Čerpání prostředků: Projekt nelze prodloužit, bude vyčerpán - mzdové se nedočerpají, ale budou dočerpány přes ostatní přímé. Tomáš Matuška nazdrojoval lidi tak, aby se projekt, co nejvíce dočerpal. Věcné náklady se budou čerpat akorát. 
Plnění výsledků: Fuzit, Gfunk 1 splněno, a vloženo do V3S. Plní dle harmonogramu
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) přihlášené patenty, prošly recenzentním řízením, vyjdou na začátku roku 2021. Proběhlo testování v laboratoři, dále bude testování před UCEEBem a mělo by následovat testování ve Španělsku.  To je s otazníkem vzhledem ke COVID 19 situaci. 
Rizika: Rizikové je testování ve Španělsku. 
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            