Schůzka k náležitostem před podáním průběžné etapové zprávy. 
Nedočerpané prostředky se přesouvají do další etapy. 
Výsledky projektu: dle závazných parametrů je potřeba do konce projektu splnit dva prototypy ostatní výsledky - tři funkční výsledky zmíněny jen v podnikatelském záměru. Doproučuji je vytvořit a ve zprávách zmínit. 
Zpráva je potřeba až na konci projektu nicméně doporučuji popsat i průběh řešení 2 etapy. Práce na projektu v druhé etapě se opozdily kvůli prodelení na straně hlavního řešitele a následně kvůli pracem UCEEB na projektu SOLARDECATLON. Nutno svolat schůzku s hlavním řešitelem - provede prof. Tywoniak v září. Nutno domluvit a synchronizovat postup dalších prací. Kája Tomešová nanominuje někoho z PO, kdo bude projektu dělat admin podporu. 

erpání prostředků: 
Plnění výsledků: 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: 
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            