Čerpání prostředků: nedočerpává se VO5, VO4
Plnění výsledků: Funkční vzorek - rozpracováno bude do konce projektu hotové, Zlínské stavby vyvinuli senzor (nechtějí sdílet data pro funkční vzorek; UCEEB musí na konci projektu předat licenci k 31/5/2023 - nachystá Kuba D. (aspoň 5% podíl na výsledku); závěrečný zpráva - sepsat
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: nekomunikace, je nutné domluvit se s Vašíčkem za Zlínské stavby; PARTNER NESDÍLÍ INFO
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři): J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, V. Janovský, R. Wawerka 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Neprobíhají, J. Včelák se domluví s p. Vašíčkem na schůzce 10/10 ohledně výstupů projektu
            