Čerpání prostředků: Mzdy - jakžtakž se čerpá, nepřečerpává se, asi se budou asi přidávat lidi po konci jiných projektů, OPN - dle potřeby a možností bez problémů
Plnění výsledků: měnily se termíny odevzdání výsledků, Kája najde na Teams a aktualizuje výsledky v PŘ. Nejsme na druhé koleji. Zpožďuje se plnění výsledků kvůli COVID - prodloužení se zatím neuvažuje. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - know how se používá k realizaci zakázek - např. Karviná. Jana S. o všem ví a spolupracuje se s ní. 
Rizika: aktualizována
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - do smluvního výzkumu, využíváme know how, přesah do COST a Annex 83. 
Účastníci (partneři): Kladno - po výměně rady se vše ustálilo v rámci možností a projekt pokračuje.  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano - probíhají na UCEEB, CZ i projektové úrovni. 
            