Čerpání prostředků: finančně se dočerpá, pokud ne do původního konce projektu, tak určitě do konce prodloužení
Plnění výsledků: Projekt je ve zpoždění, ale bude se žádat o prodloužení. Rozpočet se nemění, musí se pouze rozmělnit. AG stále ještě není spokojen s výsledkem. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): možná budou následné úkoly od MPO, projekt nebo další rozvoj tématu zatím není v plánu
Rizika: vyplněná tabulka
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  komplikované konsorcium, především komunikace s CEVRO, opatření definována v tabulce rizik
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají
            