Čerpání prostředků: dělaly se změny ve mzdách, nedočerpávala RP0, je to lepší, ale dotáhne se to v příštím roce. Bude se muset změnit lidé v projektu ve vykazování. RP2 čerpá stále stejně, vše ok. Ostatní náklady - zbývají peníze, dočerpá se, budou tam externí subdodávky, které se teď budou řešit, přizpůsobit to, že vše bude online. Travel - to záleží jak to bude s covid, přesune se cesta na Maltu na semestr 4, je flexibility rules - do 20% můžeš utratit za věci, které nebyly plánovány, stakeholder cestovné - na maltu měli jet 3 - ale nic z toho nebylo, taky přesun do 4 semestru, přesuneme do mezd. 
Plnění výsledků: bez problémů, přešlo se an online, study visit Malta , presunuta na semestr 4
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - RESINDUSTRY zahrnuto do národního energeticko-klimatického plánu 2021 - 2030, pak až s příklady dobré praxe. 
Rizika: doplni kaja se stepankou
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - ne
Účastníci (partneři): Poláci se zlepšili a začali komunikovat,
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky - každý měsíc online call a jednou týdně interní schůzky UCEEB. 

nemusí být oponentura výsledků, ale jejich prezentace na závěr projektu být musí

přítomní - Karolina Tomešová, Martina Lexová, Štěpánka Holečková, Tereza McLaughlin Váňová


            