Čerpání prostředků: průběžné a v normě. Nyní otázka, zda se využijí finance na materiál (snímače). Bude event.převedeno do mzdových nákl. (bude domluveno s prof. Ryjáčkem). RP4 ok. RP5 - bude do konce roku vyčerpáno (mzdy ok)
Plnění výsledků: za UCEEB ok; firma Elixeum - problém u SW. Ověřená technologie - v pořádku. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Elixeum není schopné vytvořit kvalitní SW s AI zohledňující množství různých faktorů. Finále vypadá na SW (u nás paralelně na výsledku pracuje Kuba Vaněk). Spíše odhad, že to nebude použitelné pro ŘSD. 
Rizika:
1) slabý výsledek SW. Návrh řešení (Kuba, Tonda): použít peníze na snímače a investovat do vývoje vlastní AI přes FIT (Honza Pošta ověří s Honzou Včelákem). Nutné by bylo ošetřit smluvně, aby Elixeum nenapadlo (100% podíl pouze UCEEB; nebudeme hradit podíl na budoucích zakázkách). TM Stav je interním aplikačním garantem - pozor! vztahují se zde pravidla Příloha č.1. 
2) Personální obsazení - od zač.května chybí 1 člověk na realizaci SW (postdoc odešel do zahraničí). Nemá kdo převzít modelaci mostu, z kterého se čerpají data pro AI. 

Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  proběhla schůzka s Elixeum nad neplněním výsledku v 1Q. Bohužel firma stále nespolupracuje (stejný tým jak ve StructureGuard). 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každé 3.týdny schůzka především s Elixeum
            