Čerpání prostředků: čerpání nastaeno OK. Bude se nakupovat material na dvě konzole. Nutno zohlednit, poptat tři nabídky, případně si ohlídat aby výběrové řízení bylo jen jedno za všechny partery projektu. Martin si ohlídá nákup materiálu pro VO3. 
Plnění výsledků: čekáme na podklady od pana Kokeše - riziko
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: není dostatečná komunikace mezi hl řešitelem a UCEEEB. Opatření: BOřek domluví pravidelné schůzky, zápisy budou na společném úložišti sharepoint UCEEB, Martin dostane kontakt na arch. kancelář, který funguje :-)
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  Martin Kny, Bořek Šourek, K. Mrkvičková, J. Dytrich, T. Matuška
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - nefungují, nutno ohlídat. BOřek ručí za schůzka alespoň 1x za dva měsíce 
            