Čerpání prostředků: na 85% - musí se trochu přidat, aby bylo min. 90%
Plnění výsledků: je zažádáno o změnu výsledků. 1 upraven, 1 přidán, 1 dospecifikován
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - doplněn formulář na FORMS
Rizika: aktualizována - problém možného nedosažení výsledků - zažádáno o změnu
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - možná Théta na podzim
Účastníci (partneři):  Norové nakonec něco mají, takže výsledky by se dotáhnout mohli
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) -  je potřeba udělat steering committee a vyřešit audit. 
            