Čerpání prostředků: na 72%; přibude další pracovník (Bára Hejtmánková);personální rošáda se SPARCS (nepočítalo se s VO1 na NEBu); Michal vykomunikovat čerpání s Martinem Volfem
Plnění výsledků: zpoždění, ale zodpovědnost nejde za námi
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): LinkedIn statut 1x, příprava na NEB-Satelite event (příští duben); IPR -aktivace, vyšlou svoje lidi do Holandska
Rizika: viz analýza rizik
Ostatní: (přesah projektu do jiných): Ascend, CRAFT
Účastníci (partneři): ok
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): technical board – pravidelně; interní UCEEB – dle potřeby
            