Čerpání prostředků: v roce 2024 by se melo snizit cerpani, VO2 uz dočerpala, VO3 - ve výsledku vyčerpá/přečerpá
Plnění výsledků: Deliverable 7.3 - mělo by být v procesu, hlavní řešitel urguje Dana Adamovského, začne se realizovat - deliverable se podá, ale bude rovnou odmítnut (dohodnuto s project officerem)
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: RD Rýmařov - vyřešeno díky komunikaci Kačky Sojkové a pana Pohloudka, který dodává alespoň nějaké podklady, na měsíc začne vyrábět panely, tak snad to půjde
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            