Čerpání prostředků: nečerpá se, bude práce dost v r. 2024, takže bude přesun cca 500mil. převést, nečerpá se materiál VO5,ale bude vyčerpáno. R. Wawerka musí začít čerpat. TM STAV - domluva s p. Kratochvílovou budou platit snímače, TM STAV nezajistili most.
Plnění výsledků: Funkční vzorek - UCEEB, dodají v roce 2023 celý systém měření, - most Havlíčkův Brod, Software Elixeum
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude Smlouva o využití výsledku, zkusit tlačit na licenční smlouvu a vyjednat to na ŘSD (p. Ryjáček) - rozdělení mezi UCEEB a Elixeum, ale primárně to bude za UCEEB a dohoda s Elixeem. Závěrečnou smlouvu musí podepsat rektor pro více součástí ČVUT.
Rizika: pozor na převod prostředků! - prověřit převod mezi položkami, převod z mezd na materiál-zkouknout!; 
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři): J. Dytrich, J. Pošta, Š. Holečková, M. Rutová, Z. Schmidtová, J. Včelák
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): naplánovat schůzku projektu-léto 2023
            