Čerpání prostředků: zatím se nečerpá, čeká se na smlouvu - nejvíc úvazku tam má VO5, není jasná pozice Michala, má úvazek 0,15 z VO5 a teď se řeší, jestli admin bude taky na Michala (ale účtuje se na VO2), potřeboval by ideálně 0,2 
Plnění výsledků: bude první workshop, kde se to bude řešit, jestli se to stíhá
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: hodil by se jeden další člověk, Nikola bude přepracovanej, externí dodavatel není vybraný, může se tam něco pokazit (nebudou kapacity), hodně workshopů s teplárníkama apod. . bude to žrout času (řeší VO5, ale musí být někdo z techniků), Michal se bojí praktického uplatnění výstupů - není úplně jasné, pro koho jsou výstupy
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  FS snad v pohodě (Vojta Zavřel)
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): 
            