-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1518, 220, 3, '10', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1519, 220, 3, '11', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1520, 220, 3, '12', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1521, 220, 3, '13', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1522, 256, 2, '1', '2022-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ok, je nový člověk', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1523, 256, 2, '2', '2022-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1524, 256, 2, '3', '2022-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1525, 256, 2, '4', '2022-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1526, 256, 2, '5', '2022-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 1, 'Je potřeba na konci dobře pohlídat smlouvu.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1527, 256, 2, '6', '2022-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1528, 256, 2, '7', '2022-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1529, 256, 2, '8', '2022-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1530, 256, 2, '9', '2022-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1531, 256, 2, '10', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1532, 256, 2, '11', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1533, 256, 2, '12', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1534, 256, 2, '13', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1535, 253, 1, '1', '2022-10-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1536, 253, 1, '2', '2022-10-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1537, 253, 1, '3', '2022-10-13', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevatní', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1538, 253, 1, '4', '2022-10-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 1, 'možná malé riziko, TM STAV-p. Vašíček', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1539, 253, 1, '5', '2022-10-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1540, 253, 1, '6', '2022-10-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1541, 253, 1, '7', '2022-10-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1542, 253, 1, '8', '2022-10-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1543, 253, 1, '9', '2022-10-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1544, 253, 1, '10', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1545, 253, 1, '11', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1546, 253, 1, '12', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1547, 253, 1, '13', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1548, 178, 2, '1', '2022-10-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne za UCEEB, možná u partnera', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1549, 178, 2, '2', '2022-10-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Intenzivně řeší J. Pošta', '', 3, 3, 'riziko, musí se předat od partnera UCEEB - Užitný vzor', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1550, 178, 2, '3', '2022-10-13', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1551, 178, 2, '4', '2022-10-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1552, 178, 2, '5', '2022-10-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1553, 178, 2, '6', '2022-10-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1554, 178, 2, '7', '2022-10-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1555, 178, 2, '8', '2022-10-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1556, 178, 2, '9', '2022-10-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1557, 178, 2, '10', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1558, 178, 2, '11', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1559, 178, 2, '12', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1560, 178, 2, '13', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1561, 215, 2, '1', '2022-10-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1562, 215, 2, '2', '2022-10-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 3, 'riziko na straně partnera, předání informací UCEEBu pro vytvoření funkčního vzorku', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1563, 215, 2, '3', '2022-10-13', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1564, 215, 2, '4', '2022-10-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 2, 'velké', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1565, 215, 2, '5', '2022-10-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'malé - problém s předáním duš. vlastnictví', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1566, 215, 2, '6', '2022-10-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1567, 215, 2, '7', '2022-10-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1568, 215, 2, '8', '2022-10-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1569, 215, 2, '9', '2022-10-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1570, 215, 2, '10', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1571, 215, 2, '11', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1572, 215, 2, '12', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1573, 215, 2, '13', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1574, 258, 2, '1', '2022-10-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1575, 258, 2, '2', '2022-10-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 2, 'problém v komunikaci s p. Vašíčkem, který zajišťuje aktivity na straně partnera', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1576, 258, 2, '3', '2022-10-13', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1577, 258, 2, '4', '2022-10-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 1, 'malé', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1578, 258, 2, '5', '2022-10-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'malé, musí se nastavit smlouva o duš. vlastnictví', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1579, 258, 2, '6', '2022-10-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1580, 258, 2, '7', '2022-10-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ano, malé', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1581, 258, 2, '8', '2022-10-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1582, 258, 2, '9', '2022-10-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1583, 258, 2, '10', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1584, 258, 2, '11', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1585, 258, 2, '12', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1586, 258, 2, '13', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1587, 250, 2, '1', '2022-10-17', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1588, 250, 2, '2', '2022-10-17', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1589, 250, 2, '3', '2022-10-17', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1590, 250, 2, '4', '2022-10-17', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1591, 250, 2, '5', '2022-10-17', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 1, 'ano, bude se vyjednávat licenční smlouva po ukončení projektu', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1592, 250, 2, '6', '2022-10-17', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 3, 'ano je, vše se navyšuje, ale VO2 má budget pro navýšení cen vstupů', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1593, 250, 2, '7', '2022-10-17', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1594, 250, 2, '8', '2022-10-17', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1595, 250, 2, '9', '2022-10-17', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1596, 250, 2, '10', '2022-10-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1597, 250, 2, '11', '2022-10-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1598, 250, 2, '12', '2022-10-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste');
INSERT INTO `projekt_rizika` (`id`, `id_projektu`, `verze`, `cislo`, `datum`, `nazev_rizika`, `popis_rizika`, `stav`, `vaha`, `pravdepodobnost`, `popis_opatreni`, `poznamka`, `odpovedny`, `upravil`) VALUES
(1599, 250, 2, '13', '2022-10-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1600, 333, 1, '1', '2022-10-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1601, 333, 1, '2', '2022-10-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1602, 333, 1, '3', '2022-10-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1603, 333, 1, '4', '2022-10-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1604, 333, 1, '5', '2022-10-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1605, 333, 1, '6', '2022-10-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'méně vzorků', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1606, 333, 1, '7', '2022-10-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'začíná se později, omezení aktivit', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1607, 333, 1, '8', '2022-10-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1608, 333, 1, '9', '2022-10-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1609, 333, 1, '10', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1610, 333, 1, '11', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1611, 333, 1, '12', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1612, 333, 1, '13', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1613, 176, 1, '1', '2022-10-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1614, 176, 1, '2', '2022-10-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1615, 176, 1, '3', '2022-10-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1616, 176, 1, '4', '2022-10-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1617, 176, 1, '5', '2022-10-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1618, 176, 1, '6', '2022-10-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1619, 176, 1, '7', '2022-10-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1620, 176, 1, '8', '2022-10-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1621, 176, 1, '9', '2022-10-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1622, 176, 1, '10', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1623, 176, 1, '11', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1624, 176, 1, '12', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1625, 176, 1, '13', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1626, 87, 1, '1', '2022-10-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1627, 87, 1, '2', '2022-10-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1628, 87, 1, '3', '2022-10-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1629, 87, 1, '4', '2022-10-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1630, 87, 1, '5', '2022-10-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1631, 87, 1, '6', '2022-10-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1632, 87, 1, '7', '2022-10-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 4, 4, 'problém s publikacemi/konferenčními příspěvky - některé mají vyjít až po skončení projektu; Terka- zajistí náhradu', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1633, 87, 1, '8', '2022-10-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1634, 87, 1, '9', '2022-10-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1635, 87, 1, '10', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1636, 87, 1, '11', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1637, 87, 1, '12', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1638, 87, 1, '13', '2022-10-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1639, 226, 1, '1', '2022-10-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1640, 226, 1, '2', '2022-10-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1641, 226, 1, '3', '2022-10-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1642, 226, 1, '4', '2022-10-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1643, 226, 1, '5', '2022-10-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1644, 226, 1, '6', '2022-10-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1645, 226, 1, '7', '2022-10-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1646, 226, 1, '8', '2022-10-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1647, 226, 1, '9', '2022-10-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1648, 226, 1, '10', '2022-10-18', 'Nedostatečné čerpání', '', '', 3, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1649, 226, 1, '11', '2022-10-18', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1650, 226, 1, '12', '2022-10-18', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1651, 226, 1, '13', '2022-10-18', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1652, 248, 1, '1', '2022-10-20', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1653, 248, 1, '2', '2022-10-20', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1654, 248, 1, '3', '2022-10-20', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1655, 248, 1, '4', '2022-10-20', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1656, 248, 1, '5', '2022-10-20', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1657, 248, 1, '6', '2022-10-20', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1658, 248, 1, '7', '2022-10-20', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1659, 248, 1, '8', '2022-10-20', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1660, 248, 1, '9', '2022-10-20', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 2, 3, 'ano, VO6 musí udělat Inovační vouchery!', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1661, 248, 1, '10', '2022-10-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1662, 248, 1, '11', '2022-10-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1663, 248, 1, '12', '2022-10-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1664, 248, 1, '13', '2022-10-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1665, 273, 1, '1', '2022-10-20', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'nene', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1666, 273, 1, '2', '2022-10-20', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1667, 273, 1, '3', '2022-10-20', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1668, 273, 1, '4', '2022-10-20', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1669, 273, 1, '5', '2022-10-20', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1670, 273, 1, '6', '2022-10-20', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne, problém s polymerem, není dostupný, problém s dodávkami - transport chybí; dostupnost látek není třeba 1/2 roku', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1671, 273, 1, '7', '2022-10-20', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1672, 273, 1, '8', '2022-10-20', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není, je smlouva s partnery, neztratíme IP, licence bude s Fagofarmou, připravena, že zaplatí. uživatel výsledku, i do nových projektů, ', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1673, 273, 1, '9', '2022-10-20', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt- inovační voucher', '', '', 1, 0, 'riziko kofinancu VO6', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1674, 273, 1, '10', '2022-10-20', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1675, 273, 1, '11', '2022-10-20', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1676, 273, 1, '12', '2022-10-20', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1677, 273, 1, '13', '2022-10-20', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1678, 275, 1, '1', '2022-10-20', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1679, 275, 1, '2', '2022-10-20', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1680, 275, 1, '3', '2022-10-20', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1681, 275, 1, '4', '2022-10-20', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 3, 'INOCURE to samé NextPhage - problém p. Vacek, komunikuje Evžen Amler a p. Vacek', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1682, 275, 1, '5', '2022-10-20', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1683, 275, 1, '6', '2022-10-20', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1684, 275, 1, '7', '2022-10-20', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1685, 275, 1, '8', '2022-10-20', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není zatím, možná příští rok, v poměru na rozpočtu se rozdělí IP , jinak není firemní partner; ', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1686, 275, 1, '9', '2022-10-20', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projít', '', '', 1, 0, 'riziko VO6, řešit inovační vouchery do 31/10/2022', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1687, 275, 1, '10', '2022-10-20', '', '', '', 0, 0, 'riziko vytyčení výsledků, moc specifické, bude těžké řešit a zazštítit se do toho...', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1688, 275, 1, '11', '2022-10-20', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1689, 275, 1, '12', '2022-10-20', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1690, 275, 1, '13', '2022-10-20', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1691, 284, 1, '1', '2022-10-21', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1692, 284, 1, '2', '2022-10-21', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'riziko ze strany partnera, ne pro nás', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1693, 284, 1, '3', '2022-10-21', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1694, 284, 1, '4', '2022-10-21', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'naším jediným partnerem je FSV, oni nespolehliví nejsou', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1695, 284, 1, '5', '2022-10-21', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1696, 284, 1, '6', '2022-10-21', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'NR - hlavní materiální náklady jdou za fakultou, my jen drobné', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1697, 284, 1, '7', '2022-10-21', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1698, 284, 1, '8', '2022-10-21', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1699, 284, 1, '9', '2022-10-21', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'musí se probrat s Martinem Volfem', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1700, 284, 1, '10', '2022-10-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1701, 284, 1, '11', '2022-10-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1702, 284, 1, '12', '2022-10-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1703, 284, 1, '13', '2022-10-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1704, 277, 2, '1', '2022-10-24', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'ano, VO5 udělá nápravné opatření, žádost na TAČR o zahrnutí dalšího řešitele projektu', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1705, 277, 2, '2', '2022-10-24', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, 'ano, provázanost partnerů a plnění výsledků pro ministerstva, dochází ke změnám v průběhu projektu, ad-hoc úkoly', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1706, 277, 2, '3', '2022-10-24', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1707, 277, 2, '4', '2022-10-24', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1708, 277, 2, '5', '2022-10-24', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1709, 277, 2, '6', '2022-10-24', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1710, 277, 2, '7', '2022-10-24', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne, probíhá kontrola každé 3 měsíce- věcná a finanční od poskytovatele', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1711, 277, 2, '8', '2022-10-24', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1712, 277, 2, '9', '2022-10-24', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1713, 277, 2, '10', '2022-10-24', 'Riziko kolize s požadavky distributorů (ČEZ atd.) + požadavky ERÚ', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1714, 277, 2, '11', '2022-10-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1715, 277, 2, '12', '2022-10-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1716, 277, 2, '13', '2022-10-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1717, 110, 2, '1', '2022-10-24', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1718, 110, 2, '2', '2022-10-24', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1719, 110, 2, '3', '2022-10-24', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1720, 110, 2, '4', '2022-10-24', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1721, 110, 2, '5', '2022-10-24', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1722, 110, 2, '6', '2022-10-24', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'teprve se bude nakupovat, dá se omezit rozměry vzorků', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1723, 110, 2, '7', '2022-10-24', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'jemný skluz, případně se dá odložit hodnocení', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1724, 110, 2, '8', '2022-10-24', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1725, 110, 2, '9', '2022-10-24', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1726, 110, 2, '10', '2022-10-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1727, 110, 2, '11', '2022-10-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1728, 110, 2, '12', '2022-10-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1729, 110, 2, '13', '2022-10-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1730, 2, 3, '1', '2022-11-01', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1731, 2, 3, '2', '2022-11-01', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1732, 2, 3, '3', '2022-11-01', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1733, 2, 3, '4', '2022-11-01', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1734, 2, 3, '5', '2022-11-01', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1735, 2, 3, '6', '2022-11-01', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1736, 2, 3, '7', '2022-11-01', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ano, článek nemusí vyjít, malé riziko', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1737, 2, 3, '8', '2022-11-01', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1738, 2, 3, '9', '2022-11-01', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1739, 2, 3, '10', '2022-11-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1740, 2, 3, '11', '2022-11-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1741, 2, 3, '12', '2022-11-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1742, 2, 3, '13', '2022-11-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1743, 317, 1, '1', '2022-11-01', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1744, 317, 1, '2', '2022-11-01', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1745, 317, 1, '3', '2022-11-01', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1746, 317, 1, '4', '2022-11-01', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1747, 317, 1, '5', '2022-11-01', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1748, 317, 1, '6', '2022-11-01', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1749, 317, 1, '7', '2022-11-01', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1750, 317, 1, '8', '2022-11-01', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1751, 317, 1, '9', '2022-11-01', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1752, 317, 1, '10', '2022-11-01', 'Riziko nedočerpání projektu, pokud nebude prodloužený', '', '', 2, 2, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1753, 317, 1, '11', '2022-11-01', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1754, 317, 1, '12', '2022-11-01', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1755, 317, 1, '13', '2022-11-01', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1756, 230, 1, '1', '2022-11-01', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1757, 230, 1, '2', '2022-11-01', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1758, 230, 1, '3', '2022-11-01', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1759, 230, 1, '4', '2022-11-01', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1760, 230, 1, '5', '2022-11-01', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1761, 230, 1, '6', '2022-11-01', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1762, 230, 1, '7', '2022-11-01', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1763, 230, 1, '8', '2022-11-01', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1764, 230, 1, '9', '2022-11-01', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1765, 230, 1, '10', '2022-11-01', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1766, 230, 1, '11', '2022-11-01', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1767, 230, 1, '12', '2022-11-01', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1768, 230, 1, '13', '2022-11-01', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1769, 269, 1, '1', '2023-02-10', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 4, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1770, 269, 1, '2', '2023-02-10', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Může nastat problém v koordinaci s městy. Nutné se spojit s kontaktní osobou za města. ', '', 1, 1, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1771, 269, 1, '3', '2023-02-10', 'Etické riziko', 'Spolupráce s veřejnými institucemi. ', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1772, 269, 1, '4', '2023-02-10', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1773, 269, 1, '5', '2023-02-10', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'Nerelevantní', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1774, 269, 1, '6', '2023-02-10', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'S ohledem na inflaci v GB (James Evans)', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1775, 269, 1, '7', '2023-02-10', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1776, 269, 1, '8', '2023-02-10', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'nerelevantní', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1777, 269, 1, '9', '2023-02-10', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'mzdové limity', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1778, 269, 1, '10', '2023-02-10', 'Změna hlavního řešitele projektu', 'žádost v přípravě', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1779, 269, 1, '11', '2023-02-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1780, 269, 1, '12', '2023-02-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1781, 269, 1, '13', '2023-02-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1782, 174, 2, '1', '2023-03-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1783, 174, 2, '2', '2023-03-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'vše běží', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1784, 174, 2, '3', '2023-03-16', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1785, 174, 2, '4', '2023-03-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'pravidelná komunikace, funguje to', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1786, 174, 2, '5', '2023-03-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 1, 'nutno uzavřít licenční smlouvu a jasně si rozdělit podíly na výsledcích', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1787, 174, 2, '6', '2023-03-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1788, 174, 2, '7', '2023-03-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'jediný bod je fotovoltaika - problém s dodávkou panýlků - ale stále bojujeme a celkově to výsledky neovlivní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1789, 174, 2, '8', '2023-03-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1790, 174, 2, '9', '2023-03-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1791, 174, 2, '10', '2023-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1792, 174, 2, '11', '2023-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1793, 174, 2, '12', '2023-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1794, 174, 2, '13', '2023-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1795, 178, 3, '1', '2023-03-20', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1796, 178, 3, '2', '2023-03-20', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1797, 178, 3, '3', '2023-03-20', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1798, 178, 3, '4', '2023-03-20', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 1, 'Riziko na straně partnera EXCON - že nebude čerpat finanční prostředky dle plánu.', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1799, 178, 3, '5', '2023-03-20', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 1, 'Malé riziko, že se nestihne schválit na ÚPV užitný vzor.', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1800, 178, 3, '6', '2023-03-20', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1801, 178, 3, '7', '2023-03-20', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'Malé riziko, že se nestihne schválit na ÚPV užitný vzor.', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1802, 178, 3, '8', '2023-03-20', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1803, 178, 3, '9', '2023-03-20', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1804, 178, 3, '10', '2023-03-20', 'Riziko - nedočerpání projektu', '', '', 2, 1, 'U VO4 i VO5 v osobních nákladech nedočerpá se cca 250tis. Kč, odvíjí se od nečerpání finančních prostředků partnera. ', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1805, 178, 3, '11', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1806, 178, 3, '12', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1807, 178, 3, '13', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1808, 215, 3, '1', '2023-03-20', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1809, 215, 3, '2', '2023-03-20', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 3, 'riziko - partner předal pozdě senzor pro vytvoření Funkčního vzorku na UCEEB, dodáno pozdě 14.3.2023', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1810, 215, 3, '3', '2023-03-20', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1811, 215, 3, '4', '2023-03-20', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 3, 3, 'Nesnadná komunikace s partnerem, musí se zjistit, jak čerpá partner finance', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1812, 215, 3, '5', '2023-03-20', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1813, 215, 3, '6', '2023-03-20', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1814, 215, 3, '7', '2023-03-20', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1815, 215, 3, '8', '2023-03-20', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1816, 215, 3, '9', '2023-03-20', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1817, 215, 3, '10', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1818, 215, 3, '11', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1819, 215, 3, '12', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1820, 215, 3, '13', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1821, 258, 3, '1', '2023-03-20', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1822, 258, 3, '2', '2023-03-20', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1823, 258, 3, '3', '2023-03-20', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1824, 258, 3, '4', '2023-03-20', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'malé', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1825, 258, 3, '5', '2023-03-20', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'malé, musí se vykomunikovat Licenční smlouva, Prototyp jde za firmou EXPECT IT, Fční vzorek za UCEEB', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1826, 258, 3, '6', '2023-03-20', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1827, 258, 3, '7', '2023-03-20', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1828, 258, 3, '8', '2023-03-20', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1829, 258, 3, '9', '2023-03-20', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1830, 258, 3, '10', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1831, 258, 3, '11', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1832, 258, 3, '12', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1833, 258, 3, '13', '2023-03-20', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1834, 269, 2, '1', '2023-04-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1835, 269, 2, '2', '2023-04-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1836, 269, 2, '3', '2023-04-05', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1837, 269, 2, '4', '2023-04-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1838, 269, 2, '5', '2023-04-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'ne', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1839, 269, 2, '6', '2023-04-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'ne', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1840, 269, 2, '7', '2023-04-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'komunikační plán nastaven', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1841, 269, 2, '8', '2023-04-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1842, 269, 2, '9', '2023-04-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1843, 269, 2, '10', '2023-04-05', 'James Evans ', 'Admin.bariéry účasti občana UK na projektu. ', '', 4, 2, 'Nelze provést. Pouze žádáme o změnu hl. řešitele.', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1844, 269, 2, '11', '2023-04-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1845, 269, 2, '12', '2023-04-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1846, 269, 2, '13', '2023-04-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'rutovmar'),
(1847, 230, 2, '1', '2023-06-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1848, 230, 2, '2', '2023-06-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1849, 230, 2, '3', '2023-06-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1850, 230, 2, '4', '2023-06-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1851, 230, 2, '5', '2023-06-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1852, 230, 2, '6', '2023-06-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1853, 230, 2, '7', '2023-06-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1854, 230, 2, '8', '2023-06-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1855, 230, 2, '9', '2023-06-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1856, 230, 2, '10', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1857, 230, 2, '11', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1858, 230, 2, '12', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1859, 230, 2, '13', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1860, 323, 1, '1', '2023-06-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1861, 323, 1, '2', '2023-06-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1862, 323, 1, '3', '2023-06-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1863, 323, 1, '4', '2023-06-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1864, 323, 1, '5', '2023-06-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1865, 323, 1, '6', '2023-06-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1866, 323, 1, '7', '2023-06-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1867, 323, 1, '8', '2023-06-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1868, 323, 1, '9', '2023-06-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1869, 323, 1, '10', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1870, 323, 1, '11', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1871, 323, 1, '12', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1872, 323, 1, '13', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1873, 253, 2, '1', '2023-06-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1874, 253, 2, '2', '2023-06-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1875, 253, 2, '3', '2023-06-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1876, 253, 2, '4', '2023-06-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'malé riziko, TM STAV-p. Vašíček', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1877, 253, 2, '5', '2023-06-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1878, 253, 2, '6', '2023-06-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1879, 253, 2, '7', '2023-06-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1880, 253, 2, '8', '2023-06-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1881, 253, 2, '9', '2023-06-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1882, 253, 2, '10', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1883, 253, 2, '11', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1884, 253, 2, '12', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1885, 253, 2, '13', '2023-06-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1886, 248, 2, '1', '2023-06-19', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1887, 248, 2, '2', '2023-06-19', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1888, 248, 2, '3', '2023-06-19', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1889, 248, 2, '4', '2023-06-19', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1890, 248, 2, '5', '2023-06-19', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1891, 248, 2, '6', '2023-06-19', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1892, 248, 2, '7', '2023-06-19', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1893, 248, 2, '8', '2023-06-19', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1894, 248, 2, '9', '2023-06-19', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1895, 248, 2, '10', '2023-06-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1896, 248, 2, '11', '2023-06-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1897, 248, 2, '12', '2023-06-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1898, 248, 2, '13', '2023-06-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'holecste'),
(1899, 288, 1, '1', '2023-06-27', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1900, 288, 1, '2', '2023-06-27', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1901, 288, 1, '3', '2023-06-27', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1902, 288, 1, '4', '2023-06-27', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 3, 'spíše riziko většího množství partnerů + ITB, ZAG - nutno hlídat', '', 'pestaja2', 'reistkri'),
(1903, 288, 1, '5', '2023-06-27', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1904, 288, 1, '6', '2023-06-27', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1905, 288, 1, '7', '2023-06-27', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1906, 288, 1, '8', '2023-06-27', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1907, 288, 1, '9', '2023-06-27', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1908, 288, 1, '10', '2023-06-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1909, 288, 1, '11', '2023-06-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1910, 288, 1, '12', '2023-06-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1911, 288, 1, '13', '2023-06-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'reistkri'),
(1912, 142, 3, '1', '2023-06-28', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, 'kluci pracují z USA, vrátila se Monika', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1913, 142, 3, '2', '2023-06-28', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1914, 142, 3, '3', '2023-06-28', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1915, 142, 3, '4', '2023-06-28', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Norové - čerpají, ale je problém, že jim nefungují testovací jednotky (vyřešeno historickými daty) - mělo by se pokrýt. GT progress čerpá, ale nedělá', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1916, 142, 3, '5', '2023-06-28', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1917, 142, 3, '6', '2023-06-28', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1918, 142, 3, '7', '2023-06-28', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, 'byla schválena žádost o změnu většina výsledků je již hotová nebo ve finální fázi', '', 'novotva5', 'tomeska1'),
(1919, 142, 3, '8', '2023-06-28', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1920, 142, 3, '9', '2023-06-28', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1921, 142, 3, '10', '2023-06-28', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1922, 142, 3, '11', '2023-06-28', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1923, 142, 3, '12', '2023-06-28', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1924, 142, 3, '13', '2023-06-28', '', '', '', 0, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1925, 237, 2, '1', '2023-06-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1926, 237, 2, '2', '2023-06-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1927, 237, 2, '3', '2023-06-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1928, 237, 2, '4', '2023-06-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1929, 237, 2, '5', '2023-06-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1930, 237, 2, '6', '2023-06-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 1, 'Plánovalo se víc demonstrací, ale bude jenom jedna.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1931, 237, 2, '7', '2023-06-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1932, 237, 2, '8', '2023-06-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 2, 1, 'Třeba dobře komunikovat s VO5', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1933, 237, 2, '9', '2023-06-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1934, 237, 2, '10', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1935, 237, 2, '11', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1936, 237, 2, '12', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1937, 237, 2, '13', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1938, 246, 2, '1', '2023-06-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1939, 246, 2, '2', '2023-06-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1940, 246, 2, '3', '2023-06-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1941, 246, 2, '4', '2023-06-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1942, 246, 2, '5', '2023-06-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1943, 246, 2, '6', '2023-06-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1944, 246, 2, '7', '2023-06-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'zůstává z minula, tříbí se to jako edukační nástroj (software), metodika bude asi k energetickým koncepcím, stále se ještě ale řeší, jak přesně uplatnit', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1945, 246, 2, '8', '2023-06-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1946, 246, 2, '9', '2023-06-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1947, 246, 2, '10', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1948, 246, 2, '11', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1949, 246, 2, '12', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1950, 246, 2, '13', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1951, 105, 3, '1', '2023-06-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, 'momentálně stabilizováno', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1952, 105, 3, '2', '2023-06-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 1, 'povedlo se rozdělit, Honza V. vede, Katka Sojková řídí RDR', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1953, 105, 3, '3', '2023-06-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1954, 105, 3, '4', '2023-06-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 2, 'Zlepšeno, Katka sojková šéfuje RDR', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1955, 105, 3, '5', '2023-06-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1956, 105, 3, '6', '2023-06-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1957, 105, 3, '7', '2023-06-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'zpoždění v Kašavě, řeší se s project officerem - podá se Deliverable, který se hned nechá odmítnout', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1958, 105, 3, '8', '2023-06-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1959, 105, 3, '9', '2023-06-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1960, 105, 3, '10', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1961, 105, 3, '11', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1962, 105, 3, '12', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1963, 105, 3, '13', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1964, 315, 1, '1', '2023-06-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1965, 315, 1, '2', '2023-06-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'Určená zodpovědná osoba Michal. Pravidelné schůzky.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1966, 315, 1, '3', '2023-06-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1967, 315, 1, '4', '2023-06-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 0, 'Škorňa.', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1968, 315, 1, '5', '2023-06-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1969, 315, 1, '6', '2023-06-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1970, 315, 1, '7', '2023-06-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1971, 315, 1, '8', '2023-06-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1972, 315, 1, '9', '2023-06-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1973, 315, 1, '10', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1974, 315, 1, '11', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1975, 315, 1, '12', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1976, 315, 1, '13', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'stoladan'),
(1977, 80, 6, '1', '2023-06-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 2, 'nedostatečné finance spíš než lidi, udělá se to zadarmo', '', 'volfmar3', 'tomeska1'),
(1978, 80, 6, '2', '2023-06-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1979, 80, 6, '3', '2023-06-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1980, 80, 6, '4', '2023-06-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1981, 80, 6, '5', '2023-06-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1982, 80, 6, '6', '2023-06-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1983, 80, 6, '7', '2023-06-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'Měl být LC, stalo se z toho LCC a UCEEB úplně neví, co s tím - je to mimo náš obor, musí se vymyslet jak to vymyslet ', '', 'malikzd1', 'tomeska1'),
(1984, 80, 6, '8', '2023-06-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1985, 80, 6, '9', '2023-06-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1986, 80, 6, '10', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1987, 80, 6, '11', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1988, 80, 6, '12', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1989, 80, 6, '13', '2023-06-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1990, 210, 3, '1', '2023-06-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1'),
(1991, 210, 3, '2', '2023-06-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'nikdo', 'tomeska1');
