Čerpání prostředků: je třeba převést rozpočet z VO2 na VO5, úprava úvazku Danky (zvednutí), aby se dočerpalo osobní
Plnění výsledků: pokusíme se zažádat o prodloužení i s přesunem peněz, po obsahové stránce se plus minus stíhá.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: nedočerpání rozpočtu, ale pracuje se na tom, kdyby se dalo prodloužit, tak je to v pohodě, ale jinak zvážit nazdrojování lidí, co víc jezdí (Šanťa a Petr)
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            