1.plnění výsledků: Výsledky jsou plněny; podkladová studie bude posunuta o měsíc na základě požadavků TAČR; bude připraveno na konci března.
2.čerpání rozpočtu: Marťa dodá plán cest, konferencí a plán čerpání ostatních přímých nákladů.
3.změny v úvazcích a složení týmu: Šušlíková a Tománek DPP s větším úvazkem, Michaela Koucká už není členem týmu; budou hledat někoho nového; budou přijímat někoho z UJEP na DPP.
4.kontrola zda probíhají projektové schůzky: 1x měsíčně; zápisy ze schůzek; Petra Zahrádková a Bára Vlasatá mohou dělat zápisy; dávat avízo o schůzkách projektovému oddělení.
5.otevřené body:---
6.ostatní:---