INSERT INTO `projekt_ostatni` (`id_projektu`, `poznamka_k_vystupum`, `poznamka_k_vystupu_editor`, `anotace_cj`, `anotace_aj`, `popis_projektu_po_skonceni_cj`, `popis_projektu_po_skonceni_aj`, `zadavaci_dokumentace`) VALUES
(531, '', '', 'Cílem projektu je rozšířit aspekty udržitelnosti výstavby cementobetonových krytů vozovek\r\n(CBK) posílením hledisek oběhového hospodářství a to především využitím odpadních materiálů\r\nz průmyslu. Projekt cílí na inovativní tenké CBK využitelné u odstavných a průmyslových ploch, realizované jako rekonstrukce nebo novostavba. Budou navrženy, vyvinuty a experimentálně\r\nposouzeny nové receptury betonu pro CBK s využitím ocelářské strusky jako částečné náhrady\r\npřírodního kameniva. Zároveň bude otestována aplikace tenkých (redukce až 50% tloušťky) CBK\r\ns využitím rozptýlené 3D výztuže (vláken) vedoucí k jejich trvanlivé, udržitelné a finančně\r\nvýhodné výstavbě. Bude provedena LCA analýza k environmentálnímu zhodnocení nové\r\ntechnologie v porovnání s tradiční technologií CBK.', 'The aim of the project is to enhance the sustainability aspects of construction of concrete\r\npavements (CCP) by strengthening the aspects of circular economy, especially by using waste\r\nmaterials from industry. The project targets innovative thin CCP for use in parking and industrial\r\nareas, implemented as reconstruction or new construction. New concrete designs for CCP using\r\nsteel slag as a partial substitute for natural aggregates will be designed, developed and\r\nexperimentally evaluated. The application of thin (up to 50% thickness reduction) CCP with\r\ndispersed 3D reinforcement (fibres) will be tested, leading to their durable, sustainable and cost- effective construction. LCA analysis will be performed to evaluate the environmental impact of the\r\nnew technology compared to traditional CCP.', '', '', ''),
(532, '', '', 'Projekt řeší mezioborový problém nastavení ekonomicky funkčního řízení a zároveň\r\nspravedlivého mechanismu přerozdělení benefitů uvnitř energetického společenství. Výsledkem\r\nje software, který optimalizuje řízení elektrických výrob a spotřeb jednotlivých členů společenství\r\nza účelem maximalizovat společný benefit a poskytuje řešení transparentní a spravedlivé\r\ndistribuce benefitů uvnitř energetické komunity. Okrajové podmínky optimalizace a redistribuce\r\nbudou zjištěny pomocí participativního designu s existující komunitou. Na té bude software\r\npilotně implementován a validován ve spolupráci s partnerem AIRS, s.r.o., jenž bude vzniklou\r\nověřenou technologii nabízet na trhu. Jeho výhodou bude kombinace pokročilých technických\r\nřešení a přístupu ke komunitám založeném na sociálněvědní expertíze.', 'The project addresses the interdisciplinary challenge of establishing economically functional\r\nmanagement and simultaneously a fair mechanism for redistributing benefits within the energy\r\ncommunity (EC). The outcome is software that optimizes the electrical energy management of EC\r\nmembers to maximize collective benefits and provides a solution for transparent and fair\r\ndistribution of benefits within the EC. The boundary conditions will be identified through\r\nparticipatory design with the existing EC. The software will be pilot-implemented and validated in\r\ncollaboration with the partner AIRS, s.r.o., which will offer the verified technology on the market.\r\nIts advantage will be the combination of advanced technical solutions and an approach to\r\ncommunities based on social science expertise.', '', '', ''),
(533, '', '', 'Cílem projektu je vývoj telemedicínského systému a sensoru, který detekuje zranění (penetraci)\r\npřes osobní ochranný pracovní prostředek („OOPP\" či \"OP\"). Vhodný hlavně pro exponovaná\r\nzaměstnání, kde je vyšší riziko úrazu i nehledě na používání povinného OOPP (bezp. a záchranné\r\nsložky, dělnické profese v těžebním a hutním prům., potápěči aj.). Na základě zjištěného poškození\r\nsenzorem, bude telemetrií informována zodpovědná či zachraňující osoba. Senzor bude\r\nposkytovat kompletní info. o umístění a ploše zranění, díky čemuž je možné zajistit adekvátní\r\npomoc. Bude zhotoven senzor, elektronika vyhod., telemetrie a software pro sledování skupiny\r\nosob. S ohledem na zájem výrobců a transfer technologie, bude technologie upravena do reálných\r\nOOPP (cena, vyrobitelnost, spolehlivost).', 'The goal of the project is the research of a telemedicine system and sensor that detects injury\r\n(penetration) through personal protective work equipment (\"PPE\"). Is suitable especially for\r\nexposed jobs, where there is a higher risk of injury, regardless of the use of prescribed PPE (safety\r\nand rescue services, working professions in the mining/metallurg. industry, divers, etc.). Based on\r\nthe detected damage by the sensor, the responsible or rescuing person is informed by telemetry.\r\nThe sensor will provide complete inform. about the location and area of the injury on the body.\r\nThanks to which it is possible to ensure adequate help. A sensor, electronics, telemetry, software\r\nfor monitoring a group of people will be prepared. Taking into account the interest of\r\nmanufacturers for this system.', '', '', ''),
(534, '', '', 'Projekt má za cíl vyvinout, testovat a certifikovat mechanický průrazný systém pro aplikaci hasiva\r\ndo vnitřní části hořících bateriových úložišť. Projekt lze rozdělit do několika podcílů, respektive\r\npracovních balíčků (WP):\r\n- WP1 (penetrační tryska): návrh technického řešení, výroba funkčního vzorku a tvorba\r\nkompletní výrobní dokumentace;\r\n- WP2 (systém): návrh vhodné detekce a řídicí jednotky, výroba funkčního vzorku a tvorba\r\ntechnické dokumentace;\r\n- WP3 (nepožární ověření): ověření penetračních schopností trysky, ověření funkčnosti systému;\r\n- WP4 (požární ověření): ověření systému aplikovat hasivo do bateriového úložiště a uhasit požár;\r\ncertifikace systému.\r\nPoznámka: Cílem projektu není vyvinout hasivo, má se využívat uchazečem používané médium.', 'The project aims to develop, test and certify a mechanical breakthrough system for applying\r\nextinguishing substance inside burning battery storages. The project can be divided into several\r\nwork packages (WP):\r\n- WP1 (nozzle): technical design, specimen production, and creation of production\r\ndocumentation;\r\n- WP2 (system): design of a suitable detection and control unit, specimen production, and creation\r\nof technical documentation;\r\n- WP3 (non-fire verification): verification of nozzle penetration capabilities, verification of system\r\nfunctionality;\r\n- WP4 (fire verification): verification of the system to apply extinguishing substance inside the\r\nbattery storage and extinguish the fire; system certification.\r\nNote: Development of the extinguishing medium is not part of the project', '', '', ''),
(535, '', '', 'Cílem projektu je vytvoření software pro návrh a řízení flexibilního provozu lokálních zdrojů tepla\r\n(tepelných čerpadel,kogeneračních jednotek) a elektrické energie (fotovoltaické\r\nelektrárny)umožňující interakci mezi elektrickou a tepelnou sítí v komunitách s využitím sdílené\r\nakumulace tepla.Nástroj vytvořený na základě detailní parametrické simulační analýzy umožní v\r\nrámci definovaného systému komunitní energetiky maximalizovat lokální využití sdílené\r\nelektrické energie rozšířením i na sdílení energie tepelné (přečerpávání tepla mezi objekty, krátkodobá decentrální akumulace tepla, dlouhodobá společná akumulace tepla).Software\r\nposkytovaný partnerem projektu FERAMAT ENERGIES bude určený pro energetické\r\nkomunity,municipality a provozovatele malých soustav centralizovaného zásobování teplem.', 'The aim of the project is to develop software for the design and control of flexible operation of\r\nlocal heat sources (heat pumps, cogeneration units) and electricity (photovoltaic power plants)\r\nenabling interaction between the electricity and heat grid in communities using shared heat\r\nstorage. The tool developed on the basis of a detailed parametric simulation analysis will allow to\r\nmaximize the local use of shared electric energy within a defined community energy system by\r\nextending it also to the sharing of thermal energy (heat sharing between buildings, short-term\r\ndecentralised heat storage, long-term shared heat storage).The software provided by the project\r\npartner FERAMAT ENERGIES will be designed for energy communities, municipalities and\r\noperators of small district heating systems.', '', '', ''),
(536, '', '', 'Cílem projektu je vyvinout sadu nástrojů pro pokročilý management nově vznikajících\r\nenergetických společenství. Tyto nástroje umožní dosáhnout vyšší úrovně digitalizace energ. managementu a přispějí k efektivnějšímu využití komunitních OZE. Energetický management na\r\ntéto úrovni vyžaduje rychle nasaditelné predikční modely napříč řídicími systémy a nadřazenou\r\noptimalizaci akčních zásahů do technického zařízení budov. Softwarový balíček umožní aktivovat\r\nstávající akumulační schopnosti tepelné techniky v rámci odezvy na poptávku komunity. Projekt\r\nchce zrychlit dobu nasazení predikčních modelů využitím autoinicializačních metod modelování. Optimalizační nástroje mají přinést navýšení využitelnosti komunitních OZE až o 10 % a přispět\r\nke snížení nákladů až o 20 % při současném stavu trh', 'The project aims to develop a toolset for advanced management of newly emerging energy\r\ncommunities. These tools will enable a higher level of energy management digitization and\r\ncontribute to more efficient utilization of community RES. Energy management at this level\r\nrequires quickly deployable predictive models across control systems and overarching\r\noptimization of HVAC setpoints. The software package will activate the existing thermal storage\r\ncapabilities as part of the community demand response. The project aims to accelerate the\r\ndeployment time of predictive models using auto-initialization modeling methods. Optimization\r\ntools are expected to increase the utilization of community RES by up to 10 % and contribute to\r\ncost reduction of up to 20 % under the current market conditions. ', '', '', ''),
(537, '', '', 'Projekt je zaměřen na zefektivnění výroby substrátů s obsahem recyklovaných materiálů pro\r\nzelené střechy a zeleň ve městech. Cílem je vyvinout a ověřit technologii, která umožní na základě\r\núdajů o dostupných recyklovaných materiálech a lokalitě vyrobit vhodný půdní substrát. Bude\r\nsestavena databáze parametrů recyklovaných i nerecyklovaných materiálů využívaných při\r\nvýrobě substrátů. Databáze poskytne vstupy pro nově vytvořený optimalizační nástroj, který\r\nzohlední mimo jiné variabilní charakteristiky obsahů kontaminantů ve vstupních recyklovaných\r\nmateriálech, které dnes využití recyklátů znemožňují. Nástroj umožní nastavovat stávající\r\nautomatizované linky různých výrobců substrátů, kteří jsou koncovým uživatelem výsledku. Technologie bude ověřena u výrobce substrátu BBCom.', 'The project aims to enhance the production of circular substrates for green roofs and urban\r\nvegetation by incorporating recycled materials. It seeks to create and validate a technology\r\nenabling the formulation of optimal soil substrates based on data about available recycled\r\nmaterials and local conditions. Establishing a comprehensive database of both recycled and non- recycled material parameters is a key aspect. This database will inform a novel optimization tool\r\ndesigned to accommodate variable contaminant levels in recycled inputs, which currently hinder\r\ntheir use. By integrating this tool into existing production lines, owned by substrate producers, the project targets seamless adoption. Implementation will be conducted in collaboration with\r\nBBCom, a leading substrate manufacturer', '', '', ''),
(538, '', '', 'Cílem projektu je vytvoření systému komplexního řízení konverze elektrické energie na vodík prostřednictvím elektrolyzéru. Efektivní výroba vodíku je závislá na mnoha parametrech, které se v čase mění, jejich sledováním a odhadováním budoucích stavů\r\nlze příkon elektrolyzéru upravovat tak, aby byla konverze energie výhodná z pohledu stavů energetické soustavy i množství vyrobeného vodíku. Tento způsob řízení zajistí synergické včlenění elektrolyzéru do energetické soustavy a pozitivně ovlivní ekonomiku celého systému. Řídicí systém v podobě softwarového nástroje tedy řídí výrobu vodíku v kontextu potřeb energetické\r\nsoustavy, a tak dosahuje nižších výrobních nákladů a efektivního hospodaření s energií z obnovitelných zdrojů. ', 'The aim of the project is to create a system for complex control of the conversion of electrical energy into hydrogen via an\r\nelectrolyser. Efficient hydrogen production depends on many parameters that change over time, by monitoring them and estimating\r\nfuture states, the power input of the electrolyser can be adjusted to make the energy conversion beneficial in terms of power system\r\nstates and the amount of hydrogen produced. This control method ensures synergistic integration of the electrolyser into the power system and positively affects the economics of the whole system. Thus, the control system in the form of a software tool manages hydrogen production in the context of the needs of the power system, thus achieving lower production costs and efficient management of renewable energy.', '', '', ''),
(539, '', '', 'Cílem je vývoj suché směsi pro lehčené cementové kompozity pro potěry, podlahy, výplňové\r\nbetony při zachování principů Green Building Design v kombinaci multikriteriálního výběru\r\nsložek ve směsi v závislosti na ceně, vlivu na životní prostředí a výsledných materiálových\r\nvlastností kompozitu. Projekt je specifický především s ohledem na synergické využití umělého\r\nkameniva frakce 1/8 mm na bázi keramzitu, pěnového skla a pěnosilikátu na bázi stavebního a\r\ndemoličního odpadu a částečné náhrady části cementu pomocí frakce 0/1 mm frakcí stavebního a\r\ndemoličního odpadu a druhotných surovin jako popílku, strusky a slévárenských písků. Součástí\r\nřešení bude výroba optimalizovaných směsí na výrobní lince suchých směsí v závodu KNAUF. Pro\r\nvýsledné směsi bude stanovený soubor materiálových vlastností.', 'The goal is the development of a dry mixture for lightweight cement composites for screeds while\r\nmaintaining the principles of Green Building Design in a combination of multi-criteria selection of\r\ncomponents in the mixture depending on the price, environmental impact and material\r\nproperties. The project is specific with regard to synergistic use of aggregates fraction 1/8 mm\r\nbased on expanded clay, foam glass and foam silicate based on construction and demolition waste\r\nand partial replacement of part of cement using fraction 0/1 mm of construction and demolition\r\nwaste and secondary raw materials such as fly ash etc. Part of the solution will be the production\r\nof mixes on the dry mix production line at the KNAUF. A set of material properties will be\r\ndetermined for the resulting mixtures. ', '', '', ''),
(540, '', '', 'Projekt si klade za cíl charakterizovat komplexní problematiku a jevy v energetických metodách \r\npoužívaných pro posouzení únosnosti dřevěných konstrukčních prvků. Tato práce navazuje na \r\npředchozí projekt autora, který odhalil některé mezery v našem chápání lomového chování \r\ndřeva. Experimentální část zahrnuje zkoušky lepeného lamelového dřeva (GLT) ve velkém \r\nměřítku. Takzvaný \"gap test\" se používá k hodnocení stability Gc, pokud se podél trhliny objeví \r\ntlaková napětí. Mikroskopické zkoumání se zaměří na iniciaci trhlin a vývoj zóny plastické \r\ndeformace (FPZ) pomocí rentgenové počítačové tomografie (X-ray CT) se simultánním \r\nzatěžováním a oboustrannou DIC analýzou. Dále budou provedeny dlouhodobé laboratorní \r\nzkoušky časově závislého vývoje trhlin při trvalém zatížení (70 % Fmax) s cílem prozkoumat \r\njejich vztah k účinku doby trvání zatížení (DOL). Tyto experimentální aktivity budou doplněny \r\nkomplexním numerickým modelováním, včetně rozšíření LEFM, CZM a metody limitní analýzy', 'The project aims to characterize complex issues and phenomena in energy-based methods \r\nused for assessing the load-bearing capacity of wooden beams and wood-based products. This \r\nwork builds upon the author\'s previous project, which identified gaps in our understanding of \r\nwood fracture behavior. The experimental portion includes large-scale testing of GLT. The socalled gap test is used to evaluate the stability of fracture toughness when compressive forces \r\nmay occur along the crack. Microscale investigations will focus on: crack initialization and FPZ \r\ndevelopment using X-ray CT imaging with simultaneous loading and dual-sided DIC analysis. \r\nAlso long-term laboratory testing of time-dependent crack development under sustained loads \r\n(70% Fmax) will be made in order to explore its relationship to the DOL effect. Comprehensive \r\nnumerical modeling will complement these experimental efforts, including extensions of LEFM, \r\ncomparisons with Cohesive Zone Modeling (CZM), and the application of Finite Element Limit \r\nAnalysis (FELA).\r\n', '', '', ''),
(541, '', '', 'Projekt je zaměřen na úpravu povrchu kamenného prachu pro zlepšení vazby a energeticky \r\nefektivní výrobu cementových kompozitů obsahujících alternativní pojiva. Plazmová úprava \r\njemného plniva a přidávaní nanomateriálů budou důkladně studovány za účelem zjištění \r\ninterakcí s cementem a alternativními pojivy, vlivu na tloušťku a kvalitu přechodových zón na \r\nrozhraní ve vytvrzených kompozitech a vlivu na hydratační procesy. Bude stanovena optimální \r\nstrategie modifikace a využití kamenných prachových materiálů za účelem podpory udržitelnosti \r\nvýroby betonu ve stavebnictví', 'Projekt je zaměřen na úpravu povrchu kamenného prachu pro zlepšení vazby a energeticky \r\nefektivní výrobu cementových kompozitů obsahujících alternativní pojiva. Plazmová úprava \r\njemného plniva a přidávaní nanomateriálů budou důkladně studovány za účelem zjištění \r\ninterakcí s cementem a alternativními pojivy, vlivu na tloušťku a kvalitu přechodových zón na \r\nrozhraní ve vytvrzených kompozitech a vlivu na hydratační procesy. Bude stanovena optimální \r\nstrategie modifikace a využití kamenných prachových materiálů za účelem podpory udržitelnosti \r\nvýroby betonu ve stavebnictví', '', '', ''),
(542, '', '', 'Dřevo v budovách může být vystaveno neizotermním podmínkám. Transport vlhkosti při těchto \r\npodmínkách není stále dostatečně objasněn, zejména v jeho třech anatomických směrech a \r\njejich kombinacích. Gradient parciálního tlaku vodní páry je také sporný jako jediný dominantní \r\nhnací potenciál transportu hygroskopické vlhkosti. V projektu budou nejprve měřeny izotermní \r\nmakroskopické vlastnosti transportu a ukládání vlhkosti při více teplotách. Poté bude navrženo \r\na zkonstruováno nové experimentální zařízení pro neizotermní experimenty. Pomocí \r\nzamýšlených scénářů neizotermních podmínek budou analyzovány zejména gradient \r\nparciálního tlaku vadní páry a teploty jako dva hnací potenciály odpovědné za celkový vlhkostní \r\ntok. Na základě měřených dat budou odvozeny funkce vlastností pro jejich použití v jednoFickovském numerickém modelu s jediným hnacím potenciálem. Bude analyzována relevance \r\ntohoto modelu pro popis neizotermního vlhkostního chování dřeva', 'Wood in buildings can be exposed to non-isothermal conditions. The moisture transport under \r\nthese conditions is still not sufficiently understood, especially in its three anatomical directions \r\nand their combinations. The gradient in partial pressure of water vapour is also disputed as the \r\nsingle dominant driving potential for the hygroscopic moisture transport. In the project will be, at \r\nfirst, measured isothermal macroscopic properties of moisture transport and storage under \r\nmultiple temperatures. Then, a new experimental setup for non-isothermal experiments will be \r\ndesigned and constructed. Using intended scenarios of non-isothermal conditions across the \r\nsample will be analysed gradients of the partial vapour pressure and of temperature as the two \r\ndriving potentials responsible for the total moisture flow. Based on measured data will be \r\nderived functions of properties for their use in a single-Fickian numerical model with single \r\ndriving potential. The relevancy of the model for the description of non-isothermal transport and \r\nstorage behaviour of wood will be analysed.', '', '', ''),
(543, '', '', 'Projekt se zabývá přípravou kompozitních pasivačních multivrstvev, analýzou jejich \r\nfyzikálněchemických\r\nvlastností a jejich interakcí s ocelí nižší třídy a modifikovaným cementovým pojivem\r\nna bázi CEM I. Důraz bude kladen zejména na adhezní vlastnosti a mechanickou a chemickou\r\nstabilitu v agresivním prostředí působícím uvnitř železobetonových konstrukcí. Použitá\r\ncementová pojiva budou cíleně modifikována tak aby bylo dosaženo jejich nižšího pH.\r\nPasivační multivrstvy na bázi anorganických klastrových molekul a metalických oxidů budou\r\npřipravovány kombinací dip-coatingu a pokročilých plasmo-chemických metod zejména s\r\nvyužitím vysokovýkonného pulzního magnetronového naprašování a výboje v duté katodě.\r\nDosažené poznatky mohou být využity v oblasti antikorozní ochrany betonářské oceli, popř. k\r\ncílené úpravě povrchů ocelí nižších tříd.', 'The project deals with the preparation of composite passivation multilayers, the analysis of their\r\nphysico-chemical properties and their interaction with lower class steel and modified with a\r\ncementitious binder based on CEM I. Emphasis will be placed on adhesion properties and\r\nmechanical and chemical stability in the aggressive environment inside reinforced concrete\r\nstructures. The used cement binders will be purposefully modified to achieve a lower pH.\r\nPassivation multilayers based on inorganic cluster molecules and metal oxides will be prepared\r\nby a combination of dip-coating and advanced plasma-chemical methods, especially with the\r\nuse of high-power pulse magnetron sputtering and discharge in a hollow cathode. The\r\nknowledge gained can be used in the area of anti-corrosion protection of concrete steel, or for\r\nthe targeted treatment of the surfaces of lower grade steels.\r\n', '', '', ''),
(544, '', '', '', '', '', '', ''),
(545, '', '', '', '', '', '', ''),
(546, '', '', '', '', '', '', ''),
(547, '', '', 'Změna klimatu představuje riziko pro fungování ekosystémů v přírodní i člověkem vytvořené \r\nkrajině. V navrhovaném projektu hodláme studovat hydraulické a tepelné vlastnosti přírodních a \r\nměstských povrchů. Vlastnosti půdního povrchu jsou často nevhodně určovány pomocí \r\nběžných metod odběru půdních vzorků a laboratorních analýz – zanedbává se přitom \r\nkomplexní povaha rozhraní půda-atmosféra. Navrhovaný výzkum se pokusí překlenout tuto \r\nmetodickou mezeru kombinací in-situ pozorování s vysokým rozlišením s fyzikálně založeným \r\npřímým a inverzním modelováním toků vody a energie v blízkosti povrchu. Zlepšená \r\ncharakterizace povrchových vlastností usnadní spolehlivější předpovědi reakcí krajiny na \r\nextrémní události (intenzivní srážky, epizody tání sněhu a sucha)', 'Climate change poses a threat to the functioning of ecosystems in both natural and man-made \r\nlandscapes. In the proposed project, we intend to study hydraulic and thermal properties of both \r\nnatural and urban soil surfaces. Surface soil properties are often inappropriately determined \r\nusing routine methods of soil sampling and laboratory analysis - neglecting the complex nature \r\nof the ground-atmosphere interface. The proposed research will try to bridge this \r\nmethodological gap by combining high-resolution observations in situ with physically based \r\ndirect and inverse modeling of near-surface fluxes of water and energy. The improved\r\ncharacterization of surface properties will facilitate more reliable predictions of the landscape \r\nresponses to extreme events (intense rainfalls, snowmelt episodes and droughts).', '', '', ''),
(548, '', '', 'Building park decarbonization and adaptation to climate change, considering the rehabilitation of an obsolete building stock in \r\nEurope, is one of the greatest challenges that must be faced in order to achieve the goals planned for 2050 through a just transition. \r\nSUpeRFACE aims to contribute to this transition actively, through smart retrofitting solutions which ensures most efficient use of \r\nresources compared to business as usual in terms of cost investments, and energy and implementation time savings, and ensuring \r\nadaptation to different building uses and climatic conditions. \r\n \r\nSUpeRFACE solutions, based on the concepts of prefabrication, modularity, integration and adaptation to the case, are a set of \r\nphysical and technological resources (from prefabricated facades, to HVAC efficient systems, or integrated RES and smart and \r\npredictive control systems) already developed in previous research projects, that will be combined to offer a set of market solutions \r\nfor retrofitting, capable of being used in buildings of different nature and use, and ensuring the main end-user needs, the Net Zero \r\nBuildings, the flexibility requirements for Positive Energy Districts, and the main New Bauhaus principles compliance. \r\n \r\nSUpeRFACE solutions will be tested in 3 different (geographical, social, and climatic) physical scenarios in Spain, Estonia, and Greece, \r\nand will be replicated as a proof of concept for the final outcomes for 3 virtual cases, through a free-access digital catalogue and a BIM \r\nlibrary including all the developed set of solutions. For those cases, SUpeRFACE will ensure an overall investment cost reduction of \r\n40%, an implementation time reduction of 90%, and a reduction in primary energy use and associated emissions that ensures an A \r\ncertification for the retrofitted buildings. Moreover, SUpeRFACE solutions will improve the buildings overall environmental \r\nperformance in terms LCC and LCA by integrating Level(s) methodology in all design and operational phases', 'Building park decarbonization and adaptation to climate change, considering the rehabilitation of an obsolete building stock in \r\nEurope, is one of the greatest challenges that must be faced in order to achieve the goals planned for 2050 through a just transition. \r\nSUpeRFACE aims to contribute to this transition actively, through smart retrofitting solutions which ensures most efficient use of \r\nresources compared to business as usual in terms of cost investments, and energy and implementation time savings, and ensuring \r\nadaptation to different building uses and climatic conditions. \r\n \r\nSUpeRFACE solutions, based on the concepts of prefabrication, modularity, integration and adaptation to the case, are a set of \r\nphysical and technological resources (from prefabricated facades, to HVAC efficient systems, or integrated RES and smart and \r\npredictive control systems) already developed in previous research projects, that will be combined to offer a set of market solutions \r\nfor retrofitting, capable of being used in buildings of different nature and use, and ensuring the main end-user needs, the Net Zero \r\nBuildings, the flexibility requirements for Positive Energy Districts, and the main New Bauhaus principles compliance. \r\n \r\nSUpeRFACE solutions will be tested in 3 different (geographical, social, and climatic) physical scenarios in Spain, Estonia, and Greece, \r\nand will be replicated as a proof of concept for the final outcomes for 3 virtual cases, through a free-access digital catalogue and a BIM \r\nlibrary including all the developed set of solutions. For those cases, SUpeRFACE will ensure an overall investment cost reduction of \r\n40%, an implementation time reduction of 90%, and a reduction in primary energy use and associated emissions that ensures an A \r\ncertification for the retrofitted buildings. Moreover, SUpeRFACE solutions will improve the buildings overall environmental \r\nperformance in terms LCC and LCA by integrating Level(s) methodology in all design and operational phases', '', '', ''),
(549, '', '', 'The global goal of zero net emissions by 2050 requires improvements in energy efficiency, electrification of end users and increased \r\npenetration of renewable energy generation. The intermittency of renewable energy and the increasing use of distributed energy \r\nresources put additional pressure on existing grids. In this scenario, the building sector becomes a critical element in overcoming \r\ncurrent challenges. With the ability to produce, consume, store, sell and buy energy, buildings become active participants in the \r\nbuildings-to-grid ecosystem. \r\nFLEXeON aims to enhance energy flexibility of buildings though the development of advanced digital technologies, including \r\nsensors, controls, and intelligent analytics, enabling the transformation of the building sector into efficient, grid-interactive buildings \r\nto provide flexibility services. \r\nFLEXeON is designed to cover the entire value chain of the B2G ecosystem. The consortium includes a good representation of \r\nresearch institutions, electricity market operators, industry, SMEs and standardisation bodies to maximise the impact of the project \r\nresults. The flexibility solutions developed in the FLEXeON project will be demonstrated in 4 different ecosystems covering 4 \r\ncountries (i.e. Spain, Finland, Croatia and the Czech Republic) with different electricity markets, climate zones, building typologies and \r\nnational contexts. \r\nThe four national ecosystems will also involve key players and experts from the grid and building perspective to ensure identification \r\nof specific market needs. This approach has already started at the proposal stage with a good representation of stakeholders such as \r\nDistribution System Operators, Electricity Trading Companies, National Energy Agencies and Ministries. The value chain covered by \r\nFLEXeON includes (i) methodologies and assessment tools to evaluate the flexibility potential of buildings according to the technical \r\nbuilding systems, (ii) definition of the interoperability framework and its requ', 'The global goal of zero net emissions by 2050 requires improvements in energy efficiency, electrification of end users and increased \r\npenetration of renewable energy generation. The intermittency of renewable energy and the increasing use of distributed energy \r\nresources put additional pressure on existing grids. In this scenario, the building sector becomes a critical element in overcoming \r\ncurrent challenges. With the ability to produce, consume, store, sell and buy energy, buildings become active participants in the \r\nbuildings-to-grid ecosystem. \r\nFLEXeON aims to enhance energy flexibility of buildings though the development of advanced digital technologies, including \r\nsensors, controls, and intelligent analytics, enabling the transformation of the building sector into efficient, grid-interactive buildings \r\nto provide flexibility services. \r\nFLEXeON is designed to cover the entire value chain of the B2G ecosystem. The consortium includes a good representation of \r\nresearch institutions, electricity market operators, industry, SMEs and standardisation bodies to maximise the impact of the project \r\nresults. The flexibility solutions developed in the FLEXeON project will be demonstrated in 4 different ecosystems covering 4 \r\ncountries (i.e. Spain, Finland, Croatia and the Czech Republic) with different electricity markets, climate zones, building typologies and \r\nnational contexts. \r\nThe four national ecosystems will also involve key players and experts from the grid and building perspective to ensure identification \r\nof specific market needs. This approach has already started at the proposal stage with a good representation of stakeholders such as \r\nDistribution System Operators, Electricity Trading Companies, National Energy Agencies and Ministries. The value chain covered by \r\nFLEXeON includes (i) methodologies and assessment tools to evaluate the flexibility potential of buildings according to the technical \r\nbuilding systems, (ii) definition of the interoperability framework and its requ', '', '', ''),
(551, '', '', 'Cílem projektu je vývoj metodiky detekce poškození mostních konstrukcí pomocí optických\r\nvláken s distribuovaným snímáním za účelem prodloužení jejich životnosti a tím dosažení snížení\r\nenvironmentálních dopadů stavby. Důležitou částí projektu je vývoj spojení optického vlákna pro\r\ndistribuované snímání s podkladem a jeho ochrana před klimatickými podmínkami a externími\r\nvlivy. Dále bude v rámci projektu pro tento způsob snímání vyvinut systém sběru dat, jeho přenos\r\nna cloud a další způsob zpracování. Vyvinuté technologie budou následně ověřeny na reálné\r\npilotní aplikaci na ocelovém a betonovém mostě, který bude vybrán ve spolupráci s Ředitelstvím\r\nsilnic a dálnic či Správou železnic. Na pilotní aplikaci budou demonstrovány a ověřeny výsledky a\r\npoznatky získané v rámci projektu.', 'The aim of the project is to develop a methodology for the detection of damage of bridge\r\nstructures using distributed sensing optical fibers in order to prolong their service life and\r\nthereby achieve a reduction in the environmental impact of the structure. An important part of\r\nthe project is the development of a distributed sensing optical fibre connection to the surface and\r\nits protection from climatic conditions. Furthermore, the project will develop a data storage\r\nsystem for this type of sensing, its transfer to the cloud and further processing. The developed\r\ntechnologies will then be verified on a real pilot application on steel and concrete bridge. The pilot\r\napplication will demonstrate and validate the results and findings of the project.', '', '', ''),
(552, '', '', 'Zkonstruované technosoly hrají klíčovou roli v funkci modrozelené infrastruktury (MZI), přičemž \r\njejich hydraulické vlastnosti jsou rozhodující pro optimální výkon prvků MZI, jako jsou zelené \r\nstřechy a infiltrační průlehy. Tento projekt se zaměřuje na vývoj algoritmů schopných \r\npředpovídat hydraulické tepelné vlastnosti směsí substrátů používaných v MZI získaných na \r\nzákladě rozsáhlé experimentální studie. Cílem studie je s využitím primárních i recyklovaných \r\nmateriálů, včetně různých minerálních a organických složek, vytvořit predikční model, který \r\nzohlední jednotlivé vlastnosti vstupních materiálů, jejich poměrné složení a následné procesy \r\npo instalaci. Očekávaným výsledkem je lepší porozumění vlivu složek na výsledné \r\ncharakteristiky směsi', 'Constructed Technosols play a pivotal role in the efficacy of blue-green infrastructure (BGI), \r\nwith their hydraulic properties being crucial for the optimal performance of BGI components like \r\ngreen roofs and infiltration swales. This project focuses on the development of predictive \r\nalgorithms capable of forecasting the hydraulic and thermal characteristics of substrate mixtures \r\nused in BGI based on a large experimental study. By utilizing both primary and recycled \r\nmaterials, including a variety of mineral and organic components, the study aims to establish a \r\npredictive model that accounts for the individual properties of input materials, their proportional \r\ncomposition, and the subsequent processes post-installation. The expected result is a better \r\nunderstanding of the influence of the components on the resulting mixture characteristics.', '', '', ''),
(553, '', '', 'V souvislosti s probíhající změnou klimatu lze očekávat nárůst extrémních projevů počasí, zvyšování teploty,\r\nzměnu rozložení srážek v průběhu roku a zejména jejich vyšší intenzitu. Zelené střechy jsou považovány za\r\njedno z řešení adaptace a zmírnění tohoto klimatického extrému. Díky navyšování evapotranspirace povrchu\r\npomáhají snižovat negativní projevy městského tepelného ostrova (UHI) a zvyšují vlhkost okolního vzduchu.\r\nPřínosy zelených střech však mají určitá omezení. Vysušená zelená střecha, například poskytuje menší chladicí\r\núčinek než tzv. reflexní střecha. Pokud se ale vlhkost substrátu zelené střechy zvýší zavlažováním, je dosaženo\r\nmnohem lepšího ochlazovacího účinku. Využití pitné vody k zavlažování zelených střech je neudržitelné a\r\ndrahé. Dešťová voda je v čase nevyrovnaným zdrojem, jehož stálost se bude dle predikcí spíš snižovat.\r\nZelenou střechu je však možné zavlažovat i šedou vodou, kterou je ovšem vhodné před použitím upravit na\r\nparametry užitkové vody. Právě k tomuto účelu může sloužit střešní umělý mokřad, který je ve formě\r\nmokřadního žlabu integrální součástí navrhovaného řešení a funguje podobně jako kořenová čistírna\r\nodpadních vod. V kombinaci s vhodně navrženou zelenou střechou vzniká hybridní mokřadně-extenzivní zelená\r\nstřecha překonávající nedostatky klasických, často suchých a nefunkčních, zelených střech.', '', '', '', ''),
(554, '', '', '', '', '', '', ''),
(555, '', '', '', '', '', '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `projekt_partneri`
--

CREATE TABLE `projekt_partneri` (
  `idProjektu` int(11) NOT NULL COMMENT 'PK+CK propojující se záznamem v tab.''projekt''',
  `partner1` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'id z tabulky externi_partneri_firmy db.obecne',
  `partner2` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'id z tabulky externi_partneri_firmy db.obecne',
  `partner3` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `partner4` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'id z tabulky externi_partneri_firmy db.obecne',
  `partner5` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'id z tabulky externi_partneri_firmy db.obecne',
  `partner6` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'id z tabulky externi_partneri_firmy db.obecne',
  `partner7` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'id z tabulky externi_partneri_firmy db.obecne',
  `partner8` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'id z tabulky externi_partneri_firmy db.obecne',
  `partner9` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'id z tabulky externi_partneri_firmy db.obecne',
  `partner1_osoba` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CK, id kontaktní osoby v tab.externi_partneri_kontakty db.obecne (0=nebylo přiřazeno) ',
  `partner2_osoba` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CK, id kontaktní osoby v tab.externi_partneri_kontakty db.obecne (0=nebylo přiřazeno) ',
  `partner3_osoba` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CK, id kontaktní osoby v tab.externi_partneri_kontakty db.obecne (0=nebylo přiřazeno) ',
  `partner4_osoba` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CK, id kontaktní osoby v tab.externi_partneri_kontakty db.obecne (0=nebylo přiřazeno) ',
  `partner5_osoba` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CK, id kontaktní osoby v tab.externi_partneri_kontakty db.obecne (0=nebylo přiřazeno) ',
  `partner6_osoba` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CK, id kontaktní osoby v tab.externi_partneri_kontakty db.obecne (0=nebylo přiřazeno) ',
  `partner7_osoba` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CK, id kontaktní osoby v tab.externi_partneri_kontakty db.obecne (0=nebylo přiřazeno) ',
  `partner8_osoba` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CK, id kontaktní osoby v tab.externi_partneri_kontakty db.obecne (0=nebylo přiřazeno) ',
  `partner9_osoba` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CK, id kontaktní osoby v tab.externi_partneri_kontakty db.obecne (0=nebylo přiřazeno) ',
  `partner1_kontakt` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `partner2_kontakt` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `partner3_kontakt` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `partner4_kontakt` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `partner5_kontakt` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `partner6_kontakt` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `partner7_kontakt` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `partner8_kontakt` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `partner9_kontakt` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Přidělení partneři (z tab.externi_partneri_firmy db.obecne) k jednotlivým projektům';

--
-- Dumping data for table `projekt_partneri`
--

INSERT INTO `projekt_partneri` (`idProjektu`, `partner1`, `partner2`, `partner3`, `partner4`, `partner5`, `partner6`, `partner7`, `partner8`, `partner9`, `partner1_osoba`, `partner2_osoba`, `partner3_osoba`, `partner4_osoba`, `partner5_osoba`, `partner6_osoba`, `partner7_osoba`, `partner8_osoba`, `partner9_osoba`, `partner1_kontakt`, `partner2_kontakt`, `partner3_kontakt`, `partner4_kontakt`, `partner5_kontakt`, `partner6_kontakt`, `partner7_kontakt`, `partner8_kontakt`, `partner9_kontakt`) VALUES
(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(2, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Karl, jan.karl@tupo.izscr.cz', 'VŠCHT\r\n', '', '', '', '', '', '', ''),
(3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(4, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Magdalena Kracík Štorkánová , <mozaikart.cz@gmail.com>', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(5, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Ivo Jakubec, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(8, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Slanina,  <petr.slanina@wieden.cz>', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(11, 54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Petr Holub, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(12, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Zuzana Richtrová, zuzana.richtrova@korado.cz\r\ntel: 601130588', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(13, 59, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Klaus Behr, Eva Behr <eva.behr@bhcjilove.cz>', 'Miroslav Šamata, samata@samata.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(14, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Šenfeldr, senfeldr@rdrymarov.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(16, 44, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Dvořák Rostislav, Rostislav.Dvorak@liko-s.cz', 'Pavla Mocová, pavla.mocova@mendelu.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(17, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jiří Dostál, Vladimír Havlena, jiri.dostal@cvut.cz, Vladimir.Havlena@Honeywell.com', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(18, 62, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Zdeněk Lyčka, LING <ling.krnov@centrum.cz>', 'Ivo Hain, Jakub Mlnařík, hain@svum.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(19, 36, 108, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 211, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jakub Mráček, jakub.mracek@nwt.cz', 'Jiří Cigler\r\ncigler@feramat.com\r\n+420 776 232 214', 'Jan Konhefr, konhefr@konhefr.cz', '', '', '', '', '', ''),
(20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(21, 15, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Šenfeldr, senfeldr@rdrymarov.cz', 'Vlastik Bílek, vlastimil.bilek@vsb.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bc. Lucie Vacková\r\nOdbor výzkumu, vývoje a inovací\r\nT +420 224 853 173\r\nvackova@mpo.cz\r\nNa Františku 32, 110 15 Praha 1\r\nwww.mpo.cz\r\nNa Františku 32, 110 15 Praha 1\r\nwww.mpo.cz\r\n\r\n', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(24, 21, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'MUDr. Barbora East, barbora.east@gmail.com\r\n\r\nKristýna Beldová <kristyna.beldova@lfmotol.cuni.cz> - administrativa', 'Andrea Staffa, andrea_mickova@labdemo.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(25, 17, 18, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'prof. MuDr. Ladislav Plánka, Ph. D., lplanka@seznam.cz', 'prof. Ing. Martin Trunec, Dr., trunec@fme.vutbr.cz', 'MVDr. Eduard Göpfert, Ph. D., gopfert@vri.cz', '', '', '', '', '', ''),
(26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(39, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'undefined', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(43, 21, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'MUDr. Barbora East, barbora.east@gmail.com', 'Michal Crha, crham@vfu.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(45, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Otýs , OtysJan@azs98.cz', 'Jan Otýs; tel: 739062676 e-mail: Jan Otýs <OtysJan@azs98.cz>', '', '', '', '', '', '', ''),
(46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'zbozieva@fel.cvut.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(49, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Kamila Gregorová <gregokam@fel.cvut.cz>\r\ntel :777 086 994', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(51, 18, 41, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 207, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Zděnek Dufek\r\ndufek.z@fce.vutbr.cz', 'Eva Slavětínská - eva.slavetinska@tul.cz', 'Pavla Mocová, pavla.mocova@mendelu.cz', '', '', '', '', '', ''),
(52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(56, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jiří Musil, jiri.musil@technofiber.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(57, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Ladislav Šašek +420323601615 ladislav.sasek@safibra.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jan Široký, Ph.D, jan.siroky@energocentrum.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(59, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Michaela Víchová', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(61, 56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Petr Zahradník , petr.zahradnik@czgbc.org', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(62, 41, 49, 48, 50, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Tůma, petr.tuma@tul.cz', 'Ing. CYRIL SVOZIL, c.svozil@fenixgroup.cz', 'Cyril Svozil, Jr, cyril.svozil@fenixgroup.cz', 'Michal Pavlas, michal.pavlas@wafe.cz', 'Jan Běťák, jan.betak@regulus.cz', '', '', '', ''),
(63, 15, 138, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Šenfeldr, senfeldr@rdrymarov.cz', 'Petr Matyáš, Matyas@di5.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(64, 18, 55, 136, 135, 0, 0, 0, 0, 0, 207, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Zděnek Dufek\r\ndufek.z@fce.vutbr.cz', 'Jan Otýs , OtysJan@azs98.cz', 'Roman Dunda, dunda@sedumtop.cz', 'Ing. Vladislav Hynk , hynk@trest.cz', '', '', '', '', ''),
(65, 15, 55, 137, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Šenfeldr, senfeldr@rdrymarov.cz', 'Jan Otýs , OtysJan@azs98.cz', 'Jiří Chalupnik , j.chalupnik@kronospan.cz', '', '', '', '', '', ''),
(66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(67, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(68, 114, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 114, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Vašíček\r\nvasicek@zlinskestavby.cz\r\n+420 776 766 390', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(69, 2, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 211, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Martin Cmíral, martin.cmiral@leeftech.com,marketa.adamcova@leeftech.com', 'Jiří Cigler\r\ncigler@feramat.com\r\n+420 776 232 214', '', '', '', '', '', '', ''),
(70, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ludek Straka, <strakal@porovnanienergii.cz>', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(71, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Čeněk Vašák, vasak@gtprogres.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(72, 23, 24, 27, 26, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Javier Etayo Lezaun, jetayole@navarra.es', 'doia Madariaga López, imadaril@nasuvinsa.es', 'Tomáš Perutka, tomas.perutka@eazk.cz', 'Jimmy Johansson, Jimmy.johansson@lnu.se', 'Lorenzo Federiconi, lorenzo.federiconi@regione.marche.it', '', '', '', ''),
(73, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(74, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(75, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Petr Pokora, pokora@elpramo.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(76, 143, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Milan Ceeh, milan.ceeh@siemens.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(77, 41, 140, 139, 138, 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Tůma, petr.tuma@tul.cz', 'Pokrivčák, Milan, milan.pokrivcak@knaufinsulation.com', 'Nyč, Miroslav, Nyc.Miroslav@knauf.cz', 'Petr Matyáš, Matyas@di5.cz', 'Robert Šinkner, robert.sinkner@tkpgeo.cz', '', '', '', ''),
(78, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(80, 39, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jorge Corker, jcorker@ipn.pt', 'Petra Colantonio, petra.colantonio@fenixtnt.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(81, 133, 134, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 653, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Francesco  Reda, Francesco.Reda@vtt.fi', 'David Škorňa\r\ndavid.skorna@mestokladno.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(82, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(84, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(85, 30, 32, 31, 35, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Katerina Medkova, katerina.medkova@lab.fi', 'Martin Kikas, Martin.kikas@trea.ee', 'Daniel Encinas , dencinas@agenex.org', 'christian.a.cordina@gov.mt, Christian Cordina', 'Martin Dobler, martin.dobler@fhv.at', '', '', '', ''),
(86, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(87, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bhavna Tripathi, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(89, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(90, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(91, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'prof. Ing. Václav Krajník, CSc.', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(93, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Barbora Machová, MBA, machovab@tcmach.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(96, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Barbora Machová, MBA, machovab@tcmach.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(97, 52, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ivo Hain, Jakub Mlnařík, hain@svum.cz', 'Čeněk Vašák, vasak@gtprogres.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(98, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(99, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Čeněk Vašák, vasak@gtprogres.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(101, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(104, 140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Pokrivčák, Milan, milan.pokrivcak@knaufinsulation.com', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(105, 129, 130, 15, 131, 132, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Maria Founti, mfou@central.ntua.gr', 'Petra Colantonio, petra.colantonio@fenixtnt.cz', 'Petr Šenfeldr, senfeldr@rdrymarov.cz', 'Juraj Mázik, juraj.mazik@recuair.com', 'Pavel Koláček, kolacek@pavelkolacek.com', '', '', '', ''),
(106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(109, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(110, 678, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 409, 410, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jiří Kunecký, PhD.', 'Ing. Václav Sebera, Ph.D.', '', '', '', '', '', '', ''),
(111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(114, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ivo Hain, Jakub Mlnařík, hain@svum.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(115, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(116, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(118, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(119, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(120, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(121, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Šenfeldr, senfeldr@rdrymarov.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(122, 65, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Daniel Jesenský Ph.D. M.Sc. MBA., 602 205 059, daniel.jesensky@spectrasol.cz ', 'PhDr. Jana Kopřivová Ph.D., 604 253 748; 283 088 474, jana.koprivova@nudz.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(123, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Otýs, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(124, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(126, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(128, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(129, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(130, 68, 67, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. ing. Michal Staša, ', 'Doc. RNDr. Zdeňka Bendová Ph.D., ', '', '', '', '', '', '', ''),
(131, 69, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Rostislav Haufer, Jednatel, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(132, 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'MgA. Přemysl Kokeš, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(133, 71, 72, 73, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'plukovník doc. Ing. Mgr. David Ullrich Ph.D., MBA, ', 'Mgr. Ivan Struhár Ph.D., ', 'doc. Ing. Jiří Koleňák Ph.D., MBA, ', '', '', '', '', '', ''),
(134, 74, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bc. Tereza Zajíčková DiS., ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(135, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(136, 75, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. Eliška Bartošová, ', 'Ing. Tomáš Mejzlík, ', '', '', '', '', '', '', ''),
(137, 77, 78, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Adam Pajgr, ', 'Lukáš Tóth M.Phil., ', '', '', '', '', '', '', ''),
(138, 79, 80, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80, 206, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Ondřej Koutník, ', 'Ing. Miroslav Juhas', 'prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík', '', '', '', '', '', ''),
(139, 82, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Prof. Ing. Jan Vítek CSc., FEng, ', 'Ing. Jakub Maršálek , ladislav.sasek@safibra.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(140, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. František Šťastný, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(141, 84, 85, 86, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', ', ', ', ', '', '', '', '', '', ''),
(142, 173, 87, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Lars O. Nord <lars.nord@ntnu.no>;', 'Luca Riboldi <Luca.Riboldi@sintef.no>', 'Čeněk Vašák, vasak@gtprogres.cz', '', '', '', '', '', ''),
(143, 88, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Vojtěch Nosek, +420 777 312 839, vojtech.nosek@inosens.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(144, 84, 89, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', ', ', 'Jiří Cigler, cigler@feramat.com', '', '', '', '', '', ''),
(145, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(146, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(148, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(149, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(150, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '1) OTH Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring 23, 92224 Amberg , Germany; Laura Weber +49/(0)9621/482-3436, la.weber@oth-aw.de\r\n2) APES, U Voborníků 10/852, 190 00 Praha 9; Radim Kohoutek, +420 602 538 228, radim.kohoutek@apes.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(151, 91, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(152, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. Eliška Bartošová, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(153, 75, 76, 92, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. Eliška Bartošová, ', 'Ing. Tomáš Mejzlík, ', 'Ondřej Kašpárek M.A., ', '', '', '', '', '', ''),
(154, 93, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'JUDr. Hanák Jakub Ph.D. et Ph.D., ', 'Ing. et Ing. Kristýna Kuhrová, ', '', '', '', '', '', '', ''),
(155, 96, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Bouchal M.Phil., ', 'Ing. Jarmila Cikánková, ', '', '', '', '', '', '', ''),
(156, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(157, 97, 98, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Ladislav Matuška, ', 'Petra Ptáčková, ', '', '', '', '', '', '', ''),
(158, 36, 5, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jakub Mráček, jakub.mracek@nwt.cz', 'Jiří Cigler, cigler@feramat.com', 'Jan Konhefr, konhefr@konhefr.cz', '', '', '', '', '', ''),
(159, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Petr Pokora, pokora@elpramo.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(160, 99, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'doc. Ing. Petr Houdek Ph.D., ', 'doc. Ing. Petr Máca Ph.D., ', '', '', '', '', '', '', ''),
(161, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Lucie Povolná, ; tel.: 774726604; e-mail: lucie.povolna@ujep.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(162, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(163, 77, 101, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Adam Pajgr, ', 'Ing. David Petr, ', '', '', '', '', '', '', ''),
(164, 78, 96, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Lukáš Tóth M.Phil., ', 'Petr Bouchal M.Phil., ', '', '', '', '', '', '', ''),
(165, 71, 72, 73, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'plukovník doc. Ing. Mgr. David Ullrich Ph.D., MBA, ', 'Mgr. Ivan Struhár Ph.D., ', 'doc. Ing. Jiří Koleňák Ph.D., MBA, ', '', '', '', '', '', ''),
(167, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(168, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(170, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(171, 102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jana Smržová, smrzova@alteko.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(172, 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'MgA. Přemysl Kokeš, ', 'kokes@ai5.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(173, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jan Široký, Ph.D, jan.siroky@energocentrum.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(174, 103, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Radek Jánský, radek.jansky@zebr.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(175, 104, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Pavlína Nevšímalová, nevsimalova.pavlina@nevsimal.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(176, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Otýs, otysjan@azs98.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(177, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jiří Bracháček, jiri.brachacek@dek-cz.com', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(178, 106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jindřich Syrovátka, syrovatka@excon.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(179, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(180, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Radana Šrubářová, rsrubarova@expect-it.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(181, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Ondřej Nývlt, nyvlt@feramat.com\r\n\r\nMgr. Anna Paek\r\nBack Office\r\nt: +420 605 971 352 / e: paek@feramat.com\r\n\r\n \r\n\r\nFeramat Energies s.r.o. /  Prokopových 827/3, 158 00 Praha 5\r\nenergize your thinking at www.feramat.com\r\n\r\n', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(182, 109, 110, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Tomáš Voříšek, tomas.vorisek@svn.cz', ', ', '', '', '', '', '', '', ''),
(183, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Milada Matiovská, milada.matiovska@quantumas.cz\r\nMiroslav Přibyl pribyl@pvmp.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(184, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Martin Krupa, krupa@ecmsystem.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(185, 112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Rostislav Zapletal, zapletal@hydrosystem.eu', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(186, 113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jaromír Charvát, j.charvat@softlink.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(187, 114, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Vašíček, vasicek@zlinskestavby.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(188, 116, 115, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Kateřina Horáková, khorakova@siczlin.cz', ', ', '', '', '', '', '', '', ''),
(190, 117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Michal Mára, mara@mob-bars.com', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(198, 118, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Romana Sojáková, romana.sojakova@ekolagroup.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(199, 119, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jindřich Tolar, tolar@techtranspt.com', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(200, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veronika Hesová, veronika.hesova@windowholding.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(201, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(202, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(203, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(204, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(205, 122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'James Evans, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(206, 123, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(207, 124, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(208, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(209, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(210, 173, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Inger Andresen, inger.andresen@ntnu.no', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(211, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(212, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(213, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'RNDr. Viktor Třebický, viktor.trebicky@ci2.co.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(214, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. František Šťastný, stastny@nanopower.eu', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(215, 114, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Vašíček, vasicek@zlinskestavby.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(216, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'ETH Zurich\r\nAdministrativa: Walzer Annette,+41 44 633 46 32, walzer@ibi.baug.ethz.ch \r\nMentor:Habert Guillaume, +41 44 633 05 60; habert@ibi.baug.ethz.ch', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(217, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'zatím nedefinován', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(218, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'bude upřesněno', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(219, 144, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Aneta Šrajerová, DiS. , srajerova@VYRTYCH.CZ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(220, 145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Monika Petrášová, monika.petrasova@ss-gd.com', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(221, 146, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Michal Bartal, m.bartal@efacz.com', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(223, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Magdalena Kracík Štorkánová , <mozaikart.cz@gmail.com>', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(224, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Otýs , OtysJan@azs98.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(225, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(226, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(227, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(228, 148, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Pavla Novotná\r\npavla@ecokit.cz\r\n724 306 363', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(229, 149, 150, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', ', ', '', '', '', '', '', '', ''),
(230, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Anatolijs.Borodinecs@rtu.lv', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(231, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(232, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Otýs , OtysJan@azs98.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(233, 151, 152, 153, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', ', ', ', ', '', '', '', '', '', ''),
(234, 52, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ivo Hain, Jakub Mlnařík, hain@svum.cz', 'Miroslav Šamata\r\nsamata@samata.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(235, 68, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. ing. Michal Staša, \r\nřešitel Tomáš Voříšek (tomas.vorisek@svn.cz), \r\nvlastník ISTA Václav Šebek (vaclav.sebek@svn.cz)', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(236, 154, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Martin Daněk , Ph.D, ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(237, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Běťák, jan.betak@regulus.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(238, 38, 150, 155, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jiří Musil, jiri.musil@technofiber.cz', ', ', ', ', '', '', '', '', '', ''),
(239, 156, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(240, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(241, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(242, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(243, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(244, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(245, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(246, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 211, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jiří Cigler\r\ncigler@feramat.com\r\n+420 776 232 214', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(247, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'undefined', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(248, 157, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 157, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jana Závodská\r\npronanotech.jh@gmail.com\r\n777232696', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(249, 158, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(250, 146, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Michal Bartal, m.bartal@efacz.com', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(252, 159, 160, 77, 162, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Kateřina Dostálová , dostalova@vurv.cz', ', ', 'Ing. Adam Pajgr, ', ', ', ', ', '', '', '', ''),
(253, 164, 165, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'ondrej.zalesak@elixeum.cloud', 'vasicek@rozvojova.eu', '', '', '', '', '', '', ''),
(255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(256, 113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jaromír Charvát, j.charvat@softlink.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(257, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Martin Krupa, martin.krupa@ecmsystem.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(258, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Radana Šrubářová, rsrubarova@expect-it.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(259, 166, 167, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Tomáš Tykal, t.tykal@energy-cluster.cz', 'Ing. Pavel Spilka, pavel.spilka@loydgroup.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(260, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jan Široký, Ph.D, jan.siroky@energocentrum.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(261, 168, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Radek Baláš, office.prague@econetof.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(262, 168, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Radek Baláš, office.prague@econetof.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(263, 169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Radek Baláš, office.prague@econetof.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(264, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(265, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(266, 170, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veronika Černická, vcernicka@alimex.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(269, 122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(270, 171, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 171, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Frankowski', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(271, 123, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(272, 173, 173, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Prof. Annemie Wyckmans (Mrs.)\r\nannemie.wyckmans@ntnu.no', 'elisa.j.de.andrade@ntnu.no\r\ninger.andresen@ntnu.no', '', '', '', '', '', '', ''),
(273, 172, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ', ', ', ', '', '', '', '', '', '', ''),
(275, 172, 84, 53, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 172, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Radovan Vacek', ', ', ', ', ', ', '', '', '', '', ''),
(277, 174, 175, 176, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ',', ', ', ', ', '', '', '', '', '', ''),
(278, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Dr. Berit Time (Mrs.)\r\nberit.time@sintef.no', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(279, 173, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Prof. Annemie Wyckmans (Mrs.)\r\nannemie.wyckmans@ntnu.no', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(282, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Radek Baláš\r\noffice.prague@econetof.cz\r\n+ 420 223 000 908', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(283, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(284, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(285, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(286, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(287, 41, 181, 182, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Tůma\r\npetr.tuma@tul.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(288, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(289, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Radek Baláš\r\noffice.prague@econetof.cz\r\n+ 420 223 000 908', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(290, 81, 41, 14, 214, 647, 0, 0, 0, 0, 81, 41, 14, 294, 295, 0, 0, 0, 0, 'prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík', 'Petr Tůma\r\npetr.tuma@tul.cz', '', 'prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.', 'Mgr. Přemysl Volf, Ph.D.', '', '', '', ''),
(291, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(292, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(293, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(294, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(295, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(296, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(297, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(299, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(301, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(302, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(303, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(304, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(306, 191, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 188, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Vojtěch Nosek\r\nvojtech.nosek@unico.ai\r\n777312839', 'Vojtěch Nosek\r\nvojtech.nosek@unico.ai\r\n777312839', '', '', '', '', '', '', ''),
(307, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(308, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(309, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(310, 192, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 189, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Michal Abrahám\r\noppik@renards.cz\r\n733130844', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(311, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(312, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(313, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(314, 676, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 402, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Dr. Alberto de la Fuente Antequera\r\nalbert.de.la.fuente@upc.edu', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(315, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(316, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(317, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(319, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(320, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(321, 397, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 568, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. Pavel Jovanovič', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(322, 769, 770, 771, 772, 774, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(323, 83, 635, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 251, 249, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'stastny@nanopower.eu\r\n773 641 396', 'mpopovic@svsfem.cz\r\n+420724895456', 'petr.zaruba@tuvsud.com', '', '', '', '', '', ''),
(324, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(325, 155, 38, 150, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 155, 38, 150, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 'Jiří Musil\r\njiri.musil@technofiber.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(326, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Otýs\r\notysjan@azs98.cz\r\n+420 739 062 676', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(327, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Daniel Jesenský Ph.D. M.Sc. MBA.', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(328, 193, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 190, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Tomáš Pelikán\r\npelikan@mgrd.cz\r\n724670752', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(329, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(330, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(331, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. et Ing. Kristýna Kuhrová', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(334, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(335, 213, 214, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 223, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Michal Abrahám\r\noppik@renards.cz\r\n733130844', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(336, 229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(337, 630, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(338, 473, 631, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 494, 497, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. Šárka Tomanová\r\nsarka.tomanová@sanceprobudovy.cz \r\n+420 721 611 831', 'Mgr. Milan Kučera\r\nkucera@akccs.cz \r\n+420 224 827 884', '', '', '', '', '', '', ''),
(339, 57, 632, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(341, 633, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 246, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Emir Nezirić\r\nemir.neziric@unmo.ba\r\n+38761327410', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(342, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jan Široký, Ph.D\r\njan.siroky@energocentrum.cz\r\n+420724030150', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(343, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(344, 675, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Dr. Rongling Li\r\nliron@byg.dtu.dk\r\n+45 4525 1806', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(345, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(346, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(347, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(348, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(349, 93, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 93, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'JUDr. Hanák Jakub Ph.D. et Ph.D.', 'Ing. et Ing. Kristýna Kuhrová', '', '', '', '', '', '', ''),
(350, 77, 573, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 414, 416, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. arch. Jaromír Hainc Ph.D.\r\nhainc@ipr.praha.eu\r\n+420 770 122 688 ', 'Ing. arch. Michaela Kloudová\r\nmichaela.kloudova@pdspraha.eu \r\n+42077117917', '', '', '', '', '', '', ''),
(351, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 418, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing.  Kateřina Vodseďálková Ph.D.\r\nvodsedalkova@nanopharma.cz\r\n+420 734 787 523', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(352, 679, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 420, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Karolína Barič M.Sc.\r\nkarolina.baric@rethinkarch.cz\r\n+420 607 976 174 ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(353, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 423, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. Vojtěch Kotecký Ph.D.', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(355, 23, 24, 27, 26, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Javier Etayo Lezaun, jetayole@navarra.es', 'doia Madariaga López, imadaril@nasuvinsa.es', 'Tomáš Perutka, tomas.perutka@eazk.cz', 'Jimmy Johansson, Jimmy.johansson@lnu.se', 'Lorenzo Federiconi, lorenzo.federiconi@regione.marche.it', '', '', '', ''),
(356, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(357, 30, 32, 31, 35, 34, 0, 0, 0, 0, 30, 32, 31, 35, 34, 0, 0, 0, 0, 'Katerina Medkova\r\nkaterina.medkova@lab.fi\r\n+358447085011', 'Martin Kikas\r\nMartin.kikas@trea.ee\r\n+372 5245225', 'Daniel Encinas \r\ndencinas@agenex.org\r\n+34924262161', 'christian.a.cordina@gov.mt\r\nChristian Cordina\r\n+356 22156311', 'Martin Dobler\r\nmartin.dobler@fhv.at\r\n+43 (0)5572 792 7126', '', '', '', ''),
(358, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(359, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jiří Musil\r\njiri.musil@technofiber.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(360, 383, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 367, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Bohumil Cimbál\r\nbohumil.cimbal@atrea.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(361, 693, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(362, 102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jana Smržová\r\nsmrzova@alteko.cz\r\n+420 774 629 605', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(363, 694, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(364, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ivo Hain, Jakub Mlnařík\r\nhain@svum.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(365, 695, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(366, 696, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(367, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jan Široký, Ph.D\r\njan.siroky@energocentrum.cz\r\n+420724030150', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(368, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(369, 56, 473, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 598, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Simona Kalvoda\r\nsimona.kalvoda@czgbc.org\r\n602221966', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(370, 791, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 590, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Elisabete Teixeira\r\nelisabeterodriguest@gmail.com\r\n+351 253 510 994', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(371, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(372, 69, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Rostislav Haufer, Jednatel', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(373, 142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(374, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(375, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(376, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(377, 56, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 423, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Petr Zahradník \r\npetr.zahradnik@czgbc.org\r\n+420602253262', 'Mgr. Vojtěch Kotecký Ph.D.\r\nvojtech.kotecky@czp.cuni.cz\r\n+420 604 202 470', '', '', '', '', '', '', ''),
(378, 464, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 457, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Tomáš Vanický', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(379, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(380, 792, 575, 793, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 592, 595, 597, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'doc. Ing. Jan Nevima Ph.D.\r\nnevima@opf.slu.cz\r\n+420 728 854 443', 'Ing. Daniel Konczyna\r\nkonczyna@beepartner.cz\r\n+420 725 743 536', 'doc. RNDr. Petr Rumpel Ph.D.\r\npetr.rumpel@osu.cz\r\n+420 731 505 360', '', '', '', '', '', ''),
(381, 719, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(382, 720, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(383, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Radana Šrubářová\r\nrsrubarova@expect-it.cz\r\n+420 724 753 662', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(384, 262, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 391, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ondřej Nehasil\r\nnehasil.ondrej@mandik.cz\r\n774 995 159', 'Ing. Jan Široký, Ph.D\r\njan.siroky@energocentrum.cz\r\n+420724030150', '', '', '', '', '', '', ''),
(385, 229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 303, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'JAKUB MAŠČUCH', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(386, 229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 303, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'JAKUB MAŠČUCH', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(387, 722, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 685, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Pavel Dvořáček\r\ndvoracek@narran.cz\r\n+420 777 618 751', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(388, 88, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Včelák\r\njan.vcelak@inosens.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(389, 723, 116, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 116, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 'Ing. Kateřina Horáková\r\nkhorakova@siczlin.cz\r\n+420 724 820 421', '', '', '', '', '', '', ''),
(390, 724, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(391, 225, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 239, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bc. Jiří Ježek\r\nj.jezek@bova-nail.cz\r\n+420 606 515 409', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(392, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jan Široký, Ph.D\r\njan.siroky@energocentrum.cz\r\n+420724030150', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(393, 725, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(394, 726, 727, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 'Ing. Tomáš Tykal\r\nt.tykal@energy-cluster.cz\r\n+420720020285', '', '', '', '', '', ''),
(396, 7, 159, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 159, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Čeněk Vašák\r\nvasak@gtprogres.cz\r\n499 841 216', 'Ing. Kateřina Dostálová \r\ndostalova@vurv.cz\r\n733 293 524', '', '', '', '', '', '', ''),
(397, 728, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(398, 726, 727, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(399, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(400, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. et Ing. Kristýna Kuhrová', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(402, 145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Monika Petrášová\r\nmonika.petrasova@ss-gd.com\r\n602 218 594', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(403, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(404, 731, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 468, 469, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. Marek Baxa\r\nmb@animalab.cz\r\n+420 736 462 258', 'Doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.\r\nzdenka.bendova@natur.cuni.cz\r\n+420 728 707 426', '', '', '', '', '', '', ''),
(405, 732, 733, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 470, 473, 475, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jan Čermák Ph.D.\r\ncermak@cementum.cz\r\n+420 727 956 935 ', 'Petr Máslo \r\npetr.maslo@preciosa.com \r\n+420 739 520 348 ', 'Mgr. Klára Anna Mocová Ph.D.\r\nKlara.Mocova@vscht.cz\r\n+420 736 102 221', '', '', '', '', '', ''),
(406, 199, 613, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 479, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'dott. Jana Michalčáková Ph.D.\r\nmichalcakova.jana@npu.cz\r\n+420 605 246 158', 'Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.\r\njaroslav.klusak@prazskespolecenstvi.cz\r\n+420 773 165 574', '', '', '', '', '', '', ''),
(407, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', '');
INSERT INTO `projekt_partneri` (`idProjektu`, `partner1`, `partner2`, `partner3`, `partner4`, `partner5`, `partner6`, `partner7`, `partner8`, `partner9`, `partner1_osoba`, `partner2_osoba`, `partner3_osoba`, `partner4_osoba`, `partner5_osoba`, `partner6_osoba`, `partner7_osoba`, `partner8_osoba`, `partner9_osoba`, `partner1_kontakt`, `partner2_kontakt`, `partner3_kontakt`, `partner4_kontakt`, `partner5_kontakt`, `partner6_kontakt`, `partner7_kontakt`, `partner8_kontakt`, `partner9_kontakt`) VALUES
(408, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(409, 332, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(410, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(411, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(412, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(413, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(414, 347, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(415, 347, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 490, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Krutský\r\nkrutsky@nevsimal.cz\r\n+420602603993', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(416, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(417, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(418, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(419, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(420, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(421, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(422, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(423, 72, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(424, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(425, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(426, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(427, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(428, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(429, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(430, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(431, 137, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Pavel Zralý\r\np.zraly@kronospan.cz\r\n+420 601 305 370', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(432, 528, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 503, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'David Kmoch\r\nkmoch@greif.cz \r\n+420 737 283 453', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(433, 748, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(434, 749, 261, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 505, 508, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Matěj Hušek\r\nmatej.husek@vscht.cz\r\n+420 605 565 311', 'Ing. Ivana Tošerová\r\nivana.toserova@wienerberger.com\r\n+420 720 059 653', '', '', '', '', '', '', ''),
(435, 750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 511, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Hana Kocmanová\r\nkocmanova@sedumtop.cz\r\n+420 605 700 561', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(436, 140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 512, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'MSc. Anastasia Parlali\r\nanastasiaparlali@gmail.com\r\n+420 234 714 011', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(437, 649, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 515, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Malgorzata Štencl\r\nmalgorzata.stencl@grinity.com\r\n+420 702 231 227', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(438, 56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 517, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Anna Zora Kloužková MSc.\r\nklouzkova@envitrail.com\r\n+420 732 179 173', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(439, 139, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 518, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Hana Sekavová\r\nhana.sekavova@knauf.com\r\n+420 733 100 119', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(440, 41, 751, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 522, 524, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. arch. Tereza Nalezená\r\ntereza.nalezena@gmail.com\r\n+420 775 346 761', 'Bc. Marcela Hejsková\r\nmarcela.hejskova@gmail.com\r\n+420 605 843 848', '', '', '', '', '', '', ''),
(441, 752, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 525, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Radek Červín\r\nradek.cervin@nibe.cz\r\n+420 736 433 407', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(442, 57, 729, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 528, 526, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Lukáš Osladil\r\nlukas.osladil@energocentrum.cz\r\n+420 774 374 294', 'Adam Baudisch\r\nbaudisch@gt-energy.cz\r\n+420 607 021 245', '', '', '', '', '', '', ''),
(443, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 530, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jaroslav Topič Ph.D.\r\njardato@centrum.cz\r\n+420 608 759 075', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(444, 728, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 531, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jan Otýs\r\notysjan@azs98.cz \r\n+420 739 062 676', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(445, 732, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 470, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jan Čermák Ph.D.\r\ncermak@cementum.cz\r\n+420 727 956 935 ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(446, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(447, 678, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(448, 753, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Dr. Dhananjay Kumar Sharma\r\ndhananjay@fzu.cz\r\n+420 220 318 482', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(449, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'doc. Ing. Milan Jahoda Dr.\r\nmilan.jahoda@vscht.cz\r\n+420 220 443 223', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(450, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(451, 678, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 409, 410, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jiří Kunecký, PhD.\r\nkunecky@itam.cas.cz\r\n+420 777 287 872', 'Ing. Václav Sebera, Ph.D.\r\nvaclav.sebera@innorenew.eu\r\n+386 040 282 944', '', '', '', '', '', '', ''),
(452, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(453, 753, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'RNDr. Jiří Olejníček Ph.D.\r\nolejn@fzu.cz\r\n+420 266 052 419', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(454, 133, 756, 757, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(455, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(456, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(457, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(458, 112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Rostislav Zapletal\r\nzapletal@hydrosystem.eu\r\n+420 581 661 200', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(459, 225, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 239, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bc. Jiří Ježek\r\nj.jezek@bova-nail.cz\r\n+420 606 515 409', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(460, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 413, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. et. Ing. Jan Sedláček MBA, MSc, Ph.D.\r\njan.sedlacek.ml@qdq.cz\r\n+420 773 502 069 ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(461, 193, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jan Včelák, Ph.D.; tel.: 732384198; e-mail: vcelak@mgrd.cz ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(462, 766, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 552, 554, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'RNDr. Marek Moša, Ph.D., LL.M.', 'Prof. Miroslav Šoóš PhD.', '', '', '', '', '', '', ''),
(463, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(464, 139, 767, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 139, 557, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Nyč, Miroslav\r\nNyc.Miroslav@knauf.cz', 'Ing. Jiří Podolský\r\npodolsky.j@moravostav.cz\r\n+420 602 582 202', '', '', '', '', '', '', ''),
(465, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(466, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(467, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(468, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(469, 214, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(470, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(471, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(473, 788, 789, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 580, 581, 582, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Zdeněk Job\r\njob.zdenek@agra-risuty.cz\r\n+420 602 655 080', 'Ing. Jan Řehoř\r\npredseda@zdsvojetin.cz\r\n+420 777 088 363', 'Ing. Vítězslav Krček\r\nkrcek.vita@agra-risuty.cz\r\n+420 724 042 546', '', '', '', '', '', ''),
(474, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(475, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(477, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(478, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(479, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(481, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(482, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(483, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(484, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(485, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(486, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(487, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(488, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(489, 802, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(490, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(491, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(492, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(493, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(494, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(495, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(496, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(497, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 775, 880, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(498, 156, 807, 808, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 156, 626, 631, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. Michal Vaněček\r\nvanecek@watrad.cz\r\n+420 606 614 032', 'Ing. Jiří Záruba MBA\r\njiri.zaruba@arcadis.cz\r\n+420 602 269 160', 'Ing. Jan Uhlík Ph.D.\r\nprogeo@1progeo.cz \r\n+420 233 910 935', '', '', '', '', '', ''),
(499, 48, 809, 235, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 632, 634, 636, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Pavla Savincová\r\nsavincova.pavla@aers.cz\r\n+420 603 897 210', 'Ivan Pomykacz\r\nivan.pomykacz@ictexpert.cz\r\n+420 773 028 128', 'Mgr. Radim Gabriš\r\nr.gabris@fenixgroup.cz\r\n+420 720 061 025', '', '', '', '', '', ''),
(500, 810, 811, 143, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 637, 639, 143, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Martin Kašák LL.M\r\nkasak@ceps.cz\r\n+420 211 044 802', 'Ing. Daniel Moc\r\ndaniel.moc@pre.cz\r\n+420 267 053 703', 'Milan Ceeh\r\nmilan.ceeh@siemens.cz\r\n+420 602 266 756\r\n\r\nadmin záležitosti:\r\nNekovarik, Tomas <tomas.nekovarik@innomotics.com>', '', '', '', '', '', ''),
(501, 229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 304, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Petr Mydlil', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(502, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(503, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 413, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. et. Ing. Jan Sedláček MBA, MSc, Ph.D.\r\njan.sedlacek.ml@qdq.cz\r\n+420 773 502 069 ', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(504, 819, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 651, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'JIří Beránek\r\nberanek@gogr.cz\r\n+420 602 163 332', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(505, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(506, 134, 803, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 652, 654, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Dita Tesařová\r\ndit.tesarova@gmail.com', 'Petr Starý\r\npetr.stary@nsev-kladno.cz', '', '', '', '', '', '', ''),
(508, 169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jakub Šulta\r\njakub.sulta@medixa.org\r\n+420 724 726 276', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(509, 822, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 658, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(510, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(512, 757, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(513, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(514, 423, 779, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(515, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(516, 177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Radek Navrátil radek.navratil@econetof.cz', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(517, 138, 18, 834, 835, 197, 214, 0, 0, 0, 138, 0, 0, 0, 194, 738, 0, 0, 0, 'Petr Matyáš\r\nMatyas@di5.cz\r\n\r\nALENA TVRDÁ\r\nAsistentka/Office manager\r\n775 862 397\r\ntvrda@di5.cz\r\n\r\n\r\n', 'Bc. Linda Horáková\r\nOddělení podpory projektů\r\nFakulta strojního inženýrství\r\nhorakova@fme.vutbr.cz', 'Ing. Irina Kamalova\r\nAdministrátor projektu\r\nMob.: +420 601 315 799\r\nE-mail: irina.kamalova@ujv.cz \r\n', 'Hana Matyášová,\r\ntel.: 296 785 405\r\ngsm: 725 405 187\r\ne-mail: matyasova@sps.cz\r\n', 'Mgr. Eva Kaiserová,\r\nkaiserova@agentura-cas.cz\r\n724758927', 'Mgr. Sandra Tesařová\r\nsandra.tesarova@vsb.cz\r\n+420 737 600 117', '', '', ''),
(518, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(519, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(520, 845, 53, 846, 631, 847, 0, 0, 0, 0, 690, 687, 691, 497, 694, 0, 0, 0, 0, 'Mgr. Martin Ďurďovič Ph.D.\r\nmartin.durdovic@soc.cas.cz\r\n+420 775 960 987', 'Ing. Jan Brabec Ph.D.\r\nbrabec@e-academia.eu\r\n+420 736 187 163', 'Ing. Pavel Liedermann\r\npavel.liedermann@egubrno.cz\r\n+420 602 273 541', 'Mgr. Milan Kučera\r\nkucera@akccs.cz \r\n+420 224 827 884', 'Ing. Eduarda Hekšová, MBA\r\nheksova@dtest.cz\r\n+420 731 144 884', '', '', '', ''),
(521, 53, 72, 214, 99, 851, 0, 0, 0, 0, 696, 700, 710, 701, 707, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Mgr.  Hana Brůhová Foltýnová PhD.\r\nbruhova@hotmail.com\r\n+420 736 434 347', 'Ing. Leonard Walletzký Ph.D.\r\n133@muni.cz\r\n+420 733 713 700', 'prof. Ing. Dagmar Juchelková Ph.D.\r\ndagmar.juchelkova@vsb.cz\r\n+420 597 325 175', 'Lucie Nencková\r\nlucie.nenckova@vse.cz\r\n+420 608 165 645', 'Mgr. Ondřej Vácha \r\no.vacha@gmail.com\r\n+420 607 250 056', '', '', '', ''),
(522, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(524, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(525, 21, 151, 53, 550, 0, 0, 0, 0, 0, 723, 724, 725, 726, 0, 0, 0, 0, 0, 'prof. Tomáš Fischer, Ph.D.\r\nfischer@natur.cuni.cz\r\n+420 604 221 073', 'RNDr. Petr Mixa\r\npetr.mixa@geology.cz\r\n+420 728 167 221', 'doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.\r\npavel.raska@ujep.cz\r\n+420 475 286 777', 'Mgr. Petr Panaš\r\npetr.panas@litomerice.cz\r\n+420 776 022 050', '', '', '', '', ''),
(527, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(529, 88, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 734, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Aleš Vodička\r\nales.vodicka@inosens.cz\r\n+420 778 546 994', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(530, 137, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Pavel Zralý\r\np.zraly@kronospan.cz\r\n+420 601 305 370', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(531, 257, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 736, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Stanislav Bedřich', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(532, 468, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 735, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bc. Jan Smeták', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(533, 88, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 734, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Aleš Vodička\r\nales.vodicka@inosens.cz\r\n+420 778 546 994', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(534, 380, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 737, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bc. Jan Procházka', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(535, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 211, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Jiří Cigler\r\ncigler@feramat.com\r\n+420 776 232 214', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(536, 871, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 744, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ' Ing. Jana Zázvorková', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(537, 749, 261, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 505, 508, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Matěj Hušek\r\nmatej.husek@vscht.cz\r\n+420 605 565 311', 'Ing. Ivana Tošerová\r\nivana.toserova@wienerberger.com\r\n+420 720 059 653', '', '', '', '', '', '', ''),
(538, 872, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 745, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing.Filip Svoboda', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(539, 139, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 519, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Lucie Zemanová\r\nzemanova.lucie@knauf.cz\r\n+420 272 110 116', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(540, 678, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 409, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Jiří Kunecký, PhD.\r\nkunecky@itam.cas.cz\r\n+420 777 287 872', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(541, 753, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'dhananjay@fzu.cz\r\n+420 220 318 482', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(542, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(543, 753, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(544, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(545, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(546, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(547, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(548, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(549, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(551, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(552, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(553, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(554, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', '', ''),
(555, 864, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 728, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ing. Michala Janák\r\nmichal.janak@msk.cz\r\n595 622 829', '', '', '', '', '', '', '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `projekt_revize`
--

CREATE TABLE `projekt_revize` (
  `id_revize` int(11) NOT NULL,
  `id_projektu` int(11) NOT NULL COMMENT 'CK provazující na tabulku ''projekt''',
  `datum_revize` date NOT NULL,
  `text_revize` varchar(2047) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `ukol_z_revize_1` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `odpovedna_osoba_1` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT 'nikdo',
  `termin_ukolu_1` date DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kdy_1` datetime DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kym_1` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `ukol_z_revize_2` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `odpovedna_osoba_2` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT 'nikdo',
  `termin_ukolu_2` date DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kdy_2` datetime DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kym_2` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `ukol_z_revize_3` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `odpovedna_osoba_3` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT 'nikdo',
  `termin_ukolu_3` date DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kdy_3` datetime DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kym_3` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `ukol_z_revize_4` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `odpovedna_osoba_4` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT 'nikdo',
  `termin_ukolu_4` date DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kdy_4` datetime DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kym_4` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `ukol_z_revize_5` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `odpovedna_osoba_5` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT 'nikdo',
  `termin_ukolu_5` date DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kdy_5` datetime DEFAULT NULL,
  `ukol_splnen_kym_5` varchar(31) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `revizi_provedl_kdo` varchar(63) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
  `revizi_provedl_kdy` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

--
-- Dumping data for table `projekt_revize`
--

INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(7, 54, '2020-03-02', '1.plnění výsledků: Výsledky jsou plněny; podkladová studie bude posunuta o měsíc na základě požadavků TAČR; bude připraveno na konci března.\r\n2.čerpání rozpočtu: Marťa dodá plán cest, konferencí a plán čerpání ostatních přímých nákladů.\r\n3.změny v úvazcích a složení týmu: Šušlíková a Tománek DPP s větším úvazkem, Michaela Koucká už není členem týmu; budou hledat někoho nového; budou přijímat někoho z UJEP na DPP.\r\n4.kontrola zda probíhají projektové schůzky: 1x měsíčně; zápisy ze schůzek; Petra Zahrádková a Bára Vlasatá mohou dělat zápisy; dávat avízo o schůzkách projektovému oddělení.\r\n5.otevřené body:---\r\n6.ostatní:---', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-03-02 00:00:00'),
(8, 54, '2020-03-02', '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-03-02 00:00:00'),
(9, 10, '2020-03-02', '1.čerpání rozpočtu: zbývá dočerpat dost peněz, ale počítá se s tím, že se dočerpá podle plánu\r\n2. plnění výsledků projektu.\r\nMírný skluz v rámci pilotování. Certifikovaná metodika bude posunuta na listopad. Kraj by měl certifikovat (Michal Kuzmič přesvědčí kraj a dodá podklady na základě kterých je certifikace ze strany kraje možná). Metodiku bude využívat i Svaz měst a obcí. V současnosti bude prezentováno v Západočeském kraji. \r\nPravidelné schůzky s řešiteli probíhají a zajišťují koordinaci projektu. Garant Martina Sýkorová. ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-02 00:00:00'),
(10, 10, '2020-03-02', '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-02 00:00:00'),
(11, 10, '2020-03-02', '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-02 00:00:00'),
(12, 14, '2020-03-02', 'Přítomni: Martin, Lukáš, Danka, Kačka\r\n\r\nJemně se přečerpává rozpočet (Martin o tom ví a pořeší).\r\n\r\nVýsledky:\r\nBude se podávat žádost o změnu - Užitný vzor se vymění za Ověřenou technologii. Přebývá výsledek solárního komínu, Danka zjistí, jestli se může přidat, nebo se bude TAČR cukat, že je to výdaj navíc.\r\nMetodika v procesu certifikace - certifikuje (VÚPS anebo TZÚS).\r\n\r\nFiniš projektu:\r\nV letošních roce se bude už zaměřovat na propagaci - zkonzultovat s Lukášem Cvrčkem (Janou S.) - Danka dá pokyn.\r\nJe potřeba vyřešit práva k výsledkům - Martin projedná s Šenfeldrem.\r\nBudou schůzky co 14 dní - kvůli finiši projektu. Danka pohlídá, aby všichni chodili na schůzky.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-02 00:00:00'),
(14, 74, '2020-03-02', '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-02 00:00:00'),
(15, 33, '2020-03-04', 'I.Čerpání projektu: OK Zvažuje se možnost převodu prostředků z kategorie služby do mezd mezd. Případně záleží na dohodě s  Robertem W, zda se  to nevyřeší v  rámci projekt FLEX DER. Robert dá resume do konce března.\r\nII. Plnění výstupů projektu: Odložení podkladové studie bude v březnu , pilotní projekt č. 2 se přesouvá na léto kvůli návaznosti na testování software nástroje, který má prioritu. Nejdřív bude software, dřív oproti plánu, bude řešen interně s ČVUT.\r\n.  \r\nIII. administrativní řízení projektu: OK. Probíhají pravidelné schůzky min 2 měsíce velká schůzka a 1x malá , zápisy online \r\nIV: ostatní : V roce 2019 proběhla celá řada personálních změn. V současnosti je tým stabilizovaný ELiška Pomyová a Marek Liška\r\nAplikačí garanti fungují OK \r\nPilotní projekt proběhne s obcí Bášť\r\nÚKOLY:\r\nRobert dá info Kačce ohledně přesunu peněz konce března. \r\nVýsledky nahlásit Janě Komárkové vždy neprodleně - Tomáš Vácha \r\n\r\nRizika. Ohoržení zrzka při cestách do zahraničí.\r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-04 00:00:00'),
(16, 61, '2020-03-04', '1.Výsledky projektu : Souhrnná výzkumná studie  je hotová, ale bude publikována až v roce 2020. Tomáš dá echo Janě Komárkové, jakmile bude hotovo. \nCelkově se v projektu dělá víc, než se slíbilo. Schůzka s MŽP a MMR, aby se výsledky daly využívat pro monitorování indikátorů měst. Idea propojit vizuálně i sprojektem KVAS\n2.Čerpání projektu:  Nečerpá se cestovné a ostatní příme. Opatření: plánují se cesty MK, plus konference na konci roku \n3.admin. Jedenkrát  za dva týdny schůzky, zápis online \nRizika: nebyla identifikována \n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-04 00:00:00'),
(17, 61, '2020-03-04', '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-04 00:00:00'),
(18, 78, '2020-03-05', 'Plnění výstupů: \nČerpání projektu:\nAdministrace projektu: probíhají pravidelené schůzky. Projekt končí, nutno připravit závěrečnou zprávu. Oponentní řízení. \n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-05 00:00:00'),
(19, 19, '2020-03-04', 'V projektu se bude žádat o prodloužení projektu o 1 rok, čemuž bude uzpůsoben následující harmonogram a rozpočet projektu. Zároveň se projekt bude ucházet o TAČR Alignment - Michal poreferuje na projektové schůzce 10.3.2020. \n\nVýsledky - dosud plánované výsledky jsou splněny dle předpokladů\nrozpočet - čerpání nastaveno dobře, ale rozpočet se bude měnit\npravidelné schůzky - probíhají 1x za cca 2 měsíce. ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-03-05 00:00:00'),
(20, 19, '2019-09-20', 'Rozpočet - mzdy se nedočerpává cca 10%, převede se do dalšího roku, v ostatních přímých se nedočerpává 33 000 - psychologové musí co nejrychleji vyčerpat. \nvýsledky se plní dle plánu', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-03-05 00:00:00'),
(21, 19, '2019-04-08', 'Rozpočet - Mzdy se lehce přečerpávají, ale od dubna je odzdrojována Tomešová. \nVěcné řešení: \nvíce než na užžiatele se více cílí na investory - více se to posunulo do pozice budovy\n									- V červnu se udělá revize celého projektu i s partnery\n									\n\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-03-05 00:00:00'),
(22, 47, '2020-03-06', '1) plnění výsledků: musí sbírat Scopusy, neuznané některé indikátory. Probíhají projektové schůzky. Článek z mezinárodní konference na FELu. 	\r\n2) čerpání rozpočtu: přečerpaný rozpočet, komplikace v čerpání z pohledu souběžného čerpání s fakultou architektury. 	\r\n3) Změny v úvazcích a složení týmu	\r\n4) Rizika: nevyjasněná odpovědnost za výstupy Splněné výstupy kontrola. Nesplněné výstupy a kdo je plní. 	\r\n5) Otevřené body	\r\n6) Ostatní: Zbožínková - dotaz na čerpání služeb - pozvání expertů, open access. 	Muisíme si jasně stanovit kolik může čerpat FA a my. Kolik ještě  je možné čerpat ať už po rocích nebo \r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-03-06 00:00:00'),
(24, 59, '2020-03-06', '1) plnění výsledků: podána úspěšně výzkumná zpráva. Kladné hodnocení. AERS vytvořil. Připraven popis procesu bateriového ukládání. Testování v ČEZu provozní režimy bateriového úložiště v areálu Fenix.	\r\n2) čerpání rozpočtu	\r\n3) Změny v úvazcích a složení týmu	\r\n4) Kontrola zda probíhají projektové schůzky: schůzky neprobíhají flexibilně. 	\r\n5) Rizika	\r\n6) Otevřené body	\r\n7) Ostatní	\r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-03-06 00:00:00'),
(25, 75, '2020-03-06', '- na Vyskočilově jsou instalované technologie, Elpramo to rozchodilo, probíhá měření, Michal Harník řeší algoritmy.\r\n- schůzka s AG (MPO) proběhla v pořádku, jsou spokojeni\r\n- spolupráce se strojárnou funguje v pohodě - jsou jen trochu nervní, je to jejich první projekt tohoto typu (TAČR)\r\n- finančně se Robert snaží ho čerpat méně, chce převést co nejvíc prostředků do dalšího roku (ale možná se bude muset někdo další přidat - od Jirky D. nebo odjinud)\r\n- Danka prošetří přesně odpovědnost a práva k výsledkům', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-06 00:00:00'),
(29, 42, '2020-03-09', 'Tesárek dodá rozpočet na rok 2020, aby se mohl doplnit do systému. Jinak projekt v pořádku, pouze čerpáme.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-09 00:00:00'),
(30, 41, '2020-03-09', 'Nedočerpává se především v osobním, Robert vyřeší. Bude více výsledků (impakty bez zahraniční účasti a články ve sborníku). Jinak vše v pořádku.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-09 00:00:00'),
(32, 4, '2020-03-09', 'Malinko se přečerpává mzdové, Robert zkontroluje.\nBude se žádat o odložení hodnocení, aby se uplatnilo co nejvíc článků (i nad rámec).', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-09 00:00:00'),
(33, 5, '2020-03-09', 'Mzdové se přečerpává - Robert zařídí.\r\nPetr Svora pošle přehled provedených výstupů (i za UACH)\r\nBude se prodlužovat hodnocení projektu, aby se stihly články (max 577 dní po konci projektu - to je 31.7.2022)', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-09 00:00:00'),
(34, 24, '2020-03-11', 'Připravit užitný vzor - Divín (Ivan pošle formuláře), termín do prázdnin - lze to podat i jako průmyslový vzor.\r\nJeden Scopus se nahradí Impactem. Možná bude problém 2 článků z konferencí, jelikož se všechno bude rušit.\r\nDanka zjistí, jestli lze nahradit Scopus Impaktem.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-11 00:00:00'),
(35, 73, '2020-03-13', 'Čerpání 2019 100%, rok 2020 - je podepsaná smlouva s CIIRC, kde nám mají převést peníze. Michal zjistí přes Líbu co a jak. \nMzdy - čerpá se více o cca 3-4 tis. měsíčně, což je cca o 1/2 více, Michal domluví s Kubou úpravu úvazků. \nVýsledky za loňský rok splněny bez problémů. Michal se dohodne s Janou co a jak musí odejít do RIV. \n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-03-13 00:00:00'),
(36, 17, '2020-03-16', 'Projekt směle kráčí vpřed a očekáváme zářné zítřky :-)\r\nV řešení se narazilo na obtíže, ale Jirka říká, že se do konce projektu stihne.\r\nDo září 2020 se bude Honeywellu předkládat validace parametrů konceptu.\r\nPrůběžná zpráva byla schválena - Danka dodá od Lukáše hodnocení oponenta.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-16 00:00:00'),
(37, 69, '2020-03-16', 'V únoru (28.2.) byla schůzka s LEEF a Feramat, aby se vyřešil konflikt ohledně rozdělení úkolů a financování.\r\nBudeme převádět 100 tis. korun na LEEF (ne Feramat, kvůli možnému střetu zájmů). \r\nPeníze na letošek dostaneme tak, jak plánováno. Zmíněných 100 tis. budeme odesílat až v září.\r\nPráce RP2 dle nás byla v pořádku (vzhledem k poměru cena/výkon). \r\nNa začátku nebyla dostatečně daná specifikace toho, co se má přesně dodat - míjela se očekávání. \r\nOpatření: Igor bude více kontrolovat, co se děje v týmu a bude o tom rozhodovat (nikoliv Lukáš).\r\nSháníme někoho, kdo zbývající výstup (č.4) dodělá (někdo z venku je vyhlídnutý, z energetiky). Termín je cca do konce dubna. Pokud ne, tak přehodíme další úkoly a peníze na LEEF a Feramat.\r\nIgor bude Danku informovat o postupu.\r\nRobert zkontroluje pokračování úvazku RP2 na projektu, prodiskutuje s Kubou M.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-16 00:00:00'),
(38, 85, '2020-03-16', 'Štěpánka k výsledkům doplní akronymy a čísla, ale až se opraví chyba v upravování výsledků. \r\nVšechny výsledky za UCEEB v 1. semestru splněny, výsledky partnerů hlídá Štěpánka ve zvláštním souboru mimo aplikaci (výsledků by bylo příliš mnoho). \r\nProblém s partnery - Polsko - dlouhodobě neplní včas a pak neplní tak, jak mají. - prostudovat partnership agreement (Kája), co můžeme/nemůžeme dělat (pozdržet financování apod.) - nedodali příklady dobré praxe\r\nEstonsko - jen 2 příklady dobré praxe, odklad nepovolíme, jde o laxnost\r\nŠtepánka - napíše partnerům, aby obeslali kvůli BP stakeholdery\r\nROZPOČET - ostatní přímé náklady - čerpáme Ok, na cestovném něco zbývá +- 15 000,\r\nkapitola 6 - ty peníze, které zbývají budou na expertní misi, zbytek už je utracený - IW1, SV1, MC1\r\npublication - budou letáky a roll up\r\nmzdy - nedočerp,rezerva na 2021\r\nTerka - obecný dotaz na JS, aby na cesty mohlo jet více než 2 lidé\r\nLocal stakeholder seminar 1 - konzultovat s JS možnost teleconference nebo posunu termínu\r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-03-18 00:00:00'),
(39, 72, '2020-03-16', 'Výsledky - za nás S1 splněno\r\nNa každou akci máme brát 2 stakeholdery (3 za ČR), není to moc? \r\nKomunikační věci splněny, LSG splněna, regionální diagnostika - hotová, musí potvrdit stakeholdeři, řešíme jak to odsouhlasí\r\ndo konce semestru leták a roll up\r\nTerka zjistí, jestli opravdu musíme dodávat mzdové listy za pracovníky - problém s fakultou, dodávame v přehledu od účetní\r\nROZPOČET\r\n - nedočerpává se komunikace, ale máme jí i za Zlín, budeme jim dělat roll up a čekáme na další požadavky\r\n- LSS1 - nic nás to nestálo, necháme to na další semestry\r\nMARTINA LEXOVÁ - kontrola převodu z minulého období - provedlo se? Kája napíše Martině. - HOTOVO \r\n\r\nMZDY - nedočerpávají se o 50%, Terka vyřeší s Kubou Dytrichem. \r\nTerka vyplní rizika do 31.3. \r\n\r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-05-13 00:00:00'),
(40, 57, '2020-03-17', '•	Čerpání prostředků: probíhá proporcionálně, zatím bez problémů. Předpokládá se přesun mzdových prostředků do roku 2021 (zodpovědnost Robert Wawerka)\n•	Plnění výsledků: vytvořen funkční vzorek - Železobetonový trámek s integrovanými FBG snímači pro sledování stavu výztuže, veškeré podklady předány Janě Komárkové\n•	Rizika:\n1.	Firma Safibra vykazovala v roce 2019 náklady již za období 1/2019, uznatelné jsou až od 6/2019, zjednává nápravu a v účetnictví by měla mít jen doklady od 6/2020. Pokud by se jí to nepodařilo, budeme muset informovat TAČR.\n2.	Změna řešitelského týmu. Odešla jedna z řešitelek (jméno?), ale bude nahrazena řešitelkou ze stany Safibry, dojde tak k zachování genderové vyváženosti dle projektu. \n\n•	Ostatní: V systému ISTA byla zveřejněna zpráva zpravodaje k roční zprávě podávané za rok 2019 – Zpravodaj hodnotil kladně a doporučil projekt k pokračování viz zpráva uložená ve složce projektu na cloudu nebo v systému ISTA.\nRevize via TEAMS: K. Čápová, R.Wawerka, K.Mrkvičová', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-17 00:00:00'),
(41, 57, '2020-03-17', '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-17 00:00:00'),
(42, 80, '2020-03-18', 'mzdy podle plánu, šetří se na horší časy\r\nv projektu je problém, kdo bude platit ty instalace apod., má se přemýšlet kde na to vzít (my bychom o peníze neměli přijít, naopak). \r\ncestovné - pozor hlídat, aby se dodrželo, Kája zkontroluje rozpočet na cestovné podle žádosti (jestli je 20 nebo 28). \r\nZdeno pošle Káje osoby zodpovědné za výsledky. Za periodic reports bude Kája. \r\nLukáš - z projektu by měly padat hotové a použitelné věci. Pro tento projekt to bude spíš v budoucnu.  a přemýšlet kde se dál dají využít a to včetně reportů. \r\nobčas je trochu problém s koordinátorem, naše role roste, aby sedělo napojení na průmysl a firmy\r\núčastníci - Malík, Lupíšek, Tomešová, Ferkl', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-03-18 00:00:00'),
(43, 21, '2020-03-18', 'Budou se posouvat výsledky (full scale na červen). Pravděpodobně budeme žádat o prodloužení projektu (teoreticky můžeme až do 12/2020). Na změně výsledků se domluvíme 23.3. (?) - čekáme, jak se vyvine situace v partnerských firmách.\r\nProjekt se dofinancovává z vlastních zdrojů.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-25 00:00:00'),
(44, 22, '2020-03-18', '•	Čerpání prostředků:  mzdové OK,  přečerpány ostatní přímé a služby. Důvod vyšší tarif za open access článek. Budeme žádat o změnu přesunu prostředků z kategorie cestovné. Terka dodá do 27.3. 2020 plán na přesun prostředků. Návrh 60 tis Kč z cestovného do ostatních přímých.  Riziko, že nebude vyčerpána kategorie cestovné (plánovaná konference v Dublinu), kvůli situaci s korona virem.  Pokud by se nedalo vyčerpat mohou být prostředky použity na vložné na konferenci (P. Hájek). \n•	Plnění výsledků: \nOvěřená technologie stavebí dílec – bude splněno Terka ,Články- bude splněno Terka. Rozdělení IP Terka plánuje schůzku s H.Otýsem AZS a bude informovat a dodá i rozdělení poměru výsledků v projektu.\nVyužití výsledků: AZS ze stavebních dílců dle UCEEB receptury již staví domy. \n•	Rizika: nebyla identifikována \n•	Ostatní: K roční zprávě 2019 bylo v systému ISTA zveřejněno stanovisko zpravodaje – bez námitek s doporučením k pokračování projektu \n•	Účastníci:  A. Lupíšek, T. Pavlů, K. Mrkvičková\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-18 00:00:00'),
(45, 22, '2020-03-18', '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-18 00:00:00'),
(46, 22, '2020-03-18', '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-18 00:00:00'),
(47, 45, '2020-03-18', '•	Čerpání prostředků: OK, ostatní přímé jsou plánovány na konferenci v Dublinu (Terka Pavlů)\n•	Plnění výsledků: \nMetodika recyklace stavebního a demoličního odpadu – zodpovědnost FSV. T. Pavlů připomene paní Broukalové a K. Šepsovi, Ověřená technologie betonový prvek – bude splněno Terka ,Články- bude splněno Terka. Rozdělení IP Terka plánuje schůzku s H.Otýsem AZS a bude informovat. \nVyužití výsledků: Silniční panely, realizace parkovišť – firma AZS . Dodat informace Janě Simčinové, aby to mohla dát na web jako PR\n•	Rizika: nebyla identifikována \n•	Ostatní: K roční zprávě 2019 bylo v systému ISTA zveřejněno stanovisko zpravodaje – bez námitek s doporučením k pokračování projektu \n•	Účastníci:  A. Lupíšek, T. Pavlů, K. Mrkvičková\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-18 00:00:00'),
(50, 87, '2020-03-19', 'Projednávané body\n•	Čerpání prostředků: OK, prozatím jen mzdové; ostatní zboží a služby plánovány na publikace, korektury/překlady, počítače, údržbu přístrojů a spotřební materiál pro výzkum. Subdodávka na chemické expertízy (jedná se i o konzultace a nutný spotřební materiál; výběrové řízení by nemuselo být nutné – náležitosti a postup budou konzultovány s tajemníkem); cestovné  Petr Hájek a Jan Pešta do Indie (přelom 10/11)\n•	Plnění výsledků: \nOdborná publikace na téma vlastnosti recyklovaného písku – Jimp, open access; do 12/2020; zpracovává D.Mariaková, zodpovídá T. Pavlů\n•	Rizika: vzhledem k současné situaci není možné cestovat. Hrozí tak, že nebudeme moci uskutečnit plánované cesty a čerpat na ně alokované prostředky; situace je pochopitelná, poskytovatel by měl toto akceptovat; počítá se s případným převodem prostředků do dalšího roku; v žádosti o změny na tuto možnost upozorníme\n•	Ostatní: personální obsazení – změna v osobě technika, pan Vítovec (???)  nahrazen jiným pracovník', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2020-03-19 00:00:00'),
(53, 16, '2020-03-20', 'Průběžná zpráva byla ohodnocena velice kladně.\r\nProjekt probíhá prozatím podle plánu, v případě zpoždění výsledků kvůli karanténě zažádáme o posunutí výsledků. \r\nNa podzimní revizi je třeba se vrátit k nečerpané částce duševního vlastnictví.\r\nV položce subdodávek je zatím nečerpaná částka, která v tuto chvíli nemá využití - pravděpodobně se bude šoupat do dalších provozních nebo osobních (podle toho, jak se vyvine situace).\r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-20 00:00:00'),
(54, 2, '2020-03-20', 'Revize BV Petr Hejtmánek\n•	Čerpání prostředků: čerpá se dle rozpočtu, plánuje se nákup Kamer (dlouhodobý majetek), termočlánků a servis laboratoře (spotřební materiál).  Cestovné vzhledem s současné situaci a karanteně se pravděpodobně nevyčerpá v plné výši.\n•	Plnění výsledků: výsledky oficiální až v roce 2021, plán činností běží dle harmonogramu dole \nVyužití výsledků: Metodika v roce 2022, uživatelem bude především TUPO \nRizika: nutný servis požární laboratoře\n•	Ostatní: \nV roce 2019 byly vráceny prostředky plánované na nákup HOTDISCu, který se nerealizoval. \nBylo zažádáno o personální změnu projektu (Fürst nahrazen p. Moserem)\nAdministrativní vedení projektu: zápisy jsou vedeny TUPO uloženy na dropboxu\n•	Účastníci:  K. Mrkvičková, Petr Hejtmánek\n\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-20 00:00:00'),
(55, 53, '2020-03-25', 'Vyjádření k Průběžné zprávě - V Zadávací dokumentaci se píše, že kontrola probíhá u projektu s délkou trvání delší než 2 roky dvakrát, na konci a přibližně v polovině projektu). Pavel Reiterman s nimi vykomunikoval u svého projektu (délka zhruba 2,5 roku), že bude mít kontrolu jenom jednou - a to na konci. Nechala bych to podle toho, jestli se ozvou někdy teď. Ale jinak je pravděpodobné, že po nás budou chtít obsáhlejší zprávu na konci tohoto roku, případně můžeme zkusit usmlouvat.\r\nVýsledky v Projektovém řízení jsou aktualizovány a doplněny. Jedna Tondova přednáška je jako výsledek navíc.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-25 00:00:00'),
(56, 74, '2020-03-25', 'Revize EEB\n•	Čerpání prostředků: \nV roce 2019 nebyly dočerpány prostředky v kategoriích: osobní náklady 279 893,- Kč, ostatní služby a zboží 55 290,- Kč, cestovné 42 718,- Kč \n•	Plnění výsledků:\nZahraniční stáž na výzkumné instituci – 12/2019  \nDvoudenní studijní pobyt na TU Dresden a TWU Dresden. Zpráva je samostatnou přílohu.  Kontaktované osoby: TWU Dresden: Matthias Bauch, koordinátor technologického transferu, rektorát oddělení pro vědy a výzkum, Juliane Terpe vedoucí mezinárodní kanceláře, Milan Pátek koordinátor vědcko- výzkumných projektů na TU Dresden.\nVýsledke M – Konference /seminář - Seminář „Podpora inovací v Energeticky efektivní výstavbě“Fakulta stavební, A-437, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice 3. 10. 2019 \nVýsledky v roce 2020: workshop , stáž 3x zahraniční, seminář o financování EEB. Vše naplánováno, ale kvůli CORONA situaci v ohrožení. \nWeb projektu – \nVymyslet plán B. – služby a zboží za co utratit v případě, že nebude možno čerpat za služby \n\nVyužití výsledků: \nRizika', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-25 00:00:00'),
(57, 74, '2020-03-25', 'Využití výsledků: \nRizika: nedostatečné čerpání projektu v roce 2019, díky situaci s COVID 19 a nařízené karanténě je pravděpodobné, že se nedočerpají prostředky v kategorii cestovné a ostantí služby, spojené s návštěvou zahraničních institucí. Opatření: Projektová manažerka bude kontaktovat MŠMT Mgr. Valovou, zjistí možnosti posunu čerpání a plnění výsledků vzhledem k aktuální zdravotní situaci. Možnosti převést prostředky v kategorii služby a využít je na web etc.  \nV roce 2020 by měl proběhnout workshop se zahraničním lektorem na školení psaní projektů. Zvážit, zda by se vzhledem k situaci nedal dělat virtuálně nebo jeho realizaci odložit. \n\nV roce 2019 měl vzniknout výsledek M, ale jeho charakter odpovídá víc výsledku W workshop. Opatření: vyměnit slovo workshop za seminář ?tento typ výsledku mám splnit j\n•	Ostatní: \n•	Administrativní vedení projektu. Schůzky projektového týmu  probíhají 1x za 3 měsíce. Zápisy jsou vedeny ve složce projektu na cloudu. \n•	Účastníci:  K. Mrkvičková,', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-25 00:00:00'),
(58, 68, '2020-03-25', 'Revize TRIO ZLÍN\n•	Čerpání prostředků: čerpání mzdových nákladů OK, služby zbývá vyčerpat 100 000,- Kč, bude vyčerpáno na výrobu zkušebních těles,  další provozní 263 000,-  jedná se omateriál na výrobu zkušebních těles ,drahá optická vlákna etc. , \nCestovné : 48 000,-  pokud se vzhledem k situaci nebude dát dočerpat, pak bude převedeno do jiné kategorii případně na další rok.\n•	Plnění výsledků: až v roce 2021\nVyužití výsledků: v této době není relevantní\nRizika: skluz s přípravou zkušebních těles vzhledem k situaci s COVID, ale vzhledem k tomu, že není možnost cestovat.\n•	Ostatní: byl proveden audit projektu, UCEEB dodal veškeré podklady a materiály \n•	Účastníci:  R. Jára, K. Mrkvičková\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-25 00:00:00'),
(59, 49, '2020-03-25', 'Revize HRAWARD\n•	Čerpání prostředků:  detailní rozpočet pro UCEEB neexistuje, proto nelze kontrolovat. čerpáme pouze mzdové náklady v současnosti o trochu méně, než plánováno (E. Smolíková byla dlouho v pracovní neschopnosti a odchází G. Urbášková). Cestovné se vzhledem k situaci s korona virem nebude čerpat v dostatečné míře.  Opatření : nutno nazdrojovat novou HR, jakmile nastoupí, případně navýšit úvazek E. Smolíkové\n•	Plnění výsledků: za UCEEB nemáme žádné konkrétní výsledky ke splnění, kormě uspořádání školení „vědec a media“, které bylo opět již po druhé odloženo. \nVyužití výsledků: výsledky projektu by měly sloužit ke zlepšení HR procesů na ČVUT\nRizika: špatná spolupráce s FLE – vedoucím projektu \n•	Ostatní: nutno nanominovat zástup za Gábinu Urbáškovou, která ukončuje v dubnu pracovní poměr. Kdo bude chodit na pracovní schůzky. E. Smolíková následně nováHR?  Rozhodne Lukáš Ferkl. \n•	Účastníci:  K. Mrkvičková, K Tomešová, L. Ferkl \n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-25 00:00:00'),
(60, 8, '2020-03-26', 'Osobní se bude upravovat ještě podle RP5 (Robert), protože na závěr budou spolupracovat na řízení modulu. Vláďa Zmrhal na tom už příliš nedělá, asi se mu bude ponižovat úvazek. Nahradí ho někdo z RP5. Především na tom dělá Vojta Zavřel z FS.\r\nWieden má až do Velikonoc celozávodní dovolenou - prototyp bude mít zpoždění. Snad zvládneme do dubna. O změnu není třeba žádat.\r\nOptimalizovaný ekonomický modul - Wieden výsledek chce, ale neví se, jestli to bude ekonomicky výhodné, možná se ve výsledku změní funkčnost. Ještě nevíme, jestli Wieden má teď dostatečné ekonomické know-how, aby výsledek takto zhodnotil (plánovala to dělat velká SKANSKA). Tomáš plánuje řešit později.\r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-03-26 00:00:00'),
(61, 66, '2020-03-26', '•Čerpání prostředků: zbývá vyčerpat cca 4 mil na mzdových prostředcích. Opatření: Dan je domluven s Robertem W(cca. 1,5 mil RP3 a 3,4 RP5). Nedočerpá se asi 100 000,- které se přesunou do Materiálu. Kačka informuje  Káju P., aby upravila rozpočet, Dan informaci zahrne do etapové zprávy. •Plnění výsledků: Funkční vzorek 31.1.2020 - Lokální větrací jednotka 60% UCEEB – Jana Komárková byla informována, Užitný vzor- větrací jednotka termín plnění 31.1.2020, mírně opožděn – na ÚPV podáno 20.3. 2020, ve vztahu k projektu není problém. V přípravě jsou :  Prototyp miniaturní klimatizační jednotka jednotka, prototyp – lokální větrací jednotka 10/2020 \nVyužití výsledků: předpokládá se, že se alespoň jedna z vytvořených jednotek uvede na trh. Nutno dořešit IP a uzavřít smlouvu o využití výsledků. KM bude informovat Jakuba Dytricha. \nRizika: nedostatečné čerpání. Opatření domluva mezi RP Robert W a D. Adamovský\n•Ostatní: komunikace na týdenní bázi. \nÚčastníci: Dan A, Honza V, Katka M.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-26 00:00:00'),
(62, 12, '2020-03-26', 'Revize TAČR KORADO\n•	Čerpání prostředků: cca 50% mzdových nákladů bude přesunuto do roku 2021, ostatní přímé se dočerpají, náklady na IP.\n•	Plnění výsledků: \n•	Užitný vzor: technologie větrání 6/2020 ; 100% UCEEB, ale bude ještě diskutováno s firmou KORÁDO, podáno do konce dubna 2020\n•	Funkční vzorek:12/2020 zatím není \nVyužití výsledků: rozdělení duševního vlastnictví bude teprve domluveno s firmou KORÁDO. Zodpovědnost D. Adamovský, termín do příští revize \nRizika: nebyla identifikována \n•	Ostatní: \n•	Účastníci:  K. Mrkvičková, J. Včelák, D. Adamovský \n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-26 00:00:00'),
(63, 58, '2020-03-26', '•	Čerpání prostředků: mzdové vyčerpáno 9% , bude dočerpáno dle rozpočtu,  ostatní přímé zbývá 35 tis. Je plánován seminář, vzhledem k situaci bude přesunut na podzim 2020, případně se prostředky přesunou do dalšího roku. \n•	Plnění výsledků: výsledky až v roce 2021\nVyužití výsledků: v závislosti na rozdělení práv viz bod rizika \nRizika: v týmu ENERGOCENTRUM ukončí v dubnu pracovní poměr K. Linhartová a její místo převezme mužský vědecký pracovník. Dojde k nerovnováze gendrového zastoupení, které bylo jednou z podmínek projektu. Opatření: tuto situaci musí Energocentrum následně popsat v roční zprávě. KM bude konzultovat s TAČR. \nNevyjasněná práva k IP: Nelze domluvit práva k duševnímu vlastnictví, protože není dořešena spolupráce s firmou Energocentrum na projektu OP PIK. Nutno finalizovat smlouvu o využití výsledků. Zodpovědnost J. Dytrich. K. Mrkvičková bude urgovat JD. \n•	Ostatní: \n•	Účastníci:  O. Nehasil, D. Adamovský, K. Mrkvičková\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-03-26 00:00:00'),
(64, 56, '2020-03-27', '· Čerpání prostředků \n- mzdové OK\nostatní přímé - závsisí na tom, jestli bude konference v Kanadě a kolik budou stát požární zkoušky v PAVUS na začátku 2021, podle toho se naplánuje zbytek \n· Plnění výsledků: \n- vzorky musí být vybetonované do října, aby se stihla na začátku roku zkouška v PAVUS, to může být ohroženo COVID - dodávky materiálu, ale máme něco předskladněno a zbytek se objednává nyní\n- záleží i na kvalitě a době dodání výpletů od Technofiber\n· Využití výsledků \nJe předjednáno, že by pan Komárek do Prefy dodával výztuž a Prefa Brno by to betonovala (subdodavatel) – prodával by Technofiber\nPR potenciál ano, ale až podle zkoušek\nkomplikace s licenční smlouvou\n- Rizika:vyplněna, COVID ohrožuje jen konferenci\n· Ostatní: připravuje se TAČR Trend a GAČR\n· Účastníci (partneři): bez problému\n· Pravidelné schůzky projektového týmu  - ano, Tomáš Káje pošle zápisy\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-03-27 00:00:00'),
(65, 63, '2020-04-23', 'Čerpání prostředků: Mzdy a osobní náklady – Tonda a Martin. Po konzultaci s Honzou. Hlavní Honza, Jakub Veselka, Pavla Ryklová a Martin Volf. Tým pracuje. \n300 tisíc SW a 150 tisíc čidla a nádrže. Zadání tvorby aplikace a nového nástroje SBToolCZ. \nPlnění výsledků: (jak jde řešení projektu, mají nějaké změny/problémy) – zpoždění nebudou. Metodiky budou. SW je nejdůležitější – tam budou soustředění. Článek o BIMu a SBToolCZ \nBude se žádat o prodloužení centra asi o rok\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) – tady jsou návrhy, které chce především slyšet Lukáš – on line freeware je určen pro praxi – podpora certifikace SBToolCZ, podpora auditorů. Článek o SBToolCZ. Prezentace na TZBinfo a tak,.\nRizika: doplněna v projektovém řízení\nOstatní: (přesah projektu do jiných) – projektant – stavař – vnitřní prostředí, energetika – 499 kritérií v SBToolCZ – 200 z nich se dá získat z BIMu – 1. část pro projektanty – jak mají udělat model v BIMu, aby se mohli nechat ohodnotit v SBToolCZ\njak si má projektant poskládat model, aby získal tato data\nz BIM modelu – jak to dostat do výrobní dokumentace\nreálné ověření chování domu – jestli ty předpoklady jsou naplněny\nBIM a SBTool v různých fázích projektu. \nÚčastníci (partneři):  je nějaký problém ve spolupráci? \nPravidelné schůzky projektového týmu – scházejí se pravidelně? Dělají zápisy? (to musí) Máme jim pomoct schůzky plánovat nebo se jich účastnit? Ať nám zápisy posílají nebo nám je sdílí. \n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-04-23 00:00:00'),
(66, 65, '2020-04-23', '•	Čerpání prostředků  – celková revize financí. Tak jak je to nastaveno, tak bychom vyčerpali asi 3 100 000. Stačí udělat lehkou změnu, aby se to dočerpalo. Počítá se s tím, že se to dočerpá. Lidi z NPÚ se přesunou do tohoto projektu. Do kdy běží peníze na NPÚ? Zjistit. \nMateriál také dočerpají – velké rozměrné stropní prvky, bude se intenzivně čerpat. \nDuševní vlastnictví – užitný vzor – paní Dušková;  Petr Červený\n-	Užitný vzor – Terka Pavlů – také vyčerpá. \n-	Přesun z materiálu, kdyby finance nestačili. DV na poplatky. Zbytek přesun na služby. \n-	Subdodávky . zkušební tělesa – dodá firma. Počítají s přesunem financí do materiálu. Pohlídat procenta!\n-	Případně nedostatečné finance případně kryje firma – Kronospan; RD Rýmařov\n•	Plnění výsledků: V projektovém řízení přímo zaneseno.\nVyužití výsledků: Akumulační příčka –  RD Rýmařov – potenciál uplatnění, aplikace\nStěna – Biskup malá firma – přes prodejce DEK \nPodlahy – otázka využitelnosti, Kronospan ČR asi nebudou mít zájem. Bylo to na popud Kronospanu v Rize. \n-	Rizika: vyplněno v projektovém řízení\n•	Ostatní: (přesah projektu do jiných) – návaznost na TAČR Epsilon II  Inovace a vývoj nových spojovacích prostředků pro dřevěné a dřevobetonové konstrukce – spřahovací prostředky. Byl podán TAČR Kappa – vícepodlažní bytový dům \n•	Účastníci (partneři):  v pořádku\n•	Pravidelné schůzky projektového týmu – scházejí se pravidelně\nMožná udělají ještě jeden užitný vzor na kompozitní panel?  Byl by to výsledek navíc. A to by se dalo do té navazující fáze NCK, o kterou se bude žádat na TAČRu.\nV navazující fázi by ještě odzkoušeli další detaily vyvíjených konstrukčních prvků. \n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-04-23 00:00:00'),
(68, 62, '2020-04-23', '•	Čerpání prostředků (čerpají jak mají?, mají rozdělený rozpočet a jasno kdo co rozhoduje, pokud tam je víc RP) – TM nevidí, jak čerpají ostatní RP. Bylo by pro něj dobré toto vidět.  Rozpočet u společných projektů se má rozdělit do ostatních RP, včetně převádění z loňského roku do letošního roku. Věcné náklady byly přečerpány – kolik a kde?. Čerpáno z RP1 – to by tam být nemělo. Budu v kopii, a musíme to s Martinou dořešit. Věcné náklady RP2 jdou do TICA, jelikož není financování pro TICO. Původně TICO jako demonstrační projekt, ale to nedopadne. Pilotní instalace jsou komplikované. Toto NCK se bude o rok prodlužovat- budeme žádat o to za 50% původního rozpočtu. Pokud budou chtít pokračovat firmy – tak by to mohlo pokračovat. Je to jako žádost o prodloužení celého centra. Nákupy by měly být teď, aby se pomohlo firmám. Rozpočet by měl sedět – účtování mezi RP.\r\nPlnění výsledků: 2019 – výsledek je splněný a podaný\r\nOvěřená technologie – Dan Adamovský – žádost o změnu  podána a posunuta na konec roku \r\nV002 – jde ze Petrem Wolfem, skutečně funkční vzorek a užito ve V001\r\nV004 – dělá TUL Cxi – výsledek je celý Liberce – mají svou soukromou činnost – jedou si po své vlastní ose.\r\n\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Fénix má velký zájem – V001 a V002; měl by z toho být komerční produkt.  V003 – nadstavba nad MatLabem a Precis – horkotěžko komercializovatelné. Je to hodně čerstvé.\r\nZkontrolovat web - \r\n\r\nRizika: vyplněno na intranetu\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)synergie s TICo – na jaře loňského roku. NPÚ – hodí se tam výstupy; Zéta II – Řízení SAS\r\nÚčastníci (partneři): problém trochu s Fénixem  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)•	Gfunk – V002 – chtějí mít ověřenou technologii?\r\n\r\nJe třeba informovat Báru o projektových schůzkách; dávat do kopie. Komunikovat a spojit se s Libercem. Komunikovat společně všichni. Fenix má problémy s daněmi. S kým to komunikovat? Mohou si DPH započíst.\r\n\r\nProdloužení by jim pomohlo, mohly by lépe vyhotovit demonstrace. \r\n\r\n       ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-04-23 00:00:00'),
(69, 48, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi:\nČerpání u LORCA hlídá Michal Tobiáš, aktuálně mohutně zatížíme Thermal Trend a vyčerpáme. Totéž baterie ORC.\nZbytek je čerpaný málo, protože to zatížíme hned po konci TT.\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(70, 18, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi:\nČerpání u LORCA hlídá Michal Tobiáš, aktuálně mohutně zatížíme Thermal Trend a vyčerpáme. Totéž baterie ORC.\nZbytek je čerpaný málo, protože to zatížíme hned po konci TT.\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(71, 3, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi:\nČerpání u LORCA hlídá Michal Tobiáš, aktuálně mohutně zatížíme Thermal Trend a vyčerpáme. Totéž baterie ORC.\nZbytek je čerpaný málo, protože to zatížíme hned po konci TT.\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(72, 71, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi:\nČerpání u LORCA hlídá Michal Tobiáš, aktuálně mohutně zatížíme Thermal Trend a vyčerpáme. Totéž baterie ORC.\nZbytek je čerpaný málo, protože to zatížíme hned po konci TT.\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(73, 70, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi:\nČerpání u LORCA hlídá Michal Tobiáš, aktuálně mohutně zatížíme Thermal Trend a vyčerpáme. Totéž baterie ORC.\nZbytek je čerpaný málo, protože to zatížíme hned po konci TT.\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(74, 13, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi:\nČerpání u LORCA hlídá Michal Tobiáš, aktuálně mohutně zatížíme Thermal Trend a vyčerpáme. Totéž baterie ORC.\nZbytek je čerpaný málo, protože to zatížíme hned po konci TT.\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(75, 11, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi:\nČerpání u LORCA hlídá Michal Tobiáš, aktuálně mohutně zatížíme Thermal Trend a vyčerpáme. Totéž baterie ORC.\nZbytek je čerpaný málo, protože to zatížíme hned po konci TT.\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(76, 20, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi:\nČerpání u LORCA hlídá Michal Tobiáš, aktuálně mohutně zatížíme Thermal Trend a vyčerpáme. Totéž baterie ORC.\nZbytek je čerpaný málo, protože to zatížíme hned po konci TT.\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(77, 60, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi:\nchceme pozadat o prodlouzeni projektu o 3-4 mesice a prenest usetrene prostredky z letosniho roku do pristiho krizoveho.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(78, 66, '2020-05-29', 'Odpověď na finační revizi od R.Wawerky:\nSpolečný projekt s Danem, naše část cca 3,1 mil. Kč bude do konce projektu vyčerpána            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(79, 19, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi - od RW:\nDošlo k rozvolnění projektu, nyní bylo schváleno, bude se od 05/2020 přezdrojovávat            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(80, 57, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi - od RW:\nMaximalizujeme převod mezd do roku 2021\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(81, 75, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi (vyčerpáno 50% mzdových za 4 měsíce) - od RW:\nVíme, od05/2020 snižujeme FTE na projektu', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(82, 33, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi (vyčerpáno na mzdách 27% za 4 měsíce - tj. lehce pod ideálním stavem) - od RW:\nnabrali jsme nové lidi do týmu PPD, tzn. navýší se čerpání \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(83, 12, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi od RW: Maximalizujeme převod mezd do roku 2021\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(84, 10, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi od RW: nabrali jsme nové lidi do týmu PPD, tzn. navýší se čerpání \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(85, 39, '2020-05-29', 'odpověď na finanční revizi (přečerpání mzdových nákladů o 50% už v dubnu) - pan Važura píše: mám k tomu jen kusé informace, ale pokud je informace od Ivana Pokorného správná, bude to vyrovnáno po ukončení projektu, který máme na firmu. Projekt by měl být již ukončen, jak mi potvrdil prof. Amler.\n\nZkonzultujte prosím další postup s panem Dytrichem, který o navrhovaném řešení již byl informován.\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(86, 23, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi od Martina Volfa:\n-	MVČR končí tento měsíc, vyčerpat víc nelze vzhledem k rigiditě grantu a nemožnosti změn. Zbytek se bude vracet, spolu jsme to probírali mockrát.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(87, 34, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi od Martina Volfa:\nprostě dojde, pak budeme čerpat mzdový fond', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(88, 21, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi od Martina Volfa:\n-	TICO Mančík – teď vyžaduje víc lidí a nasazení, v polovině roku dojde k přeskupení směrem k méně čerpaným projektům', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(89, 56, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi od Martina Volfa:\nčerpání se bude upravovat, může se provést podle potřeby změna přesunem lidí k Interaction Indie, kde se to musí projednávat s poskytovatelem', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(90, 63, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi - od Martina Volfa: \n-	BIMIP se vyčerpá, jsou v něm ušetřené peníze z minulého roku', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(91, 10, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi od Martina Volfa:\n\nprojekt se vyčerpá, jsou v něm ušetřené peníze z minulého roku  ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(92, 80, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi - od Martina Volfa: Powerskin má přesouvatelný rozpočet, šetříme do dalších let', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(93, 55, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi - od Martina Volfa: \n-	EnviBIM využijeme, podívám se na to', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(94, 16, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi - od Martina Volfa: Epsilon Tywoniak se bezesporu vyčerpá\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(95, 16, '2020-05-29', 'Martiny komentář k březnové revizi - rozpočet na subdodávky je možno čerpat i v jiných kategoriích, ale je třeba mít na zřetelu, že ze subdodávek se nepočítají režie, kdežto z jiných kategorií ano. Takže v případě čerpání rozpočtu na subdodávky v jiné položce, není možno čerpat celou čásku, ale je třeba počítat i s přesunem do režií...\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(96, 89, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi - od Martina Volfa: GAČR Plíseň se rozjíždí a čerpat se  začne', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(97, 90, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi - od Martina Volfa: NAKI – těžko říct, co s ním bude.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(98, 68, '2020-05-29', 'Odpověď na finanční revizi - bude se dávat žádost o změnu - přesun mzdových nákladů do příštího roku', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(99, 42, '2020-05-29', 'Z finanční revize - od června bude navýšeno čerpání mezd', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(100, 41, '2020-05-29', 'Z finanční revize - bude se žádat o posunutí termínu dokončení projektu (z důvodu COVID) - a tím by se přesouvaly i mzdové do dalšího roku', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-05-29 00:00:00'),
(101, 74, '2020-06-02', 'Odpověď na finanční revizi:\nohledně čerpání projektů RP0 EEB projekt, jak jsem tobě i Jakubovi avizovala, s čerpáním máme problém. Hledáme řešení ,jak dočerpat. Snažím se domluvit schůzku s paní Valovou na MŠMT, abychom probrali možné změny a přesuny. Zatím nemám odpověď. Budu chtít schůzku s Jakubem a Lukášem, abychom se domluvili na strategii, jak nejlépe tyto prostředky vyčerpat. \nV projektu bylo alokováno 230 000,- Kč na cestovné v tomto roce (3týdení stáže na zahraničních univerzitách)\nNáklady na workshop  (byl proveden online)\nNáklady na koferenci  (vše je levnější než bylo kalkulováno)\nNaopak bychom rády využily peníze na šablony pro TT, ale potřebujeme to konzultovat s MŠMT. \nKatka \n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-06-02 00:00:00'),
(102, 66, '2020-06-10', 'Info od R.Wawerky:\nza RP5 jde 3,45 mil. Kč, zbytek jde za Danem.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-06-10 00:00:00'),
(103, 66, '2020-06-11', 'Info z finanční revize - od D.Adamovského\nV projektu OPPIK Korado vyčerpáme všechny mzdové i materiálové', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-06-11 00:00:00'),
(104, 12, '2020-06-11', 'Info z finanční revize od D.Adamovského:\nTAČR Korado vyčerpáme v 2020 na cca 60 % mzdových (domluveno s Katkou M.)', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-06-11 00:00:00'),
(105, 62, '2020-06-11', 'Info z finanční revize - od D.Adamovského:\nResopt vyčerpáme, pokud by však se přeci jen prodlužoval do 2021, zvážíme snížení čerpání.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-06-11 00:00:00'),
(106, 58, '2020-06-11', 'Info z finanční revize - od D.Adamovského:\nTAČR Fadedys nedočerpáme, ale očekávám, že se převádět moc nebude', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-06-11 00:00:00'),
(107, 3, '2020-06-18', 'Čerpání prostředků: Viz finanční revize. V červenci se začne čerpat naplno.\r\nPlnění výsledků: Letos nejsou. Plnění probíhá podle plánu, spíš budeme napřed.\r\nRizika: Potřeba kontroly partnerů, jestli správně čerpají. Osobní zkontroluje u partnerů Michal Tobiáš.\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-06-18 00:00:00'),
(108, 71, '2020-06-18', 'Čerpání prostředků: Viz finanční revize. V červenci se začne čerpat naplno.\r\nPlnění výsledků: Letos nejsou. Plnění probíhá podle plánu, spíš budeme napřed.\r\nRizika: Potřeba kontroly partnerů, jestli správně čerpají. Osobní zkontroluje u partnerů Michal Tobiáš.\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-06-18 00:00:00'),
(109, 70, '2020-06-18', 'Čerpání prostředků: Viz finanční revize. V červenci se začne čerpat naplno.\nPlnění výsledků: Letos nejsou. Plnění probíhá podle plánu, spíš budeme napřed.\nRizika: Potřeba kontroly partnerů, jestli správně čerpají. Osobní zkontroluje u partnerů Michal Tobiáš.\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-06-18 00:00:00'),
(110, 74, '2020-06-23', 'Řešení nedočerpání projektu s vedením UCEEB\r\n23.6. 13:00\r\nLukáš Ferkl, Kateřina Mrkvičková ,Jakub Dytrich, Tereza MCL Váňová\r\nZápis: \r\nKM přednesla problém nedočerpávání projektů\r\nNávrh řešení board: náklady na služby budou vyčerpány dle požadovaných kategorií (web, pořízení DHM pro účely projektu, pronájem zařízení na workshop – UCEEB 20+ - příprava strategie : TT, mezisektorová spolupráce, úspěšnost projektů)\r\nGarant čerpání : Jakub Dytrich\r\nCestovné : zatím počítáme s variantou, že se cestovat bude.\r\nVariant vracení peněz tedy není nutná.\r\n\r\nKM kontaktovala projektovou manažerku MŠMT paní Římskou (nově po paní Valové, která odešla na MD) a konzultovala možnosti převodu prostředků a využití externích subjektů na přípravu např. šablon k transferu technologií. Doporučení : externí služby nevyužívat na činnosti, které jsou v náplni členů projektového týmu.  \r\n \r\n\r\nviz: Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-08-10 00:00:00'),
(111, 10, '2020-08-20', 'Čerpání prostředků:  nedočerpávají se ostatní přímé náklady. Důvod : kvůli situaci s COVID nebylo možno cestovat.  Nedočerpané prostředky budou přesunuty do kategorie mezd. Není potřeba žádat o změnu, vejdeme se do 20% (všeobecné podmínky 6), přesunuto bude cca 200 000 do mezd a ostatní se nechá \nPlnění výsledků: OK mírně se posunula optimalizace metodiky začne se až v říjnu \nRizika: ne \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): Martina Sýkorová, Martin Volf, Martina Lexová, Barbora Vlasatá,  Kateřina Mrkvičková\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-08-20 00:00:00'),
(112, 54, '2020-08-20', 'Čerpání prostředků: wrkshp - za 40 000,- a cestovné za 100000,- a bude se přesouvat z ostatních přímých do mezd cca 340 000,- \nPlnění výsledků: Výsledky plníme. Posunut termín pro databázi koncepčních přístupů do konce roku\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Problém je s COVIDEM, nebyl uspořádán kulatý stůl - ten bude v září. Trochu omezeno cestováním v důsledku výše uvedeného. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): MŽP dostává pravidelnou informaci, mentoři také dostávají info, dobrá spolupráce s UJEP \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají přes TEAMS - Marťa bude nahrávat.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-08-20 00:00:00'),
(113, 22, '2020-09-01', 'Čerpání prostředků: přečerpaná kategorie ostatní přímé náklady. Bude řešeno formou změny rozpočtu. Přesun z kategorie cestovné, která se kvůli koronaviru nečerpala. V cestovném bude vyčerpáno min. 50 tis. Kč, tak aby došlo k vyčerpání částky převedené z minulého období. \nŽádost o změnu bude podána během září společně s žádostí o prodloužení délky projektu (původně 11/2020, nově 12/2020). Připraví T. Pavlů a J. Otýs odešle datovou službou. \nPlnění výsledků: výsledky jsou plněny dle plánu až na publikace. V současnosti stále chybí 9 článků z 25 slíbených. \nVyužití výsledků. Výsledky se již využívají v rámci stavební konstrukce (domek) firmy AZS 98. Jan Otýs zašle podklady a audiovizuální materiál, který bude i součástí interní oponentury UCEEB.\nNutno uzavřít smlouvu o využití výsledků. Práva k duševnímu vlastnictví jsou vymezena v rámci RIV. 1.9.2020 byla požádána  J.Komárková, aby připravila návrh smlouvy.\n\nRizika: chybí 9 publikací\nOstatní: (přesah projektu do jiných)Plán: vybavit demonstrační stavbu z recyklovaných dílců senzory a monitorovat ji během delšího období i po ukončení projektu.\n\n\nOponentura: T. Pavlů byla obeznámena s požadavkem na interní oponenturu projektu. Termín bude upřesněn. Účast přislíbil i majitel firmy AZS 98 Jan Otýs. \nÚčastníci (partneři):  \nT. Pavlů, J.Otýs, K. Mrkvičková      1.9.2020      ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-01 00:00:00'),
(114, 45, '2020-09-01', 'Čerpání prostředků: projekt je za UCEEB čerpán dle plánu, nevíme jak čerpá fakulta, ale byl vznesen požadavek (1.9. email) na dodání podkladů o aktuálním čerpání FSV (K. ŠEPS)\nPlnění výsledků: výsledky UCEEB, budou splněny dle harmonogramu. Za fakultu chybí výsledek Metodika - byl vznesen dotaz,zda budou schopni dodat výsledek včas. čekáme na vyjádření.\nVyužití výsledků : plánuje se oponentura na UCEEB, bude se účasnit i AZS98. AZS plánuje výsledky komerčně využívat. Představí na oponentuře. Nutno uzavřít smlouvu o rozdělení práv k výsledkům. 1.9. byla požádána J. Komárková, aby zaslala návrh smlouvy. \nRizika: FSV- nevíme, zda splní jejich závazky v projektu\n\nÚčastníci (partneři):  K. Mrkvičková, T. Pavlů, J. Otýs \n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-01 00:00:00'),
(115, 12, '2020-07-27', 'Info z finanční revize od R.Wawerky:\npo dohodě s Danielem Adamovských budeme cca 50% mzdových nákladů převádět do dalšího roku, tj. cca 550 tis. Kč', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-09-02 00:00:00'),
(116, 57, '2020-07-27', 'Odpověď na finanční revizi - od RW:\nbudeme převádět mzdové prostředky do roku 2021 ve výši cca 280 tis. Kč', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-09-02 00:00:00'),
(117, 60, '2020-07-22', 'Odpověď na finanční revizi:\nu MAGDA se bude zadat o prodlouzeni projektu o 3 mesice a prevod prostredku do dalsiho roku. mam to pod kontrolou, uz ted mam u sebe nastavene uvazky lidi na MAGDA do konce (prodlouzeneho) projektu ze vycerpame vsechno.\n\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-09-02 00:00:00'),
(118, 8, '2020-09-02', 'Odpověď na finanční revizi:\nten uz taky ted nastavuji na docerpani T.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-09-02 00:00:00'),
(119, 60, '2020-09-07', 'Čerpání prostředků: Projekt nelze prodloužit, bude vyčerpán - mzdové se nedočerpají, ale budou dočerpány přes ostatní přímé. Tomáš Matuška nazdrojoval lidi tak, aby se projekt, co nejvíce dočerpal. Věcné náklady se budou čerpat akorát. \r\nPlnění výsledků: Fuzit, Gfunk 1 splněno, a vloženo do V3S. Plní dle harmonogramu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) přihlášené patenty, prošly recenzentním řízením, vyjdou na začátku roku 2021. Proběhlo testování v laboratoři, dále bude testování před UCEEBem a mělo by následovat testování ve Španělsku.  To je s otazníkem vzhledem ke COVID 19 situaci. \r\nRizika: Rizikové je testování ve Španělsku. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-09-07 00:00:00'),
(120, 8, '2020-09-07', 'Čerpání prostředků: Snížily se úvazky, aby to vyšlo i na další rok. Celkově útlum, bude se dočerpávat příští rok. Na další rok se ve změně převedlo 400 osobních a 100 ostatních přímých a 100 režií. Wieden přesune v rámci Průběžné zprávy a nedočerpání nákladů.\r\nPlnění výsledků: Pozdě se zprovoznilo testování pláště kvůli nedodání materiálů, přišlo se o letní slunce. Už to nebude úplně dokonalé. \r\nTaky je problém s velikostí rozvaděče, který je obří, naprojektovalo se to veliký. Optimalizovaný model by snad měl být snesitelnější.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Tomáš počítá s oponenturou cca v únoru a směje se.\r\nRizika: výsledek nebude tak ideální, jak se doufalo\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): přiměřeně probíhá\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-07 00:00:00'),
(121, 62, '2020-09-07', 'Čerpání prostředků: Mzdy - RP2 - přečerpáno, RP3 OK, RP5 - nedočerpávám, ale vše by se mělo nastavit, Materiál - bude schůzka k čerpání, co kdo čerpal a aby se to jasně rozdělilo jasně, bude schůzka, RP5 přečerpala materiál na 2020, cestovné a ODV se převede buď na materiál nebo mzdy.  \nPlnění výsledků: Nejsou žádné články, aby vypadávaly i publikace na RESOPT přes Omice. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - v pořádku, vše se plní, do projektu nejspíš nastoupí Teco s.r.o., pak se musí zohlednit ODV v dodatku ke smlouvě o řešení projektu\nRizika: vyplněna\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - přesah do TICO, využití TICO baráku v prodloužení projektu (Matuška)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy), pravidelné schůzky jednotlivých částí projektu, komunikace je častá, ale občas chaotická\n\nProdloužení projektu - ano, změna partnera Teco za Korado\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-07 00:00:00'),
(122, 68, '2020-09-08', 'Čerpání prostředků: nedočerpávají se mzdové náklady cca 1 mil Kč a ostatní přímé 0, 25 Mil Kč \r\nPokud se bude žádat o změnu, nutno dodat do konce měsíce podklady – úkol Robert Jára \r\nMateriální čerpání – Robert objedná potřebný materiál do konce října \r\nPlnění výsledků: dílčí zpráva i výsledky jsou rozpracovány bez problémů \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: viz kapitola rizika Partner a nedočerpávání prostředků v roce 2020 \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): R. Jára,L. Velebil,  Martina Lexová, Kateřina Mrkvičková  \r\n\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-08 00:00:00'),
(123, 57, '2020-09-10', 'Čerpání prostředků: \nMzdové prostředy plán cca 300 000,- přesun do roku 2021,\nOstatní přímé náklady : Kristýna doplánuje čerpání 154 000,- Kč, plán byl konference Turecko J. Včelák, pokud nevyjde, přesune se do mezd na příští rok.\nPlnění výsledků: výsledky budou splněny \n\nRizika: Hlavní řešitelka bude od 2021 v Š na DPP, výslekdy dodá a práci odvede  \nOstatní: Tým byl informován o plánované oponentuře projektu na jaře 2021\nÚčastníci (partneři):K. Čápová, R. Wawerka, J. Včelák, K. Mrkvičková  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-10 00:00:00'),
(124, 4, '2020-09-10', 'Čerpání prostředků: zbývá 104 tisíc na Ostatních přímých - zaplatí se servis a spotřební materiál\nPlnění výsledků: splněno vše\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n\nhttps://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/01/Manu%C3%A1l_Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1-zpr%C3%A1va_FINAL.pdf \n\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-10 00:00:00'),
(125, 41, '2020-09-10', 'Čerpání prostředků: Jemně se přečerpává, přesune na jiný projekt, zařídí Robert a Líba. (přesune se kus exsikátor)\nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\nPodklady k Závěrečné zprávě:\nhttps://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/01/Manu%C3%A1l_Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1-zpr%C3%A1va_FINAL.pdf \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-10 00:00:00'),
(126, 3, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: Čerpání prostředků: Michal nejspíš přidá víc mezd sem z nových PIKů, aby se vyčerpali tady a u PIKů, kde je to jednodušší, se to nechá.\r\nPlnění výsledků: na konci příštího roku, je to poloprovoz (třeba pohlídat, že to je ok se zadáním).\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): papírový výsledek, dělalo se to pro prachy\r\nRizika: v cajku\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): v cajku\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-14 00:00:00'),
(127, 70, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: počítá se se vším\nPlnění výsledků: na konci příštího roku, Gfunk - nebude problém\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): byl to dobrej nápad, ale nakonec se ukázalo, že to nepůjde - téma není mezi našemi prioritami\nRizika: minule partner nedočerpával (Straka), Michal ho bude kontrolovat, že čerpá\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): je třeba hlídat\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-14 00:00:00'),
(128, 20, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: u mzdových zkontrolovat, že čerpá Václav N.; Honza Š., Dan S. - kontroluje Danka, Michal zařídí odměny/DPP pro mentory\nPlnění výsledků: Gfunk hotový, jen je třeba okomentovat\nkonference splněny\nčlánky (splněn 1 Jimp, další dva Scopusy na cestě)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: jak je to s mentory...?\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou na Cloudu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-14 00:00:00'),
(129, 20, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: Gfunk hotový, jen je třeba okomentovat\nkonference splněny\nčlánky (splněn 1 Jimp, další dva Scopusy na cestě)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: mentoři - jak se budou čerpat\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-14 00:00:00'),
(130, 18, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: Michal nejspíš přidá víc mezd sem z nových PIKů, aby se vyčerpali tady a u PIKů, kde je to jednodušší, se to nechá.\nPlnění výsledků: bude.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): je to daleko\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-14 00:00:00'),
(131, 13, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: Čerpání prostředků: Michal nejspíš přidá víc mezd sem z nových PIKů, aby se vyčerpali tady a u PIKů, kde je to jednodušší, se to nechá.\nPlnění výsledků: Fuzit přijatý, prototyp stačí napsat\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Bude začínat jednání o licencích s AG a partnerama. Danka zažádá o smlouvu o využití výsledků. \nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-14 00:00:00'),
(132, 71, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: Čerpání prostředků: Michal nejspíš přidá víc mezd sem z nových PIKů, aby se vyčerpali tady a u PIKů, kde je to jednodušší, se to nechá.\nPlnění výsledků: není problém, příští rok, jsme napřed\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pro vlastní využití v rámci v Wave\nRizika: nic, běží\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-14 00:00:00'),
(133, 99, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: prozatím jen mzdy červenec a srpen; neznáme finální rozpočet, záleží na rozhodnutí ve věci žádosti o přezkum\r\nPlnění výsledků: projekt začal k 1.7.2020, prozatím není možné hodnotit\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): prozatím není relevantní\r\nRizika: mírné zpoždění, není ještě podepsána smlouva s partnery ani s poskytovatelem; čeká se na rozhodnutí v žádosti o přezkum, kterou jsme podali 10.7.Značná prodleva ze strany MPO.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ---\r\nÚčastníci (partneři):  GT Progres, spolupráce je dobrá, partner spolehlivý\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Čekáme na výsledek žádosti o přezkum. Role v projektu rozděleny, kick-off ovšem zatím neproběhl; základní instrukce byly předány elektronicky již v červ enci (pravidla, která je nutno respektovat, zajištění publicity...)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2020-09-15 00:00:00'),
(134, 96, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: prozatím jen mzdy červenec, srpen; obracím se na fin.manažerku s požadavkem na kontrolu správnosti nastavení rozpočtu/čerpání\r\nPlnění výsledků: projekt začal 1.7., prozatím nemůžeme hodnotit\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\r\nRizika: případná omezení v důsledku COVID - nemělo by znamenat ohrožení, práce mohou probíhat v prostorách TČ Mach; riziko - partner - problémy s nastavením mezd, ne zcela dle pravidel; doporučení: dát přednost písemné komunikaci a odkazovat na Poskytovatele (směřovat jejich konzultace tam)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): provázáno s TAČR Zéta se stejným partnerem; probíhají paralelně. V TAČR se technologie vyvívíjí, zde ověřuje a aplikuje\r\nÚčastníci (partneři):  TČ Mach, viz část Rizika\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Proběhlo úvodní setkání v Mor.Krumlově - zápis bude dodán; Kick-off meeting 14.7. Zápis uložen na SharePointu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2020-09-15 00:00:00'),
(135, 93, '2020-09-14', 'Čerpání prostředků: prozatím jen mzdy červenec, srpen, cestovné, vložné na konferenci; obracím se na fin.manažerku s požadavkem na kontrolu správnosti nastavení rozpočtu/čerpání; lehce se nedočerpává, máme cca 40 %\nPlnění výsledků: projekt začal 1.7., prozatím nemůžeme hodnotit\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\nRizika: případná omezení v důsledku COVID - nemělo by znamenat ohrožení, práce mohou probíhat v prostorách TČ Mach; riziko - partner - problémy s nastavením mezd, ne zcela dle pravidel; doporučení: dát přednost písemné komunikaci a odkazovat na Poskytovatele (směřovat jejich konzultace tam)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): provázáno s OP PIK, Aplikace VII, se stejným partnerem; probíhají paralelně. V TAČR se technologie vyvíjí, zde ověřuje a aplikuje\nÚčastníci (partneři):  TČ Mach, viz část Rizika\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Proběhlo úvodní setkání v Mor.Krumlově - zápis bude dodán; Kick-off meeting 14.7. Zápis uložen na SharePointu', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2020-09-15 00:00:00'),
(136, 65, '2020-09-15', 'Čerpání prostředků: RP1 čerpá méně, než by mělo, ale předpokládá se větší čerpání po konci NPÚ, ostatní příme RP4 se převádí do roku 2021 a převedou se na mzdové. \r\nPlnění výsledků: V004 - užitný vzor splněn, V001 - koncem měsíce odešlou přihlášku na UPV, stíhá se, VOO5 - vyrobeno, jen zpracovat (T. Pavlů), V002 - je připravená, jen zpracovat, V003  je na hale, stačí zpracovat\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - výsledky bude Kronospan využívat do svých technických podkladů - podlaha, výstužná stěna - může být navázána spolupráce s Tesařstvím Biskup (výrobci panelů)\r\n´úkol pro Roberta a Terku - udělat prezentační vzorek pro akumulační příčku a dřevobetonový prvek, mělo by vypadat esteticky, do konce roku 2020 \r\nRizika: vyplněna\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - symbióza s Triem Zlín. Ale není zde dualita. \r\nÚčastníci (partneři): Spolupráce probíhá bez problémů, Robert se musí dohodnout s Kronospan na vykázání nákladů, mají účetní rok do \r\n konce září  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - Kronospan spolupracuje na zkouškách a pravidelně jezdí na UCEEB. \r\n\r\nprodloužení projektu - navázání na výstužné stěny, deska FIRESTOP - únosnost, cyklické zatížení - testování stěn s FIRESTOP  klíčové pro vícepodlažní dřevostavby\r\ndoporučení požárenského přístupu pro vícepodlažní dřevostavby, Terka Pavlů - stropy z recyklovaných materiálů, Staněk - difuzivita vodní páry pro OSB desky - aplikace pro konkrétní skladby od Kronospan. \r\n\r\nKarolina informovala o tom, že budou v projektech oponentní řízení, přijato pozitivně :) a kde se najde link na sharepoint. \r\núčastníci - Karolina Tomešová, Robert Jára, Lukáš Ferkl\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-15 00:00:00'),
(137, 81, '2020-09-16', 'Čerpání prostředků: RP0 navýšila čerpání od července, ostatní šetří na příští rok (kromě RP1, která čerpá dle plánu), ostatní přímé zbývají 200k na cestovním, ale COVID - není problém vyčerpat později v projektu. \nPlnění výsledků: plněno bez problémů\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - PED produkty pro města, stojí to na výsledcích SPARCS - komericializace formou produktů UCEEB\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - zatím pouze projektové žádosti a EERA CZ2, SC compass, \nÚčastníci (partneři):  vše bez problémů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají další schůzky\núčastníci - Karolina Tomešová, Martina Lexová, Michal Kuzmič  \n\núkoly - Martina - jak byly na projektu Karolína Dvořáková a Eliška  Pomyjová zdrojované na projektu  \nMichal se podívá na rozpočet - možná se sníží podíl RP1\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-16 00:00:00'),
(138, 73, '2020-09-16', 'Čerpání prostředků: mzdy se malinko přečerpávají, je potřeba lehce snížit úvazek, ostatní - bude FUÚP, zbytek se musí řešit, Řež pošle instrukce, co se může kupovat - je to 61 tis., bylo by v podobě žádosti o změnu, do konce září dodat přehled změn ÚJV Řež (Michal)\r\nPlnění výsledků: plněno bez problémů\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - nerelevantní\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - COST, ANNEX 83, Sparcs\r\nÚčastníci (partneři):  v porádku\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy), probíhají\r\nkarolina T. informovala o oponentních řízeních (1/2 doby projektu a 3-6 měsíců před koncem projektu) a o tom, že prolink na sharepoint je v projektovém řízení v záložce projekt. \r\n\r\nMartina navrhne Kubovi snížení Michalova úvazku.    ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-16 00:00:00'),
(139, 85, '2020-09-16', 'Čerpání prostředků: dělaly se změny ve mzdách, nedočerpávala RP0, je to lepší, ale dotáhne se to v příštím roce. Bude se muset změnit lidé v projektu ve vykazování. RP2 čerpá stále stejně, vše ok. Ostatní náklady - zbývají peníze, dočerpá se, budou tam externí subdodávky, které se teď budou řešit, přizpůsobit to, že vše bude online. Travel - to záleží jak to bude s covid, přesune se cesta na Maltu na semestr 4, je flexibility rules - do 20% můžeš utratit za věci, které nebyly plánovány, stakeholder cestovné - na maltu měli jet 3 - ale nic z toho nebylo, taky přesun do 4 semestru, přesuneme do mezd. \nPlnění výsledků: bez problémů, přešlo se an online, study visit Malta , presunuta na semestr 4\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - RESINDUSTRY zahrnuto do národního energeticko-klimatického plánu 2021 - 2030, pak až s příklady dobré praxe. \nRizika: doplni kaja se stepankou\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - ne\nÚčastníci (partneři): Poláci se zlepšili a začali komunikovat,\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky - každý měsíc online call a jednou týdně interní schůzky UCEEB. \n\nnemusí být oponentura výsledků, ale jejich prezentace na závěr projektu být musí\n\npřítomní - Karolina Tomešová, Martina Lexová, Štěpánka Holečková, Tereza McLaughlin Váňová\n\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-16 00:00:00'),
(140, 72, '2020-09-16', 'Čerpání prostředků: mzdy - čerpá se v pořádku, ostatní přímé - byly zrušeny 3 cesty, vše bude online, za ČR to dělá Zlín, přesunout 20% do mezd, hledat v rámci projektu další spolupráce\r\nPlnění výsledků: za nás se plní bez problémů\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - komentuje se návrh nového OPŽP, přizváni do platformy pro komunitní energetiku, máme zakázku pro SIC\r\nRizika: neschopnost lead partnera (koordinace jednotlivých aktivit), \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - podaný projekt CONNECT do H2020\r\nÚčastníci (partneři):  neschopný lead partner, který nekoordinuje projekt\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - interní schůzky pravidelně, na úrovni projektu je to ad hoc a chaotické. \r\n\r\nnebude oponentní řízení, ale prezentace výsledků projektu\r\n\r\nvymyslet navazující projekty\r\n \r\npřítomní - Lukáš Ferkl, Martina Lexová, Štěpánka Holečková, Karolina Tomešová, Tereze McLaughlin Váňová\r\n\r\n          ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-16 00:00:00'),
(141, 58, '2020-09-17', 'Čerpání prostředků: \r\nNedočerpáva se, zbývá dočerpat cca 400 000,- Kč, část bude alokována na odměny, zbytek se převede do příštího roku. Další provozní náklady:  nelze čerpat náklady na konference (Covid).To co se nevyčerpá na cestovném a ostatních přímých nákladech bude převedeno do mezd. \r\n\r\nPlnění výsledků:\r\nBudeme žádat o změnu výsledku (konferenční příspěvek vs. impaktovaný článek). \r\nInterní oponentura bude sloužit i jako část výsledku zpětnovazební seminář s potenciálním uživateli. Plánuje se na 3/2020\r\n\r\nRizika: nedodržení výsledků. Budeme žádat o změnu výsledku\r\n\r\nOstatní: \r\nmožnost navázání projetu ve výzvě OP PIK VIII. V současnosti se vypracovává zpráva o monetizaci výsledků (vypracovává Energocentrum)\r\nÚčastníci :  M. Lexová, O. Nehasil, K. Mrkvičková\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-17 00:00:00'),
(142, 49, '2020-09-21', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, mzdové jsou dané podle původního plánu. Projektové oddělení bude chtít nahradit v případě nutnosti Evu Smolíkovou Dankou Stolařovou, aby byl pokrytý její úvazek. Nečerpají se náklady na cesty z důvodu KORONA, služby jsou alokovány na semináře a vzdělávací akce PR.\nPlnění výsledků: dle pokynů aplikačních garantů. Připravuje se půlroční zpráva. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: vedení projektu ze strany FEL a rektorátu, nemáme přehled o tom co se vede. UCEEB nemůže ovlivnit. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Lexová, Tomešová , Mrkvičková \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) Jen PR a ostatní nemáme info \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-21 00:00:00'),
(143, 74, '2020-09-21', 'Čerpání prostředků: Mzdové prostředky cca 200 000 tis měsíčně, \r\ndočerpá se ok\r\nOstatní přímé, nedočerpává se. do příštího roku FUUP 173 400 max. \r\nPlán je vyčerpat na intranet 400 000,- max.,pořízení prezentační pomůcky - napojení na projektor cca 30 000,- Kája plánuje seminář, část nákladů bude použita na něj. \r\nPlnění výsledků: kvůli kovidu komplikované. Zahraniční stáže budou přesunuty na 2021, workshopy a konference Kája s Kačkou sjednotí terminologii, kvůli reportu.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: čerpání projektu, kvůli Covid, plnění výsledků viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Lexová Martina, Mrkvičková, Tomešová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy ve složce projektu)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-21 00:00:00'),
(144, 80, '2020-09-21', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, ale s tím se počítalo, do konce roku se budou kupovat\n, bude se žádat o prodloužení projektu (až později, předschváleno. \nPlnění výsledků: - posun výsledku 8.1 na prosinec (schváleno EK), možná některé části budou přesunuty do jiné deliverable, aby to dávalo smysl.  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): je brzy, zatím nic. \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - zatím ne\nÚčastníci (partneři):  vše je ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - tým se setkává pravidelně, další meeting celoprojektový bude online v říjnu\nlink na sharepoint\noponentní řízení - vysvětleno\núčastníci: Zdeno Malík, Martin Volf, Martina Lexová, Karolina Tomešová\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-21 00:00:00'),
(145, 14, '2020-09-21', 'Čerpání prostředků: V osobním zbývají peníze RP2, po dohodě vyčerpá RP1, Martin zařídí. Obecně má RP1 problém s dočerpáváním projektů v osobním, hodně jich končí. Martin bude dělat celkovou revizi RP1 na začátku října. Projekt nejde prodloužit, protože již dosáhl maxima 48 měsíců (Epsilon II trvá do konce února 2021).\r\nPlnění výsledků: v propagaci se toho zatím neudělalo nic speciálního, ale na minulé schůzce s RD se domluvilo, že to budou mít prezentované na jejich stránkách, chtějí s tím dál pracovat. \r\nCelkem se stíhá. Musí se udělat už jen paperwork - je třeba zařídit s Janou K.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): RD Rýmařov bude implementovat, včetně plánů - na schůzce se domluvilo a budeme je k tomu tlačit.\r\nRizika: vyčerpání zdrojů, dokončení všeho včas\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Jsou.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-21 00:00:00'),
(146, 63, '2020-09-21', 'Čerpání prostředků: čerpání mezd by mělo být ok, jde o to, zda se bude prodlužovat, nebo ne :(, ostatní přímé - možná se bude něco převádět něco z mezd do ostatních přímých nákladů (něco TICO barák), bude se kupovat služba na programování SW - 302 500 Kč \nPlnění výsledků: vše se splní, není problém splnit\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - webová kalkulačka bude veřejně přístupná - webová kalkulačka SB tool CZ, zdarma přístupná projektantům, architektům, developerům, atd. - bude v aktualitách na webu UCEEB\nRizika: největší \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - TICO, využívá se stavba TICO\nÚčastníci (partneři): RDR a di5 - di5 - super spolupráce, 2 zástupci vše ok, RDR - odešla zaměstnankyně, za ní pokrývá UCEEB, \"tichý partner\"\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - schází se pravidelně, Růža nahraje zápisy\nlink na sharepoint - ukázáno\noponentní řízení výsledků projektů - vysvětleno\nPřítomní: Jan Růžička, Martin Volf, Martina Lexová, Karolina Tomešová\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-21 00:00:00'),
(147, 19, '2020-09-22', 'Čerpání prostředků: lehce se přečerpávají mzdy (o cca 21 000 Kč - jde to dotáhnout z ostatních přímých, odladit se dá na konci roku - Tomáš V. souhlasí s přesunem z ostatních přímých nákladů. \nPlnění výsledků: Změnila se demonstrace, Posunuly se výsledky s prodloužením projektu, vše jede podle plánu. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - řeší se udržitelnost výsledků - čeká to na spin off, Tomáš Vácha se sejde s Lukášem, měl by vzniknout spin off na komercializaci nejen SW, ale i návrhu LDS apod.(schůzka McLV, TV, LFerkl, RW, KTom) \nRizika: hlavní je obhájení role Konhefr počernice (už není demonstrace, ale je to aplikační garant, takže by to mělo jít). \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - Rozšíření do zahraničí o JPI Urban Europe PED (žádost 24.9.2020) \nÚčastníci (partneři):  problém s Konhefr Počernice, nakonec nechce využívat výsledky (využívá SW, ale ne model), ale v projektu zůstává. Ale projekt neohrožuje\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají, zápisy se dělají\n- sharepoint - přístup z projektového řízení, záložka projekty\n- oponentní řízení - budou probíhat 2 - 1. v polovině projektu - interní konzultace výsledků projektu, 2. 3-6 měsíců před koncem projektu, bude probíhat s externí přítomností (partneři projektu) - zjistění komercializovatelnosti a možné úpravy výsledku do konce projektu. \n\núčastníci: Tomáš Vácha, Robert Wawerka, Martina Lexová, Kateřina Mrkvičková, Karolina Tomešová\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-22 00:00:00'),
(148, 61, '2020-09-22', 'Čerpání prostředků: Rp1 čerpá ok, RP5 přečerpává se v září bymělo klesat do konce roku bude OK vyčerpáno dle plánu. Ostatní přímé byly plánovány cesty, které nelze kvůli covidu realizovat, 50 000, - převedeno na mzdy ostatní se převede do roku 2021\r\nPlnění výsledků: vizpoznámky u výsledků \r\nVyužití výsledků , probíhá interní oponentura MMR, uživatelé budou primárně města , zájem je dostatečný , blíže bude projednáno na interní oponentůře \r\nRizika: nebyla identifkována, nutno domyslet komercializaci produktu, je potřeba dotahnout do konce.\r\nOstatní: navzující projekt PPŽ je podaný , partneři MMR MŽP jako aplikační garanti a Cenia jako partner .\r\nÚčastníci (partneři):  Lexová, Vácha, Wawerka, Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-22 00:00:00'),
(149, 33, '2020-09-22', 'Čerpání prostředků: finančně se čerpá OK, lehké nedočerpávání lze přesunout do příštího roku. Náklady na subdodávky přesun do mezd), ostatní přímé co se nedočerpá bude přesunuto do mezd. \nPlnění výsledků: viz výsledky, budeme žádat o změnu v projektu výměna obce Drahelčice za Bášť. Dále žádáme o prodloužení projektu o 3 měsíce kvůli covid. Zrojování IT lidí z FIT nutno dořešit. \nPodklady pro změnu projektu dodá Tomáš Vácha do 2.10.2020, Martina prosí o uvedení i změny rozpočtu do žádosti o změnu (přesun subdodávek do mezd). \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: výměna obce, řeší se změnovým řízením\nOstatní: do budoucna se plánuje využití softwarového nástroje pro další projekty\nÚčastníci (partneři):  Lexová, Wawerka, Vácha, Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)OK \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-22 00:00:00'),
(150, 76, '2020-09-22', 'Čerpání prostředků: hrozí přečerpání - jak RP5 tak RP1, RP1 se má stáhnout od října - Robert W se dohodne s Martinem V. (mzdově uzavřít pro RP1), pokryje se z ostatních přímých nákladů, předpokládá se dočerpání \r\nPlnění výsledků: Ostatní - veřejně dostupný dokument, je anglická verze, jde o překlad a úpravu grafickou a bude hotovo, dá se na webb CAMEB, UCEEB a RIV\r\nSW - pracuje se na něm, diskutuje se, jestli to bude plug in nebo jak to bude vypadat, finalizuje se GUI apod., \r\n\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne, klíčové osoby končí, PR může být k dokumentu, ale k SW ne. Těžiště projektu se přesune tematicky trochu jinam\r\n\r\nRizika: vyplněna, záleží zda bude projekt prodloužen\r\n\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - nic zásadního (je to drahé, klíčoví lidé odcházejí)\r\n\r\nÚčastníci (partneři): spolupráce bez problému \r\n\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají\r\n\r\nSharepoint - dostupný ze záložky projekt\r\noponentní řízení - bude v případě prodloužení v dalším roce projektu\r\nobecný závěr z projektu - online půlhodinový interní seminář pro UCEEB - závěr, jestli AI má ve stavebnictví smysl nebo ne - do konce roku. \r\n\r\nPřítomní: Robert Wawerka, Martina Lexová, Kateřina Mrkvičková, Karolina Tomešová, Lukáš Ferkl\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-22 00:00:00'),
(151, 87, '2020-09-25', '•	Čerpání prostředků: 53.94% ; můžeme pouze FÚUP, tj.převést pouze 5% ; nutno hlídat čerpání, v našem případě hlavně mzdy - zvážit navýšení úvazků nebo naúvazkování někoho dalšího; můžeme nedočerpat max. 112 000, podáme žádost o změny (nevyčerpáme cestovné do Indie)+ mzdy; \r\n•	Plnění výsledků: běží pouze ta část projektu na naší straně ; ; měl přijet někdo z Indie, zaučit se – to neproběhlo ; měly být dovezeny indické vzorky k nám\r\nOdborná publikace – měly být výsledky naše a indické, ale Indové začnou pracovat až v půlce října/listopadu ; \r\n•	Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): prozatím nerelevantní\r\n\r\n•	Rizika: \r\n\r\n-	Covid - není možné cestovat a čerpat alokované prostředky; spolupráce probíhá online, riziko, že nenaplníme společné aktivity\r\n-	Indický partner stále neobdržel finance – aktivity probíhají omezeně\r\n•	Ostatní (přesah projektu do jiných): tematicky Trio Renco a TAČR EESDOK – ale nedublují se\r\n•	Účastníci (partneři) : Indie – velmi dobrá spolupráce\r\n•	Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) : Probíhají, zápisy budou dodány \r\n•	Ostatní: vzniklo ukázkové video experimentů pro indického partnera ;nutno ošetřit vlastnictví UCEEB + publicitu poskytovatele; zdůraznit, že jde o experiment, abychom nebyli napadnutelní (nevíme, kdo kde a k jakému účelu video použije); může pomoci D.Mach popř.Martin Volf\r\nProběhlo online via Teams  - Hájek P., Lexová M., Pavlů T., Reist K., Volf M.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2020-09-25 00:00:00'),
(152, 69, '2020-09-22', 'Čerpání prostředků: Ostatní přímé náklady se převedou na mzdy.\nPlnění výsledků: Máme menší výsledky i v dalším roce, je třeba \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): komercializace není relevantní, dokumenty jsou pro státní správu, spíše know how. Jedině kdyby Leef s tím něco komerčního podnik.\nRizika: partner\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-22 00:00:00'),
(153, 79, '2020-09-08', 'Čerpání. dopadají tam dovolené, které jsou neuznatelné. Čerpání mezd bude uzavřeno a tím se zabrání napadání dalších neuznatelných dovolených.  \nVýsledky projektu. Budou splněny dle plánu.  V. Zmrhal dodá prototypové zkoušky\nPoslat VZ podklady k oponentnímu řízení API.\nPřipravuje se navazující projekt do APLIKACE VIII.\nPřítomni: Lexová, Adamovský, Mrkvičková, V. Zmrhal (na telefonu) \n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-22 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(154, 66, '2020-09-08', 'Čerpání prostředků: Neuznatelná dovolená – Kájá přepočítá přesně, aby bylo zřejmé kolik je neuznatelných nákladů. \r\nVeškeré náklady se dočerpají i za RP5\r\n\r\nPlnění výsledků: viz komentáře v kapitole výsledky\r\n\r\nRizika: viz rizika\r\nÚčastníci (partneři):Adamovský, Wawerka, Mrkvičková, Lexová\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-29 00:00:00'),
(155, 12, '2020-09-22', 'Čerpání prostředků: \r\ndo příštího roku bude přesunuta část neodčerpaných prostředků \r\nVýsledky, plní se a IP bude rozděleno. Užitný vzor je 100% ČVUT, funkční vzorek bude 50%na 50% J. Včelák pošle info na transfer@uceeb.cz\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nÚčastníci : J. Vćelák, R.Wawerka, D.Adamovský, K.Mrkvičková  \r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-22 00:00:00'),
(156, 21, '2020-09-22', 'Čerpání prostředků: přečerpává se, protože to bylo nastavené do konce září. Musí se všichni odzdrojovat z projektu, dokonce je tam minus. Musí se odzdrojovat i ostatní RP. Štěpán potřebuje finance na seminář TiCo, Danka se zeptá, jestli by nešel financovat z Inter-Inform. Rýmařov má na projekt i finance.\nPlnění výsledků: viz tabulka, prototypy dělá Rýmařov - Danka zjistí, jak se řeší prezentace toho katalogu prvků. Danka pošle template ke zprávám :-)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): máme mít nárok na licenční práva (viz smlouva), Danka probere s Terezou a Janou, aby to vzniklo. \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-22 00:00:00'),
(157, 53, '2020-09-22', 'Čerpání prostředků: Tonda chce ušetřit osobní, aby se mohl projekt prodloužit (prodlužuje se i Annex), je třeba zažádat o změnu. Zbývá 354 tis. na cesty. Budou se přesouvat i odpisy. Danka dodá podklady pro změnové řízení.\nPlnění výsledků: v tabulce\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): hlavně články a impakt\nRizika: musí se vyjasnit peníze s Rýmařovem, je potřeba začít dobře měřit - snad budou výsledky - viz. tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-22 00:00:00'),
(158, 56, '2020-09-23', 'Čerpání prostředků: mzdy byly kontrolovaný minulý měsíc, aby to vše vyšlo, dá se upravit nebo převézt z dalších provozních, pozor na to, co se píše na objednávky (rozdělená zařízení nesmí vypadat, že patří k sobě), co zbyde, tak se utratí za rok\r\nmusí se stornovat konference\r\nPlnění výsledků: malé vzorky odzkoušeny, už se vyrábí sloupy na velké vzorky, běží dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - možný patent - Tomáš podá, komercializace s PREFA Brno\r\nRizika: - musíme ohlídat duševní vlastnictví \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - zatím nevyšel navazující, Zkusí Thétu - sloupy napětí, trafostanice, nabíječky na elektromobily, Aplikace nebude\r\nÚčastníci (partneři): běží bez problémů \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - komunikace probíhá průběžně\r\nSharepoint ukázán\r\nOponentní řízení vysvětleno - bude před koncem projektu na začátku 2021\r\n\r\nPro prezentaci bude lampička a hranol\r\n\r\núčastníci: Tomáš Vlach, Martin Volf, Martina Lexová, Lukáš Ferkl, Karolina Tomešová\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-09-23 00:00:00'),
(159, 16, '2020-09-23', 'Čerpání prostředků: Přebývají subdodávky, počítáme s nimi nejspíš do mezd v příštím roce. Kdyby Liko-S dělal změna na prodloužení projektu, pak bychom rádi v rámci toho zažádali o úpravu rozpočtu, aby víc odpovídal a byl v něm pořádek.\nPlnění výsledků: Budou se psát různé posuny s termíny, u nás ale není problém. Za nás Pavel Kopecký dopsal text Fuzit (dokonce i funguje :-), šlo by to i na dvě řešení, kdyby bylo potřeba. Je slíbená aplikace pro Envilop, dělá Michal Bureš - bude i k fotografování. Body v Grantu jdou především na Mendelu - něco je/něco není. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Zájem má hlavně firma (Hlavní řešitel), vytváří si pro svoje portfolium. Na konci projektu bude třeba dobře projednat, jaký podíl výsledků budeme mít (licence apod.).\nRizika: Příliš mnoho kuchařů připálilo jíšku :-) - koordinačně je to trochu náročné, může se stát, že k nám nedorazí potřebné informace.\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-23 00:00:00'),
(160, 89, '2020-09-23', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se stále osobní a i ostatní přímé. V ideálním případě chceme převést cca 100 000 do dalšího roku. Danka a Kamil budou vyjednávat 2.10. na schůzce s FSv, aby nám to dovolili. Stejně tak změnu mírně navýšení úvazků.\nPlnění výsledků: Celkem 1 Scopus a 1 conference za celý GAČR - je splněno.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: mírný skluz v budování experimentálního setupu - bude se řešit 2.10. Kvůli rýmičkám a karanténám, ale není kritické.\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Pavla Ryparová dobře vede.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-23 00:00:00'),
(161, 17, '2020-09-24', 'Čerpání prostředků: Čerpání osobního v pořádku. Je třeba myslet na to, že se končí v květnu. Ostatní přímé ještě zbývají - něco se ještě dočerpá, zbytek se převádí do dalšího roku.\nPlnění výsledků: lehký skluz v algoritmické části, požadavky projektu se splní, prodloužení není ve hře hlavně kvůli Honeywellu a taky našemu rozpočtu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řeší se extra s Lukášem, existuje předběžná ústní dohoda s Honeywell, Danka prozkoumá z hlediska projektu poměr vlastnictví 100 - 0, napíše Jirkovi a Terce\nRizika: viz tabulka\nOstatní: hledá se návazný projekt - pilotní nasazení\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-09-24 00:00:00'),
(162, 2, '2020-09-25', 'Čerpání prostředků: \nMzdy se čerpají OK\nOstatní přímé nelze převést do dalšího roku max 5% FUUP tzn. 57 000, - leze převést do dalšího roku\nPlánované nákupy:  váhy 20 -25 tis Kč,  adapter 20 000,- ,  termočlánky-  40 000,- Kč \nŘešíme překročení rozpočtu u dlouhodobého majetku o cca 66 000,- musíme žádat o změnu? Kačka zjistí u pana Karla. \nVýsledky se plní ale kvůli covidu plánují přesun do dalšího roku. \nDo příštího pátku 2.10. Petr uvede změny v projektovém týmu, aby se stihlo zažádat o případnou změnu projektu.   \n\nPlnění výsledků: za UCEEB OK, celkově se zvažuje o změnu a přesun výsledků do další etapy kvůli situaci COVID, zodpovědnost hl. řešitele\n\nÚčastníci (partneři):  Lexová, Volf, Hejtmánek, Mrkvičková\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2020-09-25 00:00:00'),
(163, 64, '2020-10-02', 'Čerpání prostředků: mzdy nastaveny správně, zbývá 60k na ostatních přímých - budou se platit užitné vzory, Michal musí dořešit fakturu k data hostingu, Michal dá vědět účtárně, že se ruší objednávka ARS VIDRIDIS, za zabtek se koupi instrumetnace střech v Třešti\nPlnění výsledků: - je nutné urychleně podat užitné vzory!!!!!!, dohoda s paní Duškovou, že do konce října, jeden UV je v pořádku, pro druhý je potřeba dodělat měření - příští týden. Gfunk je hotový, vše ok,p rodloužení projektu o 1 rok, přidání 1 výsledku. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím ne, ale bude článek, ale asi až příští rok, píše se na to diplomka, ze které bude článek, pyrolizovaný kal se zatím dělá jen v malém, ale od příštího roku, pokud se rozjede výroba ve větším, tak by se to komercializovat mohlo, přidaný výsledek by mohl být komercializován. \nRizika: doplněna\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - ne, jen prodloužení\nÚčastníci (partneři): bez problémů\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - v pořádku, koordinuje Brno, a nejsou stížnosti. \n\nShare point ukázán, oponentní řízení vysvětlena\n\núčastníci: Michal Sněhota, Tereza Pavlů, Martin Volf, Karolina Tomešová, Martina LExová', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2020-10-02 00:00:00'),
(164, 75, '2020-10-05', 'Čerpání prostředků: Chceme převést 115 tis. do dalšího roku, Danka vykomunikuje s Bartákem na strojárně (schváleno).\r\nPlnění výsledků: probíhá, Vojta Zavřel hlídá, výsledky jsou až 2022. Od září se navyšovali úvazky, aby se práce stihla, strojárna měla trochu starosti. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): asi Elpramo bude nějak využívat, ještě je trochu brzo\r\nRizika: cajk\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-10-05 00:00:00'),
(165, 51, '2020-10-19', 'Ahoj Marti, \n\nRevize po mailu? koukala jsem na ten CAMEB M+D – je to v tabulce v příloze. \nMZDY: \n-	Přečerpáváme o cca 6 tisíc mesicne, to asi pokryjeme ze zbylých ostatních přímých. \n\nOstatní přímé - \n-	Dala jsem tam předpokládaný FÚUP, který si převedu do dalšího roku.\n-	Pak jsem tam dala klikátko do 201, který má jít na tento projekt\n-	a nakonec nějaký IT vybavení k nám do kanclu. \n\nZbývá 50k – to bych nechala na pokrytí přečerpání osobních a na odměny. \n\nTo znamená, že počítám s prodloužením ? kdyby to neprodloužili, tak nastává krizové řízení a velké udělování odměn a přidávání lidí na projekt na poslední 2 měsíce. ? \n\nK. \n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2020-10-20 00:00:00'),
(166, 59, '2020-10-21', 'Revize 22.9.2020\nČerpání prostředků (čerpají jak mají?, mají rozdělený rozpočet a jasno kdo co rozhoduje, pokud tam je víc RP) –  končí 02/2021; mzdy nastavené v souladu; ostatní přímé náklady zbývá 314 000,-  - vyčerpat nebo převést na mzdy.  Zůstává na mzdách 80 000,- - hodně se odzdrojovalo – bude se přezdrojovávat – musíme hlídat gender. 200 000,- materiál chce Petr čerpat; dát vědět Martině případné přesuny na mzdy. \nPlnění výsledků: (jak jde řešení projektu, mají nějaké změny/problémy) – SW je náš a bude splněno; ověřená technologie - AERS\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) – tady jsou návrhy, které chce především slyšet Lukáš \nRizika: (musíme vyplnit 1x ročně), je to ve zvláštním listu, klidně si to předvyplň dle poslední analýzy a jen se ptej, jestli se něco změnilo  - riziko – málo času; nebyl personál; ale výsledky odevzdají v trochu horší kvalitě. \nÚčastníci (partneři):  je nějaký problém ve spolupráci? Spolupráce s AERSEM – mají hodně práce; musí se je trochu tlačit; musí se hlídat. \nPravidelné schůzky projektového týmu – s – byla schůzka; musí se jim zadávat úkoly a hlídat jejich plnění\n        ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-10-21 00:00:00'),
(167, 47, '2020-10-21', 'CAP 22.9.2020\nČerpání prostředků (čerpají jak mají?, mají rozdělený rozpočet a jasno kdo co rozhoduje, pokud tam je víc RP) –  není rozpočet; vyčerpané přístroje; rezerva na materiál; online meeting – zjistíme čísla; bude reporting;, info k potenciálním financím na materiál\nPlnění výsledků: (jak jde řešení projektu, mají nějaké změny/problémy) – z naší strany se jde podle plánu; práce na tématu pokračují; jdeme svou cestou;, jsou publikace a nejsou patenty; nebude jasně řečeno – chceme jasné vyjádření. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) – tady jsou návrhy, které chce především slyšet Lukáš – Possitive energy districts - \nRizika: (musíme vyplnit 1x ročně), je to ve zvláštním listu, klidně si to předvyplň dle poslední analýzy a jen se ptej, jestli se něco změnilo  - konkrétní lidi mají konkrétní úkoly. Personální obsazení funguje - \nÚčastníci (partneři):  je nějaký problém ve spolupráci? Spolupráce nefunguje – každý si jde svou cestou. Máme aplikovaný výzkum. Plníme to, co je dáno proposalem. \n\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-10-21 00:00:00'),
(168, 55, '2020-10-21', 'ENVIBIM  23. 9. 2020\nČerpání prostředků (čerpají jak mají?, mají rozdělený rozpočet a jasno kdo co rozhoduje, pokud tam je víc RP) –  archicad externista – do 30 tisíc – faktura; případně se to dá přesunout. Případně zvýšit úvazek. Pozor na poslední 2 měsíce čerpání osobních nákladů. Musí se dočistit příští rok. Zbývá asi 270 000,- Kč. \nPlnění výsledků: (jak jde řešení projektu, mají nějaké změny/problémy) – vyplněno v projektovém řízení\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) – tady jsou návrhy, které chce především slyšet Lukáš . Po dokončení tohoto projektu je připraveno pokračování s DEKem. \nRizika: (musíme vyplnit 1x ročně), je to ve zvláštním listu, klidně si to předvyplň dle poslední analýzy a jen se ptej, jestli se něco změnilo \nÚčastníci (partneři):  je nějaký problém ve spolupráci?– je tam trochu problém. V DEKu to není priorita. Zdržuje se práce na vývoji SW, vše trvá hrozně dlouho.  \nPravidelné schůzky projektového týmu – scházejí se pravidelně? Dělají zápisy? (to musí) Máme jim pomoct schůzky plánovat nebo se jich účastnit? Ať nám zápisy posílají nebo nám je sdílí.  – týdenní schůzky, tabulka s dílčími úkoly.  Schůzky probíhají, já se jich účastním. Zápisy visí na basecampu. \nOponentní řízení je v případě Marušky s otazníkem asi. \n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2020-10-21 00:00:00'),
(169, 24, '2020-10-27', 'Čerpání prostředků: mzdové se bude přečerpávat (asi o 32 tisíc), je třeba někoho stáhnout. Ostatní přímé jsou v pořádku.\nPlnění výsledků: Poslední dva články do sborníku jsou podané, Fuzit je za nás poslán, řeší rektorát, Jana K. má pod kontrolou. Honza slíbil, že ještě zkontroluje souhrnná čísla, jestli sedí s RIV apod.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec). \nRizika: kontrola počtu výsledků, Veterina se musí hlídat, aby dodali všechno, co mají.\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-10-27 00:00:00'),
(170, 25, '2020-10-27', 'Čerpání prostředků: v pořádku\nPlnění výsledků: hlídá Věra Lukášová, Danka ještě ověří, že je vše v pořádku, ale očekává se, že ano.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: cajk\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2020-10-27 00:00:00'),
(171, 68, '2021-03-05', 'Čerpání prostředků: ok ,v březnu se bude lehce upravovat\nPlnění výsledků: ok, výsledek nad rámec , žádost o posunutí termínu hlavních výsledků v procesu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - publikace v lokálních odborných publikacích\nRizika: viz rizika  nemáme přehled o stavu změn na projektu \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Robert Jára - zjistí v jakém stavu jsem změnová řízení u hlavního řešitele a zajistí podpis dodatku\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-05 00:00:00'),
(172, 65, '2021-03-05', 'Čerpání prostředků: mzdy se přečerpávají, ale bude se přesouvat z ostatních přímých nákladů. Také se asi budou přesouvat subdodávky, Robert probere s doc. Kuklíkem. Robert pošle Martině žádost o vytvoření interního rozpočtu, kde se tohle promítne. Zdůvodní se covidem a přesunem do tvoření modelů. \nŠpatný rozpočet v projektovém řízení - nemají být subdodávky na 2021 a 2022. Vzniklo poslání špatného rozkladu na RP. Kája pošle Martině správnou verzi. \nPlnění výsledků: až v roce 2022, doteď vše splněno, bez problémů. \n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím se začíná pracovat, není relevantní. \nRizika: nemění se\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\ndodatek ke smlouvě - Robert kontaktuje Kronospan, Kája zjistí, jak je to s Otýsem.\nÚčastníci (partneři):  bez problémů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - interně bez problémů, s partnery se jedná jednotlivě. Není nutné dělat hromadné schůzky\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-05 00:00:00'),
(173, 77, '2021-03-05', 'Čerpání prostředků: Mírně se přečerpává ve mzdách, nejde pokrýt z ničeho jiného. Nutno připomenout Kubovi, že musí stáhnout Janu K. aby to nepřečerpal. \nPlnění výsledků: nejsme zodpovědní za žádný výsledek\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - není relevantní. \nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - není\nÚčastníci (partneři):  jedná se prostřednictvím FSV. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - projekt je má, ale my jednáme pouze s FSV. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-05 00:00:00'),
(174, 49, '2021-03-05', 'Čerpání prostředků: čerpá se dle aktuální situaci, nemáme rozpočet, tak není možné čerpat přesně\r\nPlnění výsledků: za nás PR výsledky OK Jana Simčinová má pod kontrolou\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: projekt nekoordinujeme je to na FEL\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Lexová, Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\nOstatní: nutno informovat K. Gregorovou FEL změna lidí. E. Smolíková jen do prosince 2020 od ledna T. Andrejsek \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-05 00:00:00'),
(175, 216, '2021-03-05', 'Čerpání prostředků: 0\nPlnění výsledků: skončil termín pro podávání přihlášek do výběrového řízení, pouze 1 kandidát, chystá se druhé kolo\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nerelevantní\nRizika: covid – nemožnost cestovat; nařízený homeoffice – výzkumný pobyt by pozbyl smyslu\nOstatní: (přesah projektu do jiných): nerelevantní\nÚčastníci (partneři):  celoškolský projekt; pro tuto mobilitu ETH Zurich\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nerelevantní, doposud pouze administrativa; projektový manažer je v kontaktu s finančním manažerem a účetní\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-05 00:00:00'),
(176, 217, '2021-03-05', 'Čerpání prostředků: 0\nPlnění výsledků: v průběhu března bude vypsáno výběrové řízení\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nerelevantní\nRizika: covid – nemožnost cestovat; nařízený homeoffice – výzkumný pobyt by pozbyl smyslu\nOstatní: (přesah projektu do jiných): nerelevantní\nÚčastníci (partneři):  celoškolský projekt; hostující organizace ještě není zvolena\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nerelevantní, doposud pouze administrativa; \n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-05 00:00:00'),
(177, 218, '2021-03-05', 'Čerpání prostředků: 0\r\nPlnění výsledků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nerelevantní\r\nRizika: covid – nemožnost cestovat; nařízený homeoffice – výzkumný pobyt by pozbyl smyslu\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): nerelevantní\r\nÚčastníci (partneři):  celoškolský projekt; hostující organizace ještě není zvolena\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): nerelevantní, doposud pouze administrativa; \r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-05 00:00:00'),
(178, 74, '2021-03-05', 'Čerpání prostředků: mzdové prostředky- OK, ostatní přímé nedočerpává se – cesty nelze realizovat kvůli zdravotní situaci \nPlnění výsledků: výsledky se plní dle plánu, chybí stáže Covid komplikace, plánují se workshopy, ale není jisté zda je budeme realizovat. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nedočerpání projektu – stále se hledají varianty, jak čerpat i navzdory nepříznivé Covid situace\nOstatní: (přesah projektu do jiných)- projekt je zaměřen na výzkumnou infrastrukturu, nemá přesah do vědeckých projektů. V rámci projektu jsou školeni vědečtí pracovníci v dovednostech psaní projektových žádostí\nÚčastníci (partneři): Lexová, Tomešová, Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano\n            \n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-05 00:00:00'),
(179, 51, '2021-03-05', 'Čerpání prostředků: Kája vyřeší s Janou S. panel Beáta k domečku. \nPlnění výsledků: v pořádku\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nezměnila se\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - není\nÚčastníci (partneři):  pravidelně komunikujeme, řeší management svých částí projektů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelně se schází rada centra. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-05 00:00:00'),
(180, 58, '2021-03-11', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se ! zbylo by 330 tis na mzdách. \nPlnění výsledků: software se připravuje, Ondra připraví do šablony, |Katka pošle vzor technické dokumentace. V rámci čt. semináře v březnu proběhne interní oponentura projeku. Katka požádá J. Dytricha o přípravu smlouvy o využití výsledků.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) via interní oponentura \nRizika: nedočerpává se nutno vymyslet čerpání\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Ondra Nehasil, M. Lexová, K. Mrkvičková, D. Adamovský\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-11 00:00:00'),
(181, 57, '2021-03-12', 'Čerpání prostředků: mzdy se přečerpávají, Robert upraví tak, aby to vyšlo. Materiál - dočerpá se J. Včelák ručí, Kristýna to má pod kontrolu.\r\nPlnění výsledků: výsledky plněny dle očekávání. Není zapsaný výsledek Užitný vzor- splěno v prosinci 2020. KM ověří u Jany Komárkové, zda o něm ví. Změna výsledků konferenční příspěvek- na článek - KM zažádá via ISTA, plus posunutí plnění na lhůtu 180 dní po ukončnení (tak aby se stihlo opublikovat).\r\nVyužití výsledků : Nutné připravit smlouvu o využití výsledků. KM zašle Kristýně podklady šablony na vyplnění- implementační plán. Zadá úkol J. Dytrichovi- příprava smlouvy. \r\nRizika: vedlejší výsledky projektu místo příspěvků na konferenci budou 2 články, gender balanc v projektu Kristýna má jen DPP - bude popsánno ve zprávě\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)- bylo rozvíjeno i v rámci NCK TAČR\r\nÚčastníci (partneři):  Martina Lexová, Kristýna Čápová, Robert Wawerka, K. Mrkvičková\r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-12 00:00:00'),
(182, 33, '2021-03-12', 'Čerpání prostředků: nutno dočerpat prostředky 330 000 subdodávky. Martina Lexová navrhne přesun do mzdových prostředků a pošle R. Wawerkovi ke schválení. \nPlnění výsledků: výsledky za rok 2020 jsou splněny, ale nejsou zapsány ve V3S. Tomáš Vácha pošle podklady Janě Komárkové.\nVyužití výsledků metodika pro Obce. Vytváří se web projektu, kde budou informace pro obce k dispozici. \nRizika: nebyla indentifikována. Zápis výsledků do RIV za rok 2020 T. Vácha nedodal podklady. opatření pošle e-mail Janě Kmárkové \nOstatní: \nÚčastníci (partneři): R. Wawerka, M. Lexová, Tomáš Vácha, K. Mrkvičková \n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-12 00:00:00'),
(183, 12, '2021-03-12', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  R. Wawerka, J. Včelák, M. Lexová, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-12 00:00:00'),
(184, 12, '2021-03-12', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-12 00:00:00'),
(185, 19, '2021-03-12', 'Čerpání prostředků: v pořádku, mzdové se šetří\nPlnění výsledků: až v roce 2022, vše se bude dělat hlavně v roce 2022, vše běží ok\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - teď není, až bude nasazeno na demonstraci a povolí to partneři\nRizika: beze změny, demonstrátor změněn, největší riziko eliminováno\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - není relevantní\nÚčastníci (partneři):  bez problémů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy),probíhají, zápisy jsou ukládány na teams\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-12 00:00:00'),
(186, 76, '2021-03-12', 'Čerpání prostředků: mzdy - cerpaji se malo, ale nabehnou od března a dubna\nPlnění výsledků: V ISTA je špatně zadané datum výsledku, musíme posunout do 2022. - Kája\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - PR dokumentu proběhlo na webu UCEEB. SW se nebude komercializovat a medializovat, je to v nefinální podobně. \nRizika: beze změn, na starosti to má Vláďa Martínek\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - kick off v březnu na další dva roky ,rozvržení prací, pilot na CIIRC, probíhá dohadování s CIIRC, Siemens tam má svůj systém, mělo by to být v dubnu. \n\nS harmonogramem není problém, zodpovědnosti jsou rozdělené. nezačíná se od nuly. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-12 00:00:00'),
(187, 72, '2021-03-12', 'Čerpání prostředků: \npredikce čerpání po prodloužení... počítalo by se do prosince, Jana S. by byla pryč, musí se tam nazdrojovat Bára, \nZjistit u Tomáše Matušky, proč není na LC District Jirka Novotný. Kačka se dohodne s Tondou a pošle Kubovi nové zdrojování Báry. \nBára není zdrojovaná na projektu, být musí - snížit Káju, dát Báru. \nPlnění výsledků: výsledky se plní dle nás v termínu. \nnečerpá se cestovné a diseminace, zjistit možnosti předsunu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - není relevantní\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Komplikované řízení od hlavního partnera, steering comittee nepravidelně, ale je, prodloužilo se to o 1 semestr. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n\nKája zjistí, co se dá přesunout bez žádosti o změnu projektu. Bára zjistí co povolí koordinátor. ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-12 00:00:00'),
(188, 85, '2021-03-12', 'Čerpání prostředků: \nUpraví se čerpání mezd - odzdrojují se Cvrček a Kozelková (aspoň částí) tak, aby zbyly peníze na prodloužení o semestr. \nPlnění výsledků: jediné zpoždění tak jsou odložené study visits - 1 ze semestru 2 a jedna ze semestru 3 - nahradí se v 5. a v 6. semestru, pokud to nepůjde, půjde to do mezd. Propagace také splněna - 61 článků, Dobré praxe - 4 už splněny, dalších 10 čeká. Rakousko čeká na svolení firem. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - newsletter MPO, \nRizika: vyplněna\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - bude se žádat o covid rozšíření \nÚčastníci (partneři):  po internvenci u nadřízených ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano, steering comittee atd. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-12 00:00:00'),
(190, 122, '2021-03-15', 'Čerpání prostředků: \r\n•	ok\r\n\r\nPlnění výsledků: \r\n•	Funkční vzorek sauny – je hotový, ale ještě neregistrujeme; potřebujeme počkat na první ověření, ještě možné úpravy; můžeme teď oznámit jeden a následně zkonstruovat jiný (lepší vzduchotechnika etc.), ale touto cestou nepůjdeme\r\n•	budou vznikat i publikace – v projektu plánovány nebyly; \r\n\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) \r\n•	na výsledcích se zatím pracuje\r\n\r\nRizika: \r\n•	využití výsledků/práva k výsledkům  - viz Rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): vědecké poznatky – preliminary data na GAČR Junior Star (jedna část by se tam hodila – jak světlo funguje na psychický stav); ale ne s tímto partnerem\r\nÚčastníci (partneři): \r\n•	ok, NUDZ problém s administrativou (podíl na výsledcích, viz rizika)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \r\n•	Probíhají dle potřeby, zápisy uloženy na SharePointu\r\n\r\nRůzné:\r\n•	Koordinace – co je třeba, aby fungovalo lépe; Lenka – neřešit admin.záležitosti, např.smlouvy\r\n•	Financování – nutná schůzka Lenka s Danem k dořešení finančních záležitostí\r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-15 00:00:00'),
(191, 91, '2021-03-17', 'Čerpání prostředků: hodně přečerpávají - musí se přezdrojovat - ze zisku nebo ze ztráty, lidé na projektech - klíčový a nezaměnitelný zaměstnanec na projektu, interní verze rozpočtu - subdodávky jsou bez režií, musí být smlouva o duševním vlastnictví, čerpání subdodávek - uvidí, jak to budou řešit. šetření trhu - od 10 000 na položku\r\nPlnění výsledků: Minisympozium - výstupem je sborník, výsledek navíc nad rámec výsledků v žádosti, \r\nISBN -978-80-908017-3-8\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: komunikace s partnerem není příliš intenzivní, budeme se připomínat. Vyvoláme schůzku s hlavním příjemcem s dotazem na harmonogram pro rok 2021.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Dagmar Kopencová již není v týmu AMBIS, Olga Puldová zůstává v týmu.\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - typy nanovláken byly vybrány - testování, tým o 3 lidech - probíhá pravidelná komunikace\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'amlerevz', '2021-03-20 00:00:00'),
(192, 121, '2021-03-17', 'Čerpání prostředků: TREND - specifikum, neumožňuje NÚUP, pouze FÚUP - možno převést pouze 5% z dotace do dalšího roku; počítat s tím při čerpání mezd, nutno ohlídat; podepsaná vnitrodohoda s FS, zatím se nám nevrátil podepsaný výtisk (Kristina zjistí)\r\nPlnění výsledků: projekt začal terpve v lednu, běží\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)- prozatím nerelevantní; nutno rozdělit podíl na výsledcích - bude předmětem další revize (kdo připraví smlouvu o dv? čekáme, kdo přijde po Janě Komárkové)\r\nRizika: zatím neidentifikována; hl.žadatel - změna majitele, uvidíme, jak se k řešení projektu bude stavět \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok, komunikace probíhá\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelné ob týden, + extra dle potřeby; zápisy uloženy na SharePointu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-17 00:00:00'),
(193, 87, '2021-03-17', 'Čerpání prostředků: nastaveno dobře; upozornění – pouze FÚUP, problém s cestovným; nákup kontejnerů - rozpis při podání projektu by neměl být závazný, závazné je rozdělení do kategorií. Vysvětlit ve zprávě; pokud cena nižší než 10 000 bez dph, pak je to drobný hmotný majetek\nLidé na projektu – aktuální stav zdrojování; možno nadefinovat nezaměnitelné pracovníky\nPlnění výsledků: zatím 1 článek, dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: stále covid, nemožnost cestování; též omezená kapacita projekt.týmu (s dětmi doma)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  jsme v kontaktu; peníze obdrželi koncem roku, pokusí se dohnat zpoždění v prvním čtvrtletí\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Terka pošle hrubý nástřel, Kristina zapracuje do formulářů; nastavit pravidelná setkání\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-17 00:00:00'),
(194, 56, '2021-03-18', 'Čerpání prostředků: přečerpávání mezd, v přímých nákladech - požární zkouška za 179tis. kč. Je nutné odzdrojovat lidi na poslední dva měsíce - Tonda a Martin V. \nPlnění výsledků: Výsledky připravené, čeká se na fotky, Tomáš V. pošle podklady Káje T. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)- je pokračování se sloupárnou Majdaléna - asi by si to vzali pro sebe (prodej licence), nabídka pergola pro Plžeňský prazdroj. \nRizika: nevyjdou požární zkoušky - pak by nebylo vhodné do prostor s požárním zatíženímm\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - připravuje se nový projekt - Théta\nÚčastníci (partneři):  Technofiber - spolupráce bez problémů, problémy se konzultují\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - Online s panem Komárkem, když potřeba, zápisy nejsou. Zkoušky budou 22.3. a 25.3. 2021\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-18 00:00:00'),
(195, 53, '2021-03-18', 'Čerpání prostředků: Tonda se musí nazdrojovat na projekt!! Chceme se naočkovat a cestovat.\nPlnění výsledků: Máme i nějaké nad rámec. Letos se ale musí napsat dostatek impaktů - viz výsledky.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): projekt je především o kontaktech, což se daří (viz. Ostatní)\nRizika: Problém s čerpáním cestovného (COVID). Musí se napsat impakty. \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Podávají se další projekty - EUKI, Era-min - ZaG (Slovinsko), Univerzita de Domino (Portugalsko)\nÚčastníci (partneři): --\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): tak ňák jak to jde\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-18 00:00:00'),
(196, 80, '2021-03-18', 'Čerpání prostředků: je tam objednávka senzorů za 800 tis. - výběrové řízení. Aby se mohlo vykázat, musí se zaplatit do konce března. RP5 bude čerpat až po té. \nVěcná náplň: bude dodatek v projektu, v úterý byla schůzka, kde se to schválilo, Přiřadí se další demo, ale čeká se na vyjádření komise. Mají přispět všichni partneři tím, co nedali na cestovné. Reší se, jestli se přidá jen demo nebo se budou přesouvat i financí. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - dodali jsme D8.1 - ale dál nepoužitelné, D2.1 Public report - Framework on EEB (M20) - data od Slávy S. to se bude dát využít dál, čekáme, až bude hotovo (květen 2021\nRizika: rizika znovu zadána\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - z naší strany momentálně ne. \nÚčastníci (partneři): řídí koordinátor\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano, pravidelné schůzky jak týmu UCEEB, tak celého konsorcia. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-18 00:00:00'),
(197, 105, '2021-03-18', 'Čerpání prostředků: \nprůběh řešení projektu: \nurčily ze zodpovědnosti za jednotlivé balíčky: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - dohodla se společná schůzka projektu na - \nshůczky konsorcia probíhají půlročně, další je v dubnu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-18 00:00:00'),
(198, 8, '2021-03-18', 'Čerpání prostředků: Tomáš má naplánováno, mělo by sedět, jemné nedočerpání osobních se vyřeší ke konci z jiných projektů, s čerpáním materiálu se počítá.\nBude se za Wieden žádat o změnu s navýšením nákladů.\nPlnění výsledků: Je nakoupený materiál, teď se budou projektovat jejich výrobní výkresy. V dubnu vyrobený, v květnu nainstalovaný na UCEEB a bude se dělat měření. Monitoring předchozího modulu stále probíhá.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: TAČR neschválí navýšení, Wieden by přišel o peníze. Jinak cajk.\nOstatní: navazující projekt se zatím neplánuje, výsledek bude spíš do šuplíku, trochu se předbíhá doba, zatím o to není zájem.\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-18 00:00:00'),
(199, 62, '2021-03-18', 'Čerpání prostředků: s čerpáním budou hýbat OP PIK, teď je těžké cokoli predikovat, ostatní přímé náklady - rozpad na RP je. Kája pošle všem a uloží na sharepoint. Martina rozešle export čerpání OPN za loňský rok. K\nPlnění výsledků: V007 - pracuje se na tom, chce se prodat v rámci zelené úsporám \nGfunk - 07-V002 - Programovatelný regulátor s implementovaným algoritmem řízení technologií pro nZEB budovu - Kája pošle popis výsledku projektu Petrovi W. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - až bude V007 hotové, bude se o něm psát článek. \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - pokusit se to dát na TICO - znovu navrhnout a analyzovat\nÚčastníci (partneři):  Regulus to nezajímá, rok a půl nejsou schopní dodat podklady. Liberec si jede po svém. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - regulus jede sam, Omice na tom nejsou závislé. Komunikace s Tecem je ok. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-18 00:00:00'),
(200, 105, '2021-03-18', 'Čerpání prostředků: RP3 - má na projektu hodně lidí, musí se upravit tak, aby to pokud možno sedělo. Je problém s čerpáním RP0 ve mzdách - Martina to opraví. \nPlnění výsledků: jeden výsledek na konci roku. Pracuje se na tom. \nKája udělá koordinační schůzku na úrovni - Adamovský, Zavřel, Včelák, Tomešová - aby byl přehled o tom, co se dělá. \n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím není relevantní. \n\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - do TAČR Théta KORADO, TAČR Wieden. \nÚčastníci (partneři): RDR - dnes se dozví, co v projektu. Musí dodat technology description sheet. RECUAIR - po admin stránce ok, komunikuje s nimi hlavně Daniel Adamovský. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - WP2 mají pravidelné schůzky národní i mezinárodní, WP3 má také pravidelné schůzky na mezinárodní úrovni. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-18 00:00:00'),
(201, 142, '2021-03-19', 'Čerpání prostředků: Byly nazdrojováni lidé z carnott, mzdy se teď lehce přečerpávají, ale doladí se to kdyžtak v září. Marťa zkontroluje, zda se provedl  převod z minulých období. \r\nPlnění výsledků: Výsledky bude hlídat a zadávat Kája, na FS podpora není. První výsledek je naplánován a leden 2021. Práce probíhají, jsou na začátku. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)- bude poster na konferenci ORC 2021\r\nRizika: vyplněna\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - asi bude částečně navazovat plánovaný Horizon Europe. Je na to navázané SGS. \r\nÚčastníci (partneři):  spolupracují v rámci současných potřeb v pořádku. GT Progress zatím není moc potřeba. \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky konsorcia, dělají se zápisy, je to na Teams projektu. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-24 00:00:00'),
(203, 17, '2021-03-22', 'Čerpání prostředků: V pořádku.\nPlnění výsledků: Nestíhá se. Nějak se to dodělá, ale co to přesně bude je otázka. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Nestihne se dodělat do zcela funkční podoby dle Jirkovi představy. Skupina, se kterou to děláme u Honeywellu, bude končit na konci května (spolu s projektem).\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Shání se projekt, na kterým by se to dalo dotáhnout. \nÚčastníci (partneři): Spolupracující skupina končí, což je velký problém.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-22 00:00:00'),
(204, 69, '2021-03-22', 'Čerpání prostředků: V tuto chvíli se čerpají akorát mzdy. Část se vezme z dalších provozních. Nastaveno dobře.\r\nPlnění výsledků: V pořádku, stíhá se.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Nepočítá se s další komercializací, je to spíš reference. Psycho-soc. tým nabízí dalším částím UCEEB k případnému užití, kdyby někdo měl zájem.\r\nRizika: teď už je to dobrý\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) Možná provazba s Elpramem se ukázalo, že překryv nemá společný trh. (Elpramo je přímým konkurentem Feramatu)\r\nÚčastníci (partneři):  snad už v klidu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-22 00:00:00'),
(205, 75, '2021-03-22', 'Čerpání prostředků: Zbude asi 0,5 milionu na mzdách - ale Robert s tím počítá, takže se to vyčerpá, až skončí jiné projekty.\r\nPlnění výsledků: Software se odkládá o 2 měsíce do srpna.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v rámci Elprama není vyloučeno, že by se mohlo hodit. Zatím je brzo. MPO je garant.\r\nRizika: Zkraje chyběli zkušenější lidi, ale nabral se Tomáš Baumelt. Fakulta strojní z toho byla trochu zklamaná, je to jejich dítě. Ale teď snad lepší. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) souvisí s AERS, CAPem, s PEDama, konkrétně ještě není představa. Spíš Jirka Dostál team.\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Schůzky každý týden.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-22 00:00:00'),
(206, 81, '2021-03-22', 'Čerpání prostředků: Mzdy - jakžtakž se čerpá, nepřečerpává se, asi se budou asi přidávat lidi po konci jiných projektů, OPN - dle potřeby a možností bez problémů\nPlnění výsledků: měnily se termíny odevzdání výsledků, Kája najde na Teams a aktualizuje výsledky v PŘ. Nejsme na druhé koleji. Zpožďuje se plnění výsledků kvůli COVID - prodloužení se zatím neuvažuje. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - know how se používá k realizaci zakázek - např. Karviná. Jana S. o všem ví a spolupracuje se s ní. \nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - do smluvního výzkumu, využíváme know how, přesah do COST a Annex 83. \nÚčastníci (partneři): Kladno - po výměně rady se vše ustálilo v rámci možností a projekt pokračuje.  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano - probíhají na UCEEB, CZ i projektové úrovni. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-22 00:00:00'),
(207, 61, '2021-03-22', 'Čerpání prostředků: čerpání ok. Projekt končí v dubnu. Bude vyčerpáno.\nPlnění výsledků: výsledky za 2020 nejsou zapsány ve V3S. Tomáš Vácha pošle informace k podkladové studii Janě Komárkové, aby je vložila do systému. Výzkumná zpráva covid bude splněna. software také\nVyužití výsledků bude uzavřena smlouva o využití výsleků s CZGBC, KM pošle podklady pro tvorbu implementačního plánu a ostatních příloh spojených s tvorbou smlouvy.\nRizika: nebyla identifikována \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci: Martina Lexová, Tomáš Vácha, Robert Wawerka, Kateřina Mrkvičková, Michal Kuzmič\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-22 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(208, 73, '2021-03-22', 'Čerpání prostředků: na projekt není nikdo nazdrojován, Michal to probere s FEL a podle toho se dohodne s Kubou. Po dubnu se bude Michal navyšovat\nPlnění výsledků: 2020 splněno, 2021 - další 2 WS do konce roku - první bude asi do prázdnin. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zapojení do EERA, navazující H2020, navazující \nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - SPARCS, COST Annex 83, smluvní výzkum, EUKI. \nÚčastníci (partneři): - bez problémů  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - jednou za rok, dle koordinátora\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-22 00:00:00'),
(209, 16, '2021-03-23', 'Čerpání prostředků: osobní se přečerpává, je ještě hodně materiálu, do dalšího roku by se asi ideálně převáděl pouze FÚUP/NÚUP, případně varianta, že se nebude převádět nic.\nPlnění výsledků: první užitný vzor schválený, druhý je podaný, projekt se bude o 3 měsíce prodlužovat (nejspíš). Musí se s LIKOS domluvit přesné znění změny a případný možný posun rozpočtu.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Smlouva už je v jednání. \nRizika: komunikace s hodně partnery, změny v projektu - je třeba pokračovat v pravidelných schůzkách.\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Jsou, LIKOS organizuje.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-23 00:00:00'),
(210, 97, '2021-03-24', 'Čerpání prostředků: Zatím se nedočerpává, Michal to projde.\nPlnění výsledků: Smlouva už je v poště. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  v pohodě, jsme zvyklý, už se známe\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-24 00:00:00'),
(211, 18, '2021-03-24', 'Čerpání prostředků: Bude v pořádku.\nPlnění výsledků: Stíhá se.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) bude se muset se SVÚMem domluvit, zatím to byla partyzánština\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných) ještě se neplánuje, celkově je provázaný\nÚčastníci (partneři): v pohodě\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-24 00:00:00'),
(212, 71, '2021-03-24', 'Čerpání prostředků: čerpání v pořádku\nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-24 00:00:00'),
(213, 70, '2021-03-24', 'Čerpání prostředků: čerpá se ok\nPlnění výsledků: v cajku\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-24 00:00:00'),
(214, 10, '2021-03-24', 'Čerpání prostředků: ok \nPlnění výsledků: vše bude splněno \nVyužití výsledků (plánuje se spolupráce s obchodním oddělením \nRizika: nebyla identifikována \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Lexová, Sýkrovová, \nPravidelné schůzky projektového týmu probíhají \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-03-24 00:00:00'),
(215, 96, '2021-03-24', 'Revize byla uzavřena s tím, že projekt končí. Dokumentace bude uložena ve složce projektu na Sharepointu.\n\n\nČerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-24 00:00:00'),
(216, 93, '2021-03-24', 'Čerpání prostředků: ok, osobní - zcela v pořádku; pozor na zdrojování lidí (gender, věk... - nutno překontrolovat)\nPlnění výsledků: letos plánovaná konference, jsme zaregistrováni na EnerStock 2021, proběhne online\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nerelevantní\nRizika: partner (nekorektní, viz CarBatt OPPIK); dodržet podmínky výzvy (lidé na projektu)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): končící OPPIK; rádi bychom navázali v rámci Théta\nÚčastníci (partneři):  partner rizikový\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): většinou telefonické; zápisy - do budoucna JŠ dodá KR, ta zapracuje do patřičné formy\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-24 00:00:00'),
(217, 93, '2021-03-24', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-24 00:00:00'),
(219, 150, '2021-03-24', 'Čerpání prostředků: vykazování – složité, problém s kofinem; mzdy se rozpadají 80 a 20, ale prý to je úplně jinak; vznesen dotaz na GIZ, čekáme na odpověď; report – zodpovídáme za partnery; etapy čerpání, plán plateb\r\nPlnění výsledků: ok, 1 splněn (workshop v únoru)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nerelevantní\r\nRizika: nedočerpání cestovného; naplnění formálních povinností GIZ\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): možná H2020, zatím moc brzy\r\nÚčastníci (partneři): bezproblémová, produktivní spolupráce, všichni s velkou motivací  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají, vše uloženo na SharePointu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-25 00:00:00'),
(220, 99, '2021-03-24', 'Čerpání prostředků: v dubnu končí etapa, bude se vykazovat; čerpání ok; docela dost nazdrojovaných lidí, zadat nezaměnitelné\nPlnění výsledků: věcná část před uzavřením; spíše Zbyněk, za námi hlavně teoretické věci; něco jde za GTP; každý pracuje na své straně; práva k výsledku - diskuse nezapočala, reálně problém nehrozí\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nerelevantní\nRizika: nehrozí problém s profinancováním; problém v koordinaci - nedostatečná komunikace\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - prý probíhají, zápisy nejsou; nutné nastavit - KR, ZZ\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-03-25 00:00:00'),
(221, 110, '2021-03-29', 'Čerpání prostředků: Je potřeba nazdrojovat technika a administrativu, jinak se nedočerpá (Martina a Robert zařídí)\nPlnění výsledků: Zatím se stíhá.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - budou články\nRizika: viz tabulka\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím nic\nÚčastníci (partneři):  jsou spolehliví\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelně se komunikuje týdně emailem, probíhají experimenty\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-29 00:00:00'),
(222, 89, '2021-03-29', 'Čerpání prostředků: přečerpává se momentálně asi o 160 000,-, je potřeba v průběhu roku zase trochu odzdrojovat, aby se trefily co nejvíc správné úvazky a částky (změna v úvazcích v součtu může být tuším max 20% na  projekt)\nPlnění výsledků: Jemné zpoždění, ale zatím řešitelné.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: (COVID), homeoffice :-)\nOstatní: (přesah projektu do jiných) bilaterální GAČR s Drážďanama, podávají Drážďany, musí se oznámit Káje\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-03-29 00:00:00'),
(223, 63, '2021-03-29', 'Čerpání prostředků: Zatím se zcela nečerpá, ale není to problém, jinak dobrý. \r\nPlnění výsledků: vše běží podle plánu, výsledky až v 2022. Růža musí zapojit RP4 - úkol do půlky května je bude kontaktovat. Kája pohlídat. půl lroku se budou programovat front end aplikace, pak se budou dělat modelové baráky pro di5 a RDR.   \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - článek za 2020 je publikovaný ve V3S, je ve výrobě další článek. \r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - nový trend Automation4timber. \r\nÚčastníci (partneři):  komunikace bez problémů, spolupráce s di5 i s RDR. \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - příští úterý schůzka s RP5. Jinak každý týden meeting s IT na webovou kalkulačku. bude se objednávat další část. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-11 00:00:00'),
(224, 64, '2021-03-29', 'Čerpání prostředků: malinko se přečerpává, Martin V. o tom ví, jinak v pořádku. Marek Petrije - nazdrojovat??? Michal S. probere s Martinem. \nPlnění výsledků: funkční vzorek na konci roku, vše běží v pořádku, jen se to musí dovymyslet:)  - Kája ukázala novou evidenci výsledků ve workflow. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Užitné vzory budou nabízeny, pokud možno rozvinout v rámci dalšího projektu, bude impaktovaný článek - měl by být během 2021. Diplomka vzniklá v rámci projektu byla navržená na cenu v oboru. Žlab, který vznikne dobře funguje, bude se hledat partner - někdo, kdo pracuje s plasty. slouží k přečištění vody zavlažující střechu. Popřemýšlet o partnerech - na příští revizi. \nRizika: upraveno - opadlo riziko nedodržení výsledků. \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - S VUT najít firmy, které vyrábí substráty a posunout užitné vzory dál k výrobě.\nÚčastníci (partneři):  bez problémů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - schůzky ad hoc, projekt řídí Brno, podle potřeby. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-03-29 00:00:00'),
(225, 188, '2021-04-12', 'Schůzka výkop\n\nOficiálně můžeme čerpat dřív, je třeba dodělat Trojdohodu, aby se dalo čerpat. Bylo dříve domluveno s Kubou, že se může čerpat už od února.\nProjekt zatím probíhá vzorově, partneři pečliví a spolehliví.\nJe třeba dořešit publicitu.\nKája připomíná, že je třeba nerozdělovat faktury procentuálně, ale buď je dávat na projekt celé nebo rozdělené po položkách, aby bylo jasně vidět, co kam patří.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-04-12 00:00:00'),
(226, 172, '2021-04-19', 'Interní zahájení projektu\n\n•	Nastavení rolí a zodpovědností\n•	Pravidla projektu\n•	Rizika projektu\n•	Financovaní\n•	Výsledky\n•	Mzdy a úvazky\n\n\n\n\nÚKOLY/termín plnění:\n-	Domluvit termín první schůzky s EMET- K. Mrkvičková _26.4.\n-	Dodání podkladů – nastavení mezd VO3 včetně případných změn ve mzdách jako podklad ke změnovému řízení – Daniel Adamovský 26.4.\n-	Změnová řízení úvazky v projektu a výše mezd na základě podkladů T. Matušky a D. Adamovského – K. Pospíšilová – 30.4.2021\n-	Pravidelné schůzky týmu VO3 a VO5 1x měsíčně včetně zápisu _ Martin Kny \n-	Dodatek ke smlouvě – rozdělení dotace, tak aby ČVUT dosáhlo maxima 85%  J. Dytrich – květen 2021\n\nPřítomni: D. Adamovský, M. Kny, B. šourek, K. Pospíšilová, M. Lexová, K. Mrkvičková\n\n\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-04-19 00:00:00'),
(227, 223, '2021-06-10', 'Čerpání prostředků: lehce se nedočerpávají mzdy, ale aktivity jsou plánované spíš na konec roku, kdy se čerpání dožene\nPlnění výsledků: bez problémů\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: doplněna\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - navazuje na projekt TA CŘ, podává se navazující žádost do programu TRIO\nÚčastníci (partneři):  spolupráce bez problémů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy), ano probíhají každé 2š měsíce\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-06-10 00:00:00'),
(228, 185, '2021-09-02', 'Kick-off\r\nČerpání prostředků: UCEEB začal později než oficiální zahájení 1.6. 2021, čerpat budeme od září 2021, čerpání mzdových prostředků bude akcelerováno\r\nPlnění výsledků: na dnešním jednání proběhla revize výsledků a informace o jejich splnění do 31.5.2021\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: dělneí EV a PV neodpovídá skutečnosti. Promyslet zda to nějak měnit. npř. nechat v první části PV a v dalších etapách jen EV. K diskusi.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Zástupci Hydrosystem a.s. , paní Burgertová bude žádost administrovat. Za UCEEB K. Pospíšilová seznámila s náležitostmi administrativní části reortování jednolivých eteap. Podklady zaslány paní Burgertové . K. Mrkvičková a J. Dostál \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)chůzka k technické části projektu proběhne 20.9. v Hranicích na Moravě - za UCEEB J. Dostál\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-09-02 00:00:00'),
(229, 65, '2021-09-29', 'Čerpání prostředků: Nečerpá se dostatečně v ostatních přímých, bude se převádět z ostatních přímých do mezd. Honza pošle pokyny Martině a Káje. Co se bude přesouvat do příštího roku napíše i Jakubovi, protože to bude víc než 10%. \r\nPlnění výsledků: vše až v roce 2022\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: přesun prostředků do dalších let\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Pošta, Lexová, Kuklík, Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-09-29 00:00:00'),
(230, 178, '2021-09-29', '\nČerpání prostředků:  OK \nPlnění výsledků: první výsledek 8/2022\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika:  plnění výsledků, bezdrátový senzor, opatření zintenzivnění schůzek s VO5 Pavel Mlejnek a jeho vedoucí\nOstatní: (přesah projektu do jiných) – není relevatní v této fázi, Structure g.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano i s partnery \nÚčastníci (partneři):  Kuklík, Lexová, Pošta, Mrkvičková\n\nKick-off s partnery proběhl a komunikují\n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-09-29 00:00:00'),
(231, 68, '2021-09-29', 'Čerpání prostředků: \nNutno zažádat o změnu rozpočtu – Lukáš dodá podklady a zdůvodnění přesun z kategorie cestovné (80 000,- do služeb), konference a cesty \nOsobní náklady se dočerpají – zodpovídá J. Pošta \nPlnění výsledků:  budeme žádat o posun plnění výsledku užitný vzor a funkční vzorek – Dřevobetonový prvek. Důvodem je možná prodleva při registraci výsledku, který musí být schválen UPV do konce roku, proto raději požádáme o prodloužení do konce projektu. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec), Smlouva o využití výsledků ověřit u Roberta , zda už existuje a  \nrizika: Plnění výsledků, pokud nebude schválena žádost o změnu \nOstatní: (přesah projektu do jiných), ne \nÚčastníci (partneři):  Kuklík, Velebil, Lexová, Pošta, Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano \n\nHlavní výsledek : prefabrikovaný strop – je pro Zlínské stavby. Lukáš Velebil dodá popis na naší nové šabloně pro výsledky. \n\nKačka pošle šablonu na žádost o změnu Lukášovi do 1.10.2021\n\n\nNutno zažádat o změnu rozpočtu – Lukáš dodá podklady a zdůvodnění přesun z kategorie cestovné (80 000,- do služeb), konference a cesty nechá se aby bylo \n\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy). ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-09-29 00:00:00'),
(232, 122, '2021-09-30', 'Čerpání prostředků: mzdy - nutno nahlížet na celý projekt - RP5 problém,  RP1 ok; začátkem listopadu - zrevidovat čerpání a případně požádat o změnu); FÚUP - Max.cca 80 900 kČ; zbývá docela dost na ost.přímých (165 000); subdodávky - přesun; provedeme interní přesun do dalších provozních\nPlnění výsledků:  - fční vzorky - Sauna – nejde za námi, ale pracuje se na něm, do konce roku musejí podat; kufr - dodělat komunikaci rozhraní; sloup - fční vzoroek navržený, v komunikaci s designerama, vše běží \n-	ověř.technologie - až příští rok; \n-	užitný vzor - až po tom, ale musí být 6 měsíců po vzniku fčního vzorku\n-	NÚDZ - Spectrasol - nemají ještě dohodu o přístupu k výsledkům\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): na výsledcích se zatím pracuje\nRizika: využití výsledků/práva k výsledkům  - viz Rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): GAČR Junior Star - výsledky budou až na vánoce; jinak zájem z psychiatrické obce\nÚčastníci (partneři): ok, NUDZ problém s administrativou (podíl na výsledcích, viz rizika) \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy: cca 1/měsíc; pravidelně se Spectrasolem; paralelně Lenka-NÚDZ\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-01 00:00:00'),
(233, 73, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: Zbyde 5000 Kč ve mzdách, mělo by to být ok, má zbýt na jedno DPP. Cestovné - plánuje se cesta do zahraničí, kde by se mohlo udělat představení UCEEB, možnost přesunu je 24 000 Kč např. do služeb\nPlnění výsledků: 1 workshop splněn, v březnu forma online, druhý bude na národní úrovni na PED do konce roku . \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle formulář\nRizika: projekt je před koncem, věcná rizika žádná, rozpočet se musí vynulovat - nebude velký problém\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - pro získání financí možnost napsat twinning s IREC\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-04 00:00:00'),
(234, 81, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: Nedočerpává se ve mzdách - na RP0 a RP2 - je potřeba dát dohromady jak se čerpají PM vs. vyplacené mzdy a kdyžtak zažádat o navýšení PM v projektu. Zbývá cestovné, ale to se může utratit z něco jiného, času \nPlnění výsledků: prefeasibility study Kladno Sletiště - největší výstup, ale není deliverable\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: čerpání mezd vs člověkoměsíce, kdyby nás PO osočil, že děláme málo, ale výsledky jsou, plus celý COST\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - do COST na PED\nÚčastníci (partneři):  kooradinace ok, pravidelné schůzky jsou\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-04 00:00:00'),
(235, 72, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: je nutné vybalancovat mzdy vs. režie (počítají se jen z mezd) a bude se převádět z OPN - Bára dá Martině vědět odhad převodu po návratu z Ancony -nutno probrat s Kubou. \r\nPlnění výsledků: v pořádku, Kája se Soňou se sejdou a upraví termíny v projektovém řízení dle prodloužení projektu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)  Kája pošle k vyplnění formulář. \r\nRizika: Lead Partner - špatná organizace, horší kontinuita při změně řešitelského týmu na UCEEb, Z pohledu výsledků - nedodání podkladů od Lead partnera pro Good practices guide a policy road map. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)  ne\r\nÚčastníci (partneři):  LP nekomunikuje, neorganizuje, špatná komunikace mezi partnery\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-04 00:00:00'),
(236, 85, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: ušetří se 8000 € na expertní misi, kterými se pokryjí mzdy, ale musí se dávat pozor na režie z mezd. zbytek se pokrývá FINERPOLem. Max hodinová sazba je 501 Kč. na hodinu\nPlnění výsledků: plní se bez problémů, až na Study visits, které jsou posunuté na 6. semestr\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle Štěpánce dokument k vyplnění.\nRizika: akutalizovaána\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - začíná znovu FINERPOL\nÚčastníci (partneři):  trochu problém s Polákama, ale už je to lepší\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-04 00:00:00'),
(237, 18, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: mzdy vychází v pořádku, připraveno na závěr (další provozní cca 89 tis.)\r\nPlnění výsledků: má na starosti SVÚM, za nás mají, co potřebují (nebo si řeknou v lednu :-) )\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): není náš, pro nás z toho nic nebude\r\nRizika: leda že se na to SVÚM vykašle\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) furt se to motá dokola :-)\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - kluci tam zajedou je pošťouchnout\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-04 00:00:00'),
(238, 3, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: na osobních trochu možná přebývá v systému, ale Michal má naplánováno, ostatní přímé 98 tis., bude vyčerpáno\r\nPlnění výsledků: Zpolop - ještě Danka zjistí, jestli se může testovat na domácí instituci, pokud ne, tak potvrdí Krupa\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): know how se využívat bude, je třeba udělat standardní smlouvu, Kuba Maščuch se domluví, jak to bude s rozdělením práv etc.\r\nRizika: že nám neuznají výsledek jako poloprovoz (je to algoritmus)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) rozvoj Wave 120\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-04 00:00:00'),
(239, 71, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: 250 tis. na dalších provozních (bude se čerpat příští rok), v osobních 120 tis., pokud by to celkově bylo nad 10%, pak je třeba upozornit Kubu D., ale spíš se to vleze\r\nPlnění výsledků: Fuzit na UPV, nejspíš se stihne\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude se používat - ale definitivně se zhodnotí na konci s GT Progres. Know how si chceme nechat doma.\r\nRizika: partner - neměl rozdělené účetnictví\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) rozšíření kompetencí Wave\r\nÚčastníci (partneři):  je třeba kontrolovat, Michal pojede za Čendou\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-04 00:00:00'),
(240, 97, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, 55% mezd zbývá (239 tis.) a v ostatních přímých asi 100 tis., Michal napíše Dytrichovi \r\nPlnění výsledků: dle harmonogramu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): za dlouho, ještě se neví, ale snad by mohlo být i něco kloudného (SVÚM to tak cítí)\r\nRizika: opět GT Progres (Čenda), opět Michal\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Michal kontroluje\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-04 00:00:00'),
(241, 70, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: ok\nPlnění výsledků: čeká se na zimu, aby se mohlo pokračovat, nejpozději v lednu se dotáhne, bude\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): rozšíření poznání\nRizika: aby to neshořelo... (zvýšili se protipožární postupy :-) )\nOstatní: (přesah projektu do jiných) není (bude asi citované, tak leda kdyby se někdo ozval)\nÚčastníci (partneři): MSFA funguje \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-04 00:00:00'),
(242, 150, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se dost, Danka zjišťuje možnost převodu do dalších let (aby nás nezkrouhli) a taky se pokusíme domluvit s psychotýmem, jestli je tam nenazdrojovat\nPlnění výsledků: dle harmonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): návazné EEN, možnost další spolupráce s APES\nRizika: nedočerpávání a šílená administrativa\nOstatní: (přesah projektu do jiných) spolupráce s OTH - Horizont, EEB\nÚčastníci (partneři):  supr, jen taky nedočerpávají, šici máme stejný problém\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každý týden\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-04 00:00:00'),
(243, 142, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: zbývá 280k na mzdách, bude nad 10% nedočerpáno, M. Tobiáš pošle žádost od přesun nad 10% JD. Provozni - 3x cesta do Norska, dočerpá se\nPlnění výsledků: funkční vzorek bude dodán včas, ostatní je daleko, \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - soubor vyplněn a odeslán\nRizika: aktualizována, na GT progress se posílá Tobiáš a Lenka Pilátová\nOstatní: (přesah projektu do jiných) všechny Wave projekty\nÚčastníci (partneři):  Riziko u GT progres - řeší se\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-04 00:00:00'),
(244, 93, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: málo; 700 000 ost.přímých; budou nákupy; bude třeba zažádat o převod nad 10% (poměry lidí - gender; nutno vyřešit do 20.10. – Jakub, Honza)\nPlnění výsledků: prezentace na mezinárodní konferenci - bude příští týden, online; do konce roku bude podán už.vzor; nutno řešit smlouvu o využití výsledků; všechny výstupy budou splněny v termínu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): příští týden konference - prezentace výsledků (viz výsledky)\nRizika: vedle paní Machové čerpání – nutno zintenzivnit\nOstatní (přesah projektu do jiných): návaznost v rámci Thét – podáno v dubnu, výsledky budou koncem října\nÚčastníci (partneři):  partner rizikový\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-04 00:00:00'),
(245, 99, '2021-10-04', 'Čerpání prostředků: ok\nPlnění výsledků: vše běží dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nerelevantní\nRizika: na straně partnera (problémy s účetnictvím - oddělené na projekt; Michal schůzka s GTP)\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  viz rizika, musí se hlídat; Kája - nebude už jim zpracovávat zprávu\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca kvartálně\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-04 00:00:00'),
(246, 19, '2021-10-05', 'Čerpání prostředků: v pořádku, bude se převádět OPN do mezd, aby se nepřečerpalo\nPlnění výsledků: další výsledek je až v roce 2022, v rámci dosahování výstupů vše ok, dělá se i něco nad rámec slíbených výsledků\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle soubor k využití výsledků k doplnění - na další revizi začneme už řešit smlouvu o VV,\nRizika: musí se dořešit jak s využíváním výsledků po konci projektu, musí se udělat CBA, partneři na to tlačí, do konce projektu se rozhodne\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - propojení na PED - jedná se o technické řešení pro PED\nÚčastníci (partneři):  bez problémů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky konsorcia\n\nKája pošle Robertovi W. průběžné zprávy a popis prvního výsledku projektu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-05 00:00:00'),
(247, 53, '2021-10-05', 'Čerpání prostředků: zbývá osobní 90 tis (bude se převádět ve změně asi 120 tis.), cestovném - 138 na cestovném (ale v říjnu se jede do Švýcarska, takže se vypotřebuje), osobní se dořeší v říjnu až přijde schválená změna\r\nPlnění výsledků: V012 - Tonda pošle Dance prezentaci za O výsledek z konference, na výzkumných zprávách se pracuje\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): kontakty a články - bude z toho 1 v Q1, využití knowhow, možná Twinning, Teaming\r\nRizika: články se můžou táhnout, ale snad je to pod kontrolou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nově Cost (místo Eraminu)\r\nÚčastníci (partneři): --\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Jsou cca co 3 týdny\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-05 00:00:00'),
(248, 33, '2021-10-05', 'Čerpání prostředků: Projekt je lehce přečerpaný, bude možná potřeba odúčtovat. Martina pošle pokyny. \r\nPlnění výsledků: je dokončen software, proběhlo představení cílovým skupinám, během října se představí cílovým skupinám. Podkladová studie je nahrána. Dvě případové studie. Jedna je nahraná. Problém s obcí Bášť. Máme ale doloženu komunikaci e-mailem, doklad pro TAČR. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Software funguje, ale má věci nad rámec projektu. Identifikovaly se funkce a potřeby nad rámce.  Kačka pošle Tomášovi šablony a následně Tomá pošle Kačce aby to zapsala do V3S. \r\nRizika: Obec Bášť\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Wawerka, Vácha, Lexová, Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) projekt je ukončen \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-05 00:00:00'),
(249, 87, '2021-10-05', 'Čerpání prostředků: osobní – ok; vložné na konference – Terka, Diana – zpracovat cesťák, pak možno ponech v cestovních nákladech; přesun cca 150 000 z cest do služeb – prokonzultujeme možnost nahradit cesty vice články (covid – omezené cestování, nečerpáme)\nPlnění výsledků: letos – mají být 2 články, 1 už napsaný; Terka s Honzou – pracují na 2; jeden má být s indickým partnerem – bude\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nerelevantní\nRizika: viz záložka rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): OPPIK – podobné téma a složení týmu, ale nepřekrývají se\nÚčastníci (partneři): spolupracují, komunikace probíhá\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca 1/1-2 měsíc(e)', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-05 00:00:00'),
(250, 75, '2021-10-06', 'Čerpání prostředků: na projektu je momentálně jenom Petr, ale za dva měsíce se tam přidá i Tomáš B., Robert to má pod kontrolou\r\nOsobní nepředvídatelné, ale Robert s tím má plány.\r\nZbývá tam 135 tisíc na Ostatních přímých, nějaký čachry (v čidlech) se Včeldou, byli varováni\r\nPlnění výsledků: Ideální by bylo projekt prodloužit, aby se stihlo celé léto testovat a byli lepší výsledky, Danka a Vojta Zavřel zjišťujou možnosti - ale v nějaké podobě z hlediska poskytovatele se odevzdá\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podle toho, jak daleko se podaří dotáhnout. Nejlépe přímo implementace skrze Elpramo, nebo ještě nějaké dotáhnutí v dalším projektu. Pohlídat rozdělení práv s FS. Je třeba včas začít domlouvat a rozhodnout (duben, květen), aby se stihli předpřipravit podklady.\r\nRizika: projektový tým už pořešen, jinak se více méně stíhá, je třeba dobře domluvit rozdělení výsledků\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) podle toho, jak daleko se dojde s výsledkem. Ideálně třeba další víc implementační projekt.\r\nÚčastníci (partneři):  S Elpramem se spolupracuje intenzivně, funguje v pořádku.\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou\r\n\r\nVyměnit Tomáše Bäumelta za Petra Wolfa v průběžné zprávě. Tomáš si řekne Dance o školení Projektového řízení \r\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-06 00:00:00'),
(251, 75, '2021-10-06', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: software v podstatě hotový, 15.10. se prezentuje Bartákovi, v listopadu se prezentuje MPO\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): výsledek možná ještě nebude úplně jednoduše aplikovatelný do praxe, pravděpodobně bude potřeba ještě dotáhnout, ale bude dobré vytvořit licenci\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-06 00:00:00'),
(252, 76, '2021-10-06', 'Čerpání prostředků: vyčerpá se 80% mzdových, je jen nutné dát vědět na FO, že se bude převádět více než 10%\nPlnění výsledků: výsledky 2022, vše probíhá podle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle šablonu na vyplnění - jednání se Siemens, kde to budou aplikovat - mikrogrid, elektromobilita\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - v ARV se bude pokračovat, další spolupráce se Siemens zatím ne. \nÚčastníci (partneři):  vše v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - snaží se, jednou za 2 měsíce se Siemense, na UCEEB ad hoc. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-06 00:00:00'),
(253, 177, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: ohledně mezd – nutná schůzka s JD; mzdy vs materiál – materiál – byl navýšen, je schváleno; nákupy – konzultovat předem (aby sedělo s položkami v rozpočtu)\nPlnění výsledků: projekt se rozjíždí\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nerelevantní\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  velmi opatrní, berou vše do detailu; byla by dobrá schůzka s Martinou – Kr sjedná (kdy je výběrko relevantní a kdy ne); ať konzultují s API\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají ad hoc, dle potřeby\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-07 00:00:00'),
(254, 181, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: ok, zatím se čerpají jen mzdy\r\nPlnění výsledků: výsledky až v 5/2023\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) nutno připravit návrh smlouvy o využití výsledků\r\nRizika: tým se zatím pořádně nesešel, nutno nastavit pravidelné schůzky. KM bude kontaktovat firmu Feramat.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) realizační tým nutno B2 se prohodí S B3\r\n\r\nÚčastníci (partneři): Pospíšilová, Matuška, Mrkvičková  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) nepobíhají, nutno zaurgovat\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-07 00:00:00'),
(255, 172, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: nedostatečné zdroje pro zaměstnance, nevyšla žádost o změnu navýšení mezd u klíčových pracovníků UCEEB. \r\nPlnění výsledků: do konce roku se budou stavět konzole, na základě výběrového řízení, které budeme vyhlašovat. VO3 se zapojí následně\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) zatím nerelevantní\r\nRizika: ceny materiálu, špatně nacenění zaměstnanci UCEEB, chybí na platy \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Šourek Matuška, Pospíšilová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) Martin Kny přislíbil, že bude připravovat, když bude o schůzkách vědět \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-07 00:00:00'),
(256, 105, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: 2.2 - V řešení, bude to do konce roku, je nastřelený template, aktivně se to řeší, D2.1 je hotové, D2.4 se musí předpřipravit. také se stíhá. v procesu. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle formulář\nRizika: doplněna\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): RDR se rozjel před 14 dny, RECUAIR - musí se víc zapojit - musí se propojit DA a RECUAIR, DAIKIN - nefunguje, FUNGUJI PIC a IREC\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ANO\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-07 00:00:00'),
(257, 105, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: VO3 - musí snížit mzdy, přečerpá, VO5 také. Tomáš Matuška vyrobí rozdělení OPN na jednotlivá VO. \nPlnění výsledků: výsledky přesunuty na konec roku 2021, z důvodu zdržení stavby domu, technologie se teď nainstalovali. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\núčastníci:', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-07 00:00:00'),
(258, 62, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) . VO2 do Zelená úsporám, umožní kombinace zdrojů, \nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - VO2 - ne, VO5 a VO3 ano. TUL nevíme. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-07 00:00:00'),
(259, 143, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: UCEEB přečerpává, Robert vyřeší; partner – problém s čerpáním mezd a režií, bude žádat o změnu (Kri zašle podklady, zpracuje, Martina dodá čísla); UCEEB – mzdově zavřít do konce roku\nPlnění výsledků: zatím dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím ne\nRizika: neschopnost čerpání finančních prostředků na straně hlavního žadatele\nOstatní: (přesah projektu do jiných): StructureGuard, Excon – řeší obdobnou tematiku\nÚčastníci (partneři):  ….\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Pavel-Honza\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-07 00:00:00'),
(260, 199, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: ok\nPlnění výsledků: práce na fčních vzorcích (vyrábí se systém, akumulačky)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\nRizika: mimo rostoucích cen nic\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři): dobrá spolupráce\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky probíhají dle potřeby\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-07 00:00:00'),
(261, 12, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: Nedočerpané mzdy. Obě oddělení VO5 i VO3 slibují, že dočerpají\nPlnění výsledků: chybí výsledek funkční vzorek z roku 2020 H. Včelák dodá do pátku 15.10. 2021 Kačce\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) je potřeba prodat licenci k patentu firmě Korádo, na UCEEBU není dostatečná podpora z neexistujícího oddělení TT. Honza popíšw skutečný výsledek projektu a podpůrné služby nutné k jeho komerzializaci do pátku 15.10. \nRizika: Včelák nechodí na schůzky a výsledky dodává pozdě :-)\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Včelák, Wawerka, Mrkvičková, Lexová, telefonicky Martin Kny \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-07 00:00:00'),
(262, 220, '2021-10-08', 'Čerpání prostředků: většina prostředků se bude přesouvat do další etapy, důvodem je pozdní zahájení projektu\r\nPlnění výsledků: probráno co je v přípravě zatím OK, následují schůzky s partnery. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: HR zdroje na projektu a nedostupnost komponent na trhu (opatření výběr alternativních komponent)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n\r\nZorgnizovat schůzku s partnery projektu KM do začátku listopadu. Domluvit formální vykazování ze strany partnera a pravidelné schůzky řešitelského týmu. \r\n\r\nZajištění odborného řešení projektu je ohorožno z důvodu nedostatečné kapacity vědecký pracovníků. Vítek nemá na projektu dost odborníků. Opatření: nábor nových zaměstnanců. Nutno realizovat do konce roku 2021. Bude řešeno via HR- Pavlína Kozelková. \r\nNabere se jeden vědecký pracovník se zaměřením na asistivní technologie. \r\nJan Včelák a Vítek Janovský se domluvili, že do 22. 10. stanoví  detailní pracovní plán využití HR zdrojů na  všech projektech skupiny Elektronické systémy Písemnou kopii pošlou K Mrkvičkové.  \r\nNutno vyřešit zodpovědnost za nákup materiálu v projektu, nákupy by měl schvalovat i hlavní řešitel projektu. Probrat tento proces s finančním oddělení. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-08 00:00:00'),
(263, 188, '2021-10-08', 'Čerpání prostředků: bude převedeno do další etapy/ roku Pozor smluvní výzkum. VO3 přečerpává mzdy a VO5 nedočerpává. Nutno upravit úvazky a čerpání do konce roku 2021 mezi VO3 a VO5. Schůzka Vítek, Dan a Robert, Včelák.  Schůzku zorganizuje Dan a bude informovat Káju co se domluvilo\r\nPlnění výsledků: do konce roku 2021 má být užitný vzor, proběhne schůzka s partnery projektu a bude se projednávat, zda se plnění výsledku neposune. Užitný vzor je potřeba dodělat výsledek minimálně přihlášku užitného vzoru. KM zjistí zda je možné zažádat o posun termínu výsledku!!!!\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: plnění výslekdu užitný vzor nejsme schopni plnit od 31.12. 2021, bude se posouvat, KM ověří platnost rozhodnutí zda stačí až do 5/2023 , ale Vítek na schůzce s partnery probere. \r\nVítek svolá schůzku odborníku, kteří se mají podílet na vzniku užitného vzoru mezi UCEEB a VIVA, aby se domluvily potřebné kroky k vzniku užitného vzoru. Ze schůzky bude vyhotoven zápis, který pošle K. Mrkvičkové. \r\n\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Janovský, Včelák, Mrkvičková, Pospíšilová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-11 00:00:00'),
(264, 110, '2021-10-11', 'Čerpání prostředků: Osobní až na pár drobných se vyčerpají. Materiál se plánuje dočerpat.\r\nPlnění výsledků: Jeden impakt už je poslaný z Brna (Mendelu), jeden napsaný (ladí se, UTAM)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v plenkách, je to zpřesnění návrhových postupů u nosníku se zářezem. Prodat to samo o sobě nepůjde, je to spíš pro normy a metodiky.\r\nRizika: nákup materiálu dřeva - je to děsně drahý, máme dobrý zdroj, třeba se to podaří, v případě krize by se zmenšil počet experimentů - je tam naplánováno asi 50 na jeden typ experimentu, udělá se třeba 30.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  spolupráce funguje\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou (osobně Martin, Honza spíš po emailech, experimenty společně)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-11 00:00:00'),
(265, 89, '2021-10-11', 'Čerpání prostředků: Je dost slušně přečerpáno v osobních, zbývá asi 27 tisíc. Martin o tom ví, téměř všichni se odzdrojují. Osobní se dají navýšit max o 10 000 bez žádosti o změnu (přesunem z jiných kategorií).\r\nPlnění výsledků: články ve zpoždění, hlavně se měřilo, příští rok se na to zaměří.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):\r\nRizika: u nás asi v pohodě, UTAM ale nemá naměřený asi ta data\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  v pohodě\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): pravidelně úplně ne, komunikace s Pavlou, když je potřeba\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-11 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(266, 64, '2021-10-11', 'Čerpání prostředků: ČVUT v projektu končí ke konci roku - Kája musí dát vědět partnerům, Mzdy jsou nastavené dobře, zbyde na drobné odměny, na OPN zbývá 38k - padne na výrobu žlabu - funkčního vzorku. \r\nPlnění výsledků: funkční vzorek - žlab - trochu se zdržel, zadáno jako bakalářská práce, nějaký žlab bude - není to nic složitého, mělo by se to stihnout. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle formulář\r\nRizika:  Jen, aby se to stihlo,\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - navazovat ano, ale není partner,  pokračování v dalším NCK (SedumTop, Wienerberger - už se spolupracuje (použití z recyklátů z cihel)\r\nÚčastníci (partneři): SEDUM TOP dobrá spolupráce, s Brnem to je zpožděné, ale taky OK.  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - naposledy minulý týden. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-11 00:00:00'),
(267, 63, '2021-10-11', 'Čerpání prostředků: mzdové ok, dočerpat cca 100k, ale 50k půjde RP5 (za data z TICO), musí se dát vědět Martině\r\nPlnění výsledků: problém s přetížeností lidí, vše se zdržuje, nyní došlo k přerozdělení práce - z Katky Sojkové na Pavlu Ryklovou a Martina Volfa. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Kája pošle šablonu\r\nRizika: neodstatek lidských kapacit\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - dá se využít všude, kde je BIM a komplexní kvalita budovy, dá se využít kde to jde. \r\nÚčastníci (partneři): di5 čeká na fungující kalkulačku, vše se zesložitilo, posouvá se dodání výsledků - je to napjaté, RDR to neřeší, překrývá se s Automation4timber. \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2021-10-11 00:00:00'),
(268, 16, '2021-10-13', 'Čerpání prostředků: na osobním zbývá 16 tis., po změnách bude cca 25, vypotřebují se na DPP. Na materiálu zbývá necelých čtvrt mega - budeme se snažit prodloužit projekt, pokud se to nepovede, budeme přeúčtovávat z jiného projektu?\r\nPlnění výsledků: Fuzit máme dokonce 2x, vznikne navíc ještě navíc Gfunk Závlahového systému s predikcí závlahy.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):\r\nRizika: nedočerpání materiálu (opatření - prodloužení projektu), nekomunikace hlavního partnera (opatření - Danka a Pavel budou volat), pravděpodobně nejsou vedlejší výsledky (opatření není nutné, není to závazné, přinejhorším nebudou)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): musíme domluvit urychleně schůzku s LIKO-S o prodloužení projektu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2021-10-13 00:00:00'),
(269, 23, '2021-10-15', 'Čerpání prostředků: potřeba dočerpat cestovné, Petr Hejtmánek má naplánovat cesty, PR - překlady a korektury článků , , finance na normy se využijí a v tomto roce se nakoupí, plánují se odměny na konci roku, zbytek bude převedeno do FUUP cca 47 000\nPlnění výsledků: nutno indentifikovat podíl IP na metodice. Článek za rok 2021 bude hotový do konce roku \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Hrozí že pan ředitel s vysokými estetickými nároky vyhodí materiál na testy dřív než půjdou na spálení :-) \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy), schůzky s partnery projektu fungují, spolupráce je výborná\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-15 00:00:00'),
(270, 100, '2021-10-15', 'Čerpání prostředků: mzdové prostředky budou vyčerpány a zbytek bude převeden do odměn. přesun mezi kategorií ostatní náklady a služby-firma Zeber\nPlnění výsledků: KM pošle šablony k funkčním vzorkům, následně zapíše doV3S\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nebyla identifikována \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Tywonika, Volf, Lexová, Mrkvičková, Pospíšilová\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\nostatní: je potřeba vypracovat průběžnou zprávu k projektu _ KM pošle šablonu JT\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-15 00:00:00'),
(271, 174, '2021-10-15', 'Čerpání prostředků: přesun do další etapy\nPlnění výsledků: funkční vzorek - KM pošle šablonu JT\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) výsledek je dílem spolupráce, mechanizmus otáčení je vlastnictvím Zeber\nRizika: nebyla identifikována \nOstatní: (přesah projektu do jiných) Gama\nÚčastníci (partneři):  Pospíšilová, Tywoniak, Mrkvičková, Volf\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) sploupráce s firmou Zeber probíhá na výborné úrovni, vše běží dle plánu \nUkončuje se 1. etapa - KM předá KP kontakt na pana Mitáše ohledně administrativní agendy vyúčtování projektu \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-15 00:00:00'),
(272, 173, '2021-10-15', 'Čerpání prostředků: bude čerpáno v následující etapě, část rozpočtu VO3 mzdy převezme v 1. etapě VO5- dle domluvy vedoucích\r\nPlnění výsledků: dle harmonogramu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)-zatím nerelevantní\r\nRizika: nebyla identifikována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Adamovský, Dobiášová, Pospíšilová, Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) probíhají \r\nOstatní prosba na Dana aby neúkoloval tolik Vojtu Mazance, hlavní řešitelka ho potřebuje na projektu :-)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-10-15 00:00:00'),
(273, 128, '2021-10-18', 'Čerpání prostředků: Zjistí Terka, Diana má článek, tak se to případně dá zaplatit z toho. K dočerpání 4000 na subdodávkách.\nPlnění výsledků: splněno – společné články a ty byly napsány, závěrečná zpráva výzkumná – také s nimi dává dohromady \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - teorie – pouze \nRizika: od nás nic\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  okrajově souvisí s OP PIK a s Indií – je to opět znovuvyužití betonu\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) Občas se sejdou \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-18 00:00:00'),
(274, 91, '2021-10-18', 'Čerpání prostředků: probíhá v souladu s nastavením a dočerpají do konce roku bez problémů, žádost o změnu kvůli předčerpání není nutná\r\nPlnění výsledků:  výsledky splněny - ověřit datum splnění konference - doplnit relevantní informace\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - nic\r\nRizika: pořád trvá riziko nedostatečné komunikace hlavního příjemce, \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  pořád trvá riziko nedostatečné komunikace hlavního příjemce,\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - schůzky probíhají jednou za čtvrtletí možná spíše jednou za půl roku, tým UCEEB se schází podle potřeby projektu.\r\n\r\nVyvolat schůzku za účelem přípravy průběžné zprávy  prosinec 2021.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-18 00:00:00'),
(275, 121, '2021-10-21', 'Čerpání prostředků: ok, na mzdách zbyde cca 50 000, do FÚUP možnost převést cca 111 313; nákupy ok, Tonda pojede na konferenci; školení v BIM?\r\nPlnění výsledků: jde dle harmonogramu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nerelevantní\r\nRizika: výměna jednatelů v RDR - překonáno (mohlo mít vliv na zacílení projektu), je na lepší cestě;covid - uzávěrky; \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): určitě - možnost digitalizace jiných fabrik; přesah sw; \r\nÚčastníci (partneři): ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhá\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-21 00:00:00'),
(277, 161, '2021-10-22', 'Čerpání prostředků: bylo by přečerpáno asi 24 tisíc ze strany RP5, RP1 také přečerpává asi o 7 tisíc, IT koupit hned v prvním roce projektu, chtěli by photoshop?, původně uvažováno na cesty. Dá se převést na příští rok. \nPlnění výsledků: plánované kolo rozhovorů se uskutečnilo, nyní připravují záznamy o rozhovorech, 2 workshopy - 1 hotov a 2. v listopadu, sběr dat - dotazníkové šetření s veřejností. Připraví dílčí část do průběžné zprávy.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - až vyjde článek z rozhovorů, prezentace v rámci workshopů na MŽP - propojeno s Vodou ve městě\nRizika: navazují na předešlý projekt Vody ve městě, vše probíhá bez komplikací, \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  navazují na předešlý projekt s UJEP tzn. spolupráce probíhá bez problému.\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schází se celý tým, zápisy jsou na MS Teams, organizační stránku projektu má na starosti hlavní řešitel. ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-22 00:00:00'),
(278, 138, '2021-10-22', 'Čerpání prostředků: dočerpají do 10 % rozpočtu, přesunou 130 na materiál z mezd, zbytek přesunou do dalšího roku\r\nPlnění výsledků: přístup do ISTA Včelák, Vlasatá přes Vlčkovou. Bára ověří výsledky a jejich plnění.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: VČELÁK!!!\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  hlavní CDV, jsme v kontaktu s Vlčkovou \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Kristýna na tom dělá ale není na tom zdrojovaná; pracovala jen 4 měsíce oficiálně, Jan Včelák, Jakub Vaněk, Janovská Marcela, Kovář??? Byl na tom Marek Mašek do 10. měsíce včetně.\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-22 00:00:00'),
(279, 47, '2021-10-22', 'Čerpání prostředků:  přečerpán materiál, a služby - proč? máme na to prostředky z FELu, ujistit se, že nám to proplatí!!!\r\nPlnění výsledků: ověřit si s Petrem Wolfem!!!\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedodržení indikátorů stanovených v projektu, nejsou dána jasná pravidla. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  FEL nemáme jasná pravidla čerpání rozpočtu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky probíhají jak v rámci UCEEB, tak v rámci CAPu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'vlasabar', '2021-10-22 00:00:00'),
(280, 176, '2021-10-27', 'Čerpání prostředků: zatím ok, konec 1.etapy, bude s podávat ŽoP\nPlnění výsledků: dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím nerelevantní\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): dobrá spolupráce \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dnes kick-off, představení náležitostí pro ŽoP, ZoR\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-10-27 00:00:00'),
(281, 220, '2021-11-16', 'Kick-off schůzka. Budeme žádat o změnu etap. Pan Paní Petrášovou, která je zkušená administrátorka. Výběrová řízení chtějí dělat centrálně i za nás. o Všem bude informovat Káju Pospíšilovou. Změny řešitelského týmu pošle Kája paní Petrášové. \r\nPravidelné schůzky budou jedenkrát měsíčně via Teams.\r\nPaní Petrášová uspořádá schůzku s vedením Sans souci a J. Včelákem ohledně rozdělení IP v projektu. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-11-16 00:00:00'),
(282, 188, '2021-11-19', 'Proběhla schůzka k alokaci úvazků. Vítek nakontaktuje lidi z FBMI, aby zjistil zda mají kapacity se podílet na projektu. J. Včelák dodá do 26.11. přehled alokace lidí na všech jeho projektech R. Wawerkovi. Následně R. Wawerka určí jaké zdroje budou alokovány na projekty Vítka Janovského. Pokud nebude dostatek zdrojů, navrhne alternativu. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2021-11-19 00:00:00'),
(283, 228, '2021-12-13', 'Kick-off meeting k admin části, představena pravidla čerpání dotace, náležitosti publicity; Zatím není podepsána smlouva s poskytovatelem, řešíme též smlouvy o spolupráci (návrh zpracován, nyní k připomínkám u Ecokit; ve čt 16.12. proběhne schůzka k podílu na výsledcích, bude přítomen R.Jára;rozděleny úkoly, jedním z nich kick-off k odborné části projektu; rizika budou definována\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2021-12-14 00:00:00'),
(284, 260, '2022-01-10', 'Kick off projektu 10.1. schůzky se účastnili odborní řešitelé ze strany UCEEB i Energocentra. Zodpovědnost za plnění výsledků a vedení týmu za stranu UCEEB á J. Dostál. \nAdministrativně se nastavily podmínky. Podklady pro vyúčtování projektu bude dodávat Karolina Pospíšilová. Věcné zprávy po ukončení etap se budou připravovat, ačkoli poskytovatelem nejsou vyžadovány. Zápisy ze schůzek projektového týmu budou vkládány do složky projektu na sharepointu. \nNazdrojování lidí na projektu provede R. Wawerka v průběhu ledna 2022. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-01-10 00:00:00'),
(285, 256, '2022-01-10', 'Probělh kick off projektu V. Janovský, K. Pospíšilová, nemám záznam ze schůzky.KM', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-01-10 00:00:00'),
(286, 62, '2022-02-02', 'Na příští revizi se stručně pobavit o celkovým výsledku a jeho způsobu jeho transferu (Licenčka? Jak se k tomu staví partneři?).\nZ konzultací ohledně transferu vyšlo najevo, že je potenciál k dobrému využití, tudíž je to třeba dobře ošetřit. (zapsal Tonda a Danka)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-02-02 00:00:00'),
(287, 68, '2022-02-02', '(Tonda a Danka) Pohlídat licenční smlouvu na 20% vlastnictví výsledku (VOBETO), dle Skutečného výsledku by měl řešit Robert.', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-02-02 00:00:00'),
(288, 172, '2022-02-28', 'Čerpání prostředků: čerpání nastaeno OK. Bude se nakupovat material na dvě konzole. Nutno zohlednit, poptat tři nabídky, případně si ohlídat aby výběrové řízení bylo jen jedno za všechny partery projektu. Martin si ohlídá nákup materiálu pro VO3. \nPlnění výsledků: čekáme na podklady od pana Kokeše - riziko\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: není dostatečná komunikace mezi hl řešitelem a UCEEEB. Opatření: BOřek domluví pravidelné schůzky, zápisy budou na společném úložišti sharepoint UCEEB, Martin dostane kontakt na arch. kancelář, který funguje :-)\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Martin Kny, Bořek Šourek, K. Mrkvičková, J. Dytrich, T. Matuška\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - nefungují, nutno ohlídat. BOřek ručí za schůzka alespoň 1x za dva měsíce \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-02-28 00:00:00'),
(289, 74, '2022-02-28', 'Čerpání prostředků: zarezervovat letenky do OSLA, abychom věděli, klik nám zbyde na Portugalce, případně leze převádět mezi kategoriemi, mzdové náklady a cestovné do ostatních služeb, aby to vyšlo.  \r\nPlnění výsledků: vše bude splněno. Výsledky publikace budou připraveny v dubnu a workshop závěrečný proběhne 24-25. 5. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedostatek financí - řešeno přesuny mezi kategoriemi\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Lupíšek, Mrkvičková, Dytrich\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-02-28 00:00:00'),
(290, 68, '2022-03-07', 'Projekt se bude prodlužovat do konce června. \r\n\r\nČerpání prostředků: prodloužení se nás nebude týkat s ohledem na čerpání mzdových prostředků, ty čerpáme dle plánu do konce března.\r\nOstatní náklady , z  provozního do služeb bude převáděno, vše v rámci pravidel bez potřeby dělat změnové řízení. \r\nPlnění výsledků: do konce března bude vše splněno - garance L. Velebil\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Smlouva o využití výsledků je v řešení je na straně pana Vašíčka, čekáme na odpověď. \r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)Bude probíhat certifikace UCEEB dodá podklady - zkoušky pro certifikaci, Zlínské stavby chtějí výsledky využívat i s EC. Dobré propagovat via PR UCEEB.\r\nÚčastníci (partneři):  Pošta, Mrkvičková, Velebil, Špičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-07 00:00:00'),
(291, 161, '2022-03-08', 'Čerpání prostředků: Bude dolaďěno\r\nPlnění výsledků: zatím OK\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: Lidské zdroje - kdo bude za Martinu Sýkorovou - Nicol zjistí. Jinak komunikace funguje, článek podaný, všechno běží jak má\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zatím nic, komunikace měst k občanům \r\nÚčastníci (partneři): Spolupráce funguje\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): funguje, řídí UJEP, schůzky jsou spíše pracovní nad konkrétními tématy, zápisy jsou na Teamsech\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-08 00:00:00'),
(292, 91, '2022-03-08', 'Čerpání prostředků: přesun subdodávek zůstává v rezervě, zatím dělat nebudeme; mzdy - nedočerpání 207 000Kč - jsou tam DPP na základě výkazů, proto nejsou v predikci vidět.\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek - na podzim se domluvíme na přihlášení\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není relevantní\r\nRizika: mírné riziko nárůstu cen\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - návazný projekt - Sectech - vylepšení technologie sbírání pachových stop\r\nÚčastníci (partneři): pořád trvá riziko nedostatečné komunikace hlavního příjemce\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): každý si řeší svou část, odborný tým funguje společně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-08 00:00:00'),
(293, 275, '2022-03-08', 'Čerpání prostředků: zatím nečerpáme, čeká se na smlouvu\nPlnění výsledků: zatím neplníme\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: kofinancování projektu, nutno zajistit prostřednictvím inovačních voucherů\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-08 00:00:00'),
(294, 65, '2022-03-09', 'Čerpání prostředků: mzdy se čerpají méně, ale končí TRIO (konec března) a lidé se přesunou na MTS, problém s čerpání OPN - možné přesunou do mezd, PK a JP proberou a upraví rozpočet - do konce dubna??? \n\nPlnění výsledků: problémy s plněním se nerýsují, vše běží podle plánu\n\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\npouze pro Kronospan a RDR, na jejich pozadavky, téma se rozvíjí v dalších projektech a zakázkách. \n\npublikace navázané na projekt - nějaké jsou, PK pošle KT, která to dá do V3S, resp. zkontroluje to. \nRizika: aktualizována\nOstatní: NCK II - pripravuje se, ČAS veřejná zakázka. \nÚčastníci (partneři):  RD Rýmařov - odebírá výsledky a využívá je - především metodiku, Kronospan - testování jejich desek, využívá dále, RP1 - také se podílí na kronospanu. \n\nshrnutí úkolů: \n- PK a JP zamyslet se na přesunem OPN do mezd - konec dubna\n- PK a JP poslat Karolíně publikace navázané na projekt za 2021 a to ASAP', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-09 00:00:00'),
(295, 80, '2022-03-14', 'Čerpání prostředků: VO1 - 1 - čerpá dle plánu, VO2 - nečerpá kůli převední zaměstanců na OP PIK, do konce období se musí pohldídat, aby vše vycházelo dle plánu, VO5 také nečerpá také kvůli OP PIK, musí se řešit. \nPlnění výsledků: chyba v projektovém řízení u výsledků - Zdeno pošle, jinak je řešení projektu problém, ale ne z naší strany\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím není relevantní\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - není\nÚčastníci (partneři):  nedodávají věci, které mají, ale nejsme koordinátor, nejde to za námi\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-14 00:00:00'),
(296, 284, '2022-03-14', 'Čerpání prostředků: Zatím nečerpáme, od března začneme (Staněk 0,1; Jan Pešta - naběhne časem; Jan Richter od srpna)\r\nPlnění výsledků: na naší straně jsou jen dodávky dle požadavků fakulty, žádné výsledky na nás konkrétně psané nejsou.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Fakulta stavební (hlavní)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-14 00:00:00'),
(297, 226, '2022-03-14', 'Čerpání prostředků: Zatím nečerpáme, čekáme na smlouvu a vnitrodohodu; Kuba Řepka by měl nastoupit po návratu z mobility, \nPlnění výsledků: \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Je potřeba vyjasnit kdo přesně řeší kterou část,\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\nDělení projektu mezi UCEEB a fakultou je 80/20, bude vnitrodohoda, pak budeme čerpat.\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'steigpat', '2022-03-14 00:00:00'),
(298, 200, '2022-03-16', 'Čerpání prostředků: nízké, ale dle řešitele do 2023 dočerpáme; OPPIK - je to volnější, ale je třeba hlídat, abychom byli přes 10% rozpočtu; souhrn podpory - když my budeme čerpat méně, ovlivní dotaci partnera; směsná míra podpory by měla být na 67% . Na konci etapy mohou dostat víc, pak míň - na konci projektu se to srovná; čerpá RP1 (prolíná s RP4), RP3; za tajemníka - ok\nPlnění výsledků: v plánu 3, má být splněno do konce projektu; harmonogram plnění pro 2x fční vzorek - budeme rozhodovat na přelomu srpna -září; \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Návrh licenční smlouvy ze strany WH - stanovit podmínky (když budou používat, když patent…); zákl. částka = krytí kofinu;  je v řešení, nyní na straně WH\nRizika: viz záložka rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): SOMKO? Ale není v konfliktu; Vekra zajímavý partner; definována nějaká témata, kde by se dalo spolupracovat, uvidíme (stárnutí povrchových úprav etc.); Jakub  - bude OP TAK Aplikace  - bude otevřeno v květnu?\nÚčastníci (partneři): vše ok, seriozní partner, spolupráce běží \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy: interní cca 1 za 14 dní, partneři cca 1/měsíc, jinak se řeší ad hoc parciálně; Kristina kontinuálně řeší ad hoc záležitosti s admin.protějšem WH\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-16 00:00:00'),
(299, 87, '2022-03-17', 'Čerpání prostředků: vše ok; budou změny v řešitelském týmu: 0,4 na Indii J. Řepka, T. Vlach – na GAČR; J-Řepka – nastoupí později (po mobilitě); problém i s jinými projekty\r\nV plánu cesta do Indie, dříve se nemohla uskutečnit\r\nPlnění výsledků: dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: ne\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): spíše ne\r\nÚčastníci (partneři):  jsou v kontaktu denně, spolupráce super\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): interní schůzky průběžně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-29 00:00:00'),
(301, 89, '2022-03-17', 'Čerpání prostředků: osobní v cajku, dobře nastaveno, Kamil slibuje, že vyčerpá ostatní přímé\nPlnění výsledků: spíš se nestíhá, ale s prodloužením by to mohlo jít, nicméně se to nestihne do konce projektu všechno dopsat určitě, budeme odkládat hodnocení\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): chtěl být GAČR s Němcema, ale příprava zamrzla (řeší Kája), musí se jemně pošťouchnout Němci, ale je to delikátní\nRizika: 10% riziko, že by se to nestihlo dopsat, nestíhají všichni, možná varianta odevzdání jemně horších typů výsledků (příspěvek do konference místo impaktů apod.)\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu: (zápisy) v kontaktu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-17 00:00:00'),
(302, 76, '2022-03-18', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, ale Robert počítá s tím, že se tam nazdrojují lidé po konci etap v OP PIK, OPN se vyčerpají bez problémů\nPlnění výsledků: Software bude hotový, už se řeší jen implementace na budovy - ale to už je mimo scope projektu \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - dohaduje se aplikace se Siemens - chteji data ze SW exportovat do jejich systemu - testovalo by se na TICO a ne na CIIRC. Komercializace se nepredpoklada. Neni velky potencial v usporach\nRizika: beze zmeny\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - cokoliv s PV forecast - ARV, Elpramo, cokoli s AERS, DORES a do energetických komunit v budoucnu\nÚčastníci (partneři):  komunikují, není problém\n\npublikace nad rámec není. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-18 00:00:00'),
(303, 19, '2022-03-18', 'Čerpání prostředků: je problém dočerpat mzdy, část se asi převede na ostatní přímé náklady, aby se to dočerpalo - část půjde za Igorem Kytkou na DPP, další část na DPP a zbytek vyčerpá oddělení. Do půlky dubna pokud možno dohodnout co a jak. \nPlnění výsledků: vše běží bez problémů, Igor K. koordinuje napříč partnery. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - rozhodne konsorcium na konci projektu\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  spolupracují\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano, probíhají\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-18 00:00:00'),
(304, 110, '2022-03-21', 'Čerpání prostředků: je možný, že Honza bude přezdrojovávat Martin jinam, aby si ušetřil prostředky na další rok (cca 300), ještě se uvidí, další náklady budou na dřevo :-D\nPlnění výsledků: hotové články nejsou zatím žádné, ale stíhá se dle plánu (resp. pokusy běží)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím otevřené, čeká se na výsledky pokusů, pokud by se hodně povedlo, tak by se dalo usilovat o změnu norem (nejlépe se koukat po projektu, který by to podpořil)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-21 00:00:00'),
(305, 228, '2022-03-21', 'Čerpání prostředků: zatím 0, kvůli rozpočt.provizoriu; úvazky na VO 1 a 4; případné převody do dalšího roku budeme řešit na podzim \nPlnění výsledků: projekt běží v omezeném režimu, zatím jen Martin a Jakub Diviš; spíše konzultace cca 1/týden\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): smlouva/podíl na výsledcích - řešilo se? Kristina zjistí\nRizika: viz záložka rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři): vše mají pod kontrolou, projekt si řídí; trochu ambiciozní cíle \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, cca 1/týden s Ecokitem\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-21 00:00:00'),
(307, 138, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: zatím ok, v plánu konference J.Včelák; mzdové hlídat\r\nPlnění výsledků: dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):publikace v plánu - konf.CETRA 2022 (Včelák, Vaněk)\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): FICOS, zakázky smluvního výzkumu\r\nÚčastníci (partneři): bez problémů \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): operativně, celoprojekt - ad hoc, komunikace probíhá kontinuálně\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-22 00:00:00'),
(308, 12, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: Bude dočerpáno. VO3 byla upozorněna na nedostatečné čerpání, to už je v současnosti napraveno. VO5 dočerpá materiálové prostředy a náklady na IP, které se nevyužijí budou převedeny do jiné kategorie.\nPlnění výsledků: výsledky jsou převážně splněny, do konce dubna bude vykázán i prototyp. KM pošle šablonu J. Včelákovi\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)stále nebyla uzavřena dohoda ohledně prodeje duševního vlastnictví, které do projektu vstupovalo z předešlého projektu OP PIK Korádo. Firma Korádo se měla vyjádřit ke koupi licence. Nutno zaurgovat proces u Jakuba Dytricha, který je zodpovědný za TT. \nRizika: nejasnosti ohledně rozdělení duševního vlastnictví. Nutno včas připravit smlouvu o využití výsledků. Jakub Dytrich. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Wawerka, Včelák, Špičková , Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-22 00:00:00'),
(309, 220, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají- stálá písnička RW- přesouvá se co to jde :-).Materiálové náklady se nečerpají dostatečně, JV a VJ se domluví, a začnou čerpat víc. \nPlnění výsledků: plánuje se vytvoření prvního výstupu v květnu na základě podkladů a 3D tisku z firmy Sanssouci. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)Nutno domluvit na příští projektové schůzce 18.4. 2022. Pracovní pozice nebyla stále obsazena, výběrové řízení běží. \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-22 00:00:00'),
(310, 143, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: popohnat čerpání na mzdách, jinak ok\nPlnění výsledků: na výsledcích se pracuje; \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): článek v přípravě pro publikaci v MDPI Forrest; \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných): StructureGuard, Excon – řeší obdobnou tematiku\nÚčastníci (partneři):  ...\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Pavel-Honza\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-22 00:00:00'),
(311, 143, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: popohnat čerpání na mzdách, jinak ok\nPlnění výsledků: na výsledcích se pracuje; \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): článek v přípravě pro publikaci v MDPI Forrest; \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných): StructureGuard, Excon – řeší obdobnou tematiku\nÚčastníci (partneři):  ...\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Pavel-Honza\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-22 00:00:00'),
(312, 256, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: projet se nečerpá. Mzdy se posouvají dle RW na další období, materiál začnou kolegové Včelák a Janovský čerpat dle detailního rozpočtu projektu.\nPlnění výsledků: zatím nerelevantní všechny výsledky jsou až v 5/23\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)-\nRizika: projekt se nečerpá - vyšší zapojení lidí - zodpovídá RW, materiál - zodpovídá J.Včelák\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Wawerka, Včelák, Janovský, Pospíšilová, Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-22 00:00:00'),
(313, 277, '2022-03-22', 'Čerpání prostředků: Není smlouva (ze strany TAČR), zatím nečerpáme\r\nPlnění výsledků: na projektu se začalo pracovat, zatím běží dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: energetický zákon a prováděcí předpisy - pokud se zpozdí, bude to mít vliv na projekt - možno řešit žádostí o posunutí výstupů...\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Spolupracují\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Schůzky ad-hoc v jednotlivých pracovních skupinách, sejít bychom se měli na společném workshopu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2023-08-21 00:00:00'),
(314, 173, '2022-03-23', 'Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají dostatečně, přesouvají se do další etapy, ale Dana Adamovský přislíbil lehce nevýšit čerpání . Materiálové čerpání - doplnění PC vybavení dle požadavků J Dostála, nákup služeb L. Dobiášová bude informovat J. Dostála, aby poptal požadované služby v hodnotě 50 000,- Kč \nPlnění výsledků: výsledky budou splněny dle harmonogramu. S firmo Energocentrum pobíhá spolupráce bezproblému\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - smlouva není zatím uzavřena, ale počítá se s obdobou jaká byla v minoulém OP PIK s Enerogcentrem\nRizika: Vojta Mazanec si zranil ruku, jedná se o klíčového pracovníka, měl by se v brzku vrátit do pracovního nasazení\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Lucie Dobiášová, D. Adamovský, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) s Enerocentrem i v rámci UCEEB fungují\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-23 00:00:00'),
(315, 122, '2022-03-24', 'Čerpání prostředků: rp1, 3 a 5; RP1 – nečerpá vůbec – Zuzka práci dokončila, již není potřeba, převést na RP3, nutno projednat s M.Volfem – Lenka dojedná; jinak ok; RP5 – zatím přečerpává; DV – budou se podávat další 2 užit.vz.\r\nPlnění výsledků:v prosinci 2021 podána přihláška užitného vzoru sauny; září 2021 - konference CISBAT, článek ve sborníku; plán pro časopis psychologie ; Havlík – článek na konferenci 2022; smlouva o výsledcích UCEEB-NÚDZ - řešení – nadále soustavný tlak; půjde u UZV? Jinak nebude předáno, visí na tajemníkovi NUDZ \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne, publikace; PR – bude spíše až ve 2023, bude ve velkém psycho centru\r\nRizika: na naší straně ok, drobné při plnění kufru – spolupráce s RP5, Lenka zařídí; kufr – uživatelsky ne příliš přívětivé, musí být jednodušší uživ.rozhraní, důležitá komunikace napříč RP; NUDZ – problémy interní, ale od nás mají veškerou podporu; technologie – musí se certifikovat, náročné časově, organizačně, hledá se cesta kudy to má jít – organizační riziko (zdravotnická x nezdravotnická technologie), prozatím podpora terapie; certifikace – odborně a organizačně zajišťuje NUDZ, ale je to v zájmu Spectrasolu (od nás podklady)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - junior star nevyšel, psychocentra – platí nadále\r\nÚčastníci (partneři):  spolupráce ok, tým funguje, chceme podat další TAČR\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca 1/měsíc\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-29 00:00:00'),
(316, 250, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Mzdové se nečerpají , nutno nazdrojovat lidi- zodpovědnost T. Matuška, VO5 by měla také nazdrojovat někoho za sebe. K. Mrkvičková kontaktuje R. Wawerku,  materiální se také nečerpají, Tomáš si sedne s Nikolou a rozmyslí, jaká čidla a materiál se nakoupí. \r\nPlnění výsledků: v rámci projektu jsou další vedlejší výsledky s detailní specifikací viz podnikatelský záměr. Jde o určité riziko projektu, nutno kontaktovat partnera Karbox a domluvit se, jak bude nastaveno. Nutno svolat schůzku- zodpovídá Tomáš M.  Následně budou probíhat pravidelné schůzky á dva měsíce. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)- zatím není \r\nRizika: neprobíhají pravidelné schůzky s partnerem, opatření T. Matuška zorganizuje, Nikola bude hlídat, že to proběhlo. Ze schůzek bude písemný záznam - zodpovídá Nicola. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Nicola Pokorný, T. Matuška, J. Dytrich, K. Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) NEPEOBÍHAJÍ\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-28 00:00:00'),
(317, 177, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: přečerpáváme, vše ok\r\nPlnění výsledků: ZoR - plochý výměník nevhodný, pokusíme se udělat tak, aby to zapadalo do požadavků; žoz neřešit\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne, ale spousta nápadů\r\nÚčastníci (partneři):  bez problémů\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): prý ano\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(318, 181, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Mzdové se čerpají až moc, odzrojovat Lorca lidi, materiál probrat s Nikolou co se bude čerpat. \nPlnění výsledků: výsledky jsou v režii Feramatu, nutno je na to upozornit - Zodpovědnost Nikola. zároveň domluví pravidelné schůzky \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Pravidelnost schůzek - opatření - Nikola domluví\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Nikola Pokorný, Tomáš  Matuška, Kačka Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - nepravidelné v rámci návštěvy Teplárny v Ostrově. Nově domluví Nikola pravidelné. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-28 00:00:00'),
(319, 199, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: přečerpávání na mzdách, nutno přezdrojovat\r\nPlnění výsledků: dle plánu, 3 fční vzorky hotové; v srpnu má být prototyp\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\r\nRizika: ne\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): bez problémů \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dálková komunikace\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(320, 246, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: zatím se nečerpá, čeká se na smlouvu - nejvíc úvazku tam má VO5, není jasná pozice Michala, má úvazek 0,15 z VO5 a teď se řeší, jestli admin bude taky na Michala (ale účtuje se na VO2), potřeboval by ideálně 0,2 \r\nPlnění výsledků: bude první workshop, kde se to bude řešit, jestli se to stíhá\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: hodil by se jeden další člověk, Nikola bude přepracovanej, externí dodavatel není vybraný, může se tam něco pokazit (nebudou kapacity), hodně workshopů s teplárníkama apod. . bude to žrout času (řeší VO5, ale musí být někdo z techniků), Michal se bojí praktického uplatnění výstupů - není úplně jasné, pro koho jsou výstupy\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  FS snad v pohodě (Vojta Zavřel)\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(321, 237, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: jsou tam lidi ze strojárny, ale jsou na dohodu, takže není třeba vnitrodohoda\r\nPlnění výsledků: zatím asi ok, když se to nestihne, je to Matušky byznys\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: Erika pracuje jak tady, tak u Regulusu - je třeba hlídat, aby nebyla u obou. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Regulus cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(322, 142, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Ve mzdách dle projektového řízení zbyde cca 25%. V OPN je malo - 90k, v pripade potreby je mozne \"prelit\" od FS. JE NUTNÉ AKTUALIZOVAT DOHODU PRO ROK 2022 AŽ 2024. Připraví Václav Novotný - má čísla. Podle toho se pak upraví rozpočet. do konce dubna\nPlnění výsledků: Lamelový expandér se zpozdil, reprtováno v roční zprávě TAČR, není potřeba žádat o změnu. Ostatní výsledky dle plánu.  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - jsme na začátku, později bude k projedi expandér\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - zatím nic\nÚčastníci (partneři):  GT progres - riziko, musí se hlídat, Norové OK\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhájí, další bude v květnu nebo červnu\n    ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-03-28 00:00:00'),
(323, 93, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, nutno zintenzivnit na mzdách; vykomunikovat s VO5;zvedne se čerpání - M.T.- domluví s Kubou M. \nPlnění výsledků: už.vzor - prochází schvalovacím procesem v Ezop; bude splněno v termínu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno podepsat smlouvu o využití výsledků - JD zašle vzor Honzovi; 2 publikace + prezentace na konferencích (viz V3S navázáno na projekt)\nRizika: viz záložka rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ano, do podávaných\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(324, 99, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: ok, zřejmě žoz - část na smluv.výzkum do materiálu;doporučeno navýšit čerpání (projekt končí)\nPlnění výsledků: ok, dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  celkem ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)cca kvartálně\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(325, 259, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: zatím nic\nPlnění výsledků: ještě brzy, projekt se rozběhl nedávno\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):ne\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři): ok  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): budou\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(326, 71, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Michal zkontroluje mzdy, zatím se nedočerpává o měsíc\r\nPlnění výsledků: bude (Zbyněk)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  cajk, \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(327, 97, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se osobní, Michal přenastaví\nPlnění výsledků: Výsledky v pohodě\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: hlavní technický člověk na SVÚM (Mlnařík) končí, začátek dubna se jede na SVÚM zjistit, co dál\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00');
INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `ukol_z_revize_1`, `odpovedna_osoba_1`, `termin_ukolu_1`, `ukol_splnen_kdy_1`, `ukol_splnen_kym_1`, `ukol_z_revize_2`, `odpovedna_osoba_2`, `termin_ukolu_2`, `ukol_splnen_kdy_2`, `ukol_splnen_kym_2`, `ukol_z_revize_3`, `odpovedna_osoba_3`, `termin_ukolu_3`, `ukol_splnen_kdy_3`, `ukol_splnen_kym_3`, `ukol_z_revize_4`, `odpovedna_osoba_4`, `termin_ukolu_4`, `ukol_splnen_kdy_4`, `ukol_splnen_kym_4`, `ukol_z_revize_5`, `odpovedna_osoba_5`, `termin_ukolu_5`, `ukol_splnen_kdy_5`, `ukol_splnen_kym_5`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(328, 235, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: osobní optimalizováno\nPlnění výsledků: byla už schůzka, kde se dohodlo, co se bude dělat, stíhat se bude (výsledná studie se pouze aktualizuje)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): uvidí se\nRizika: nevyjasnění kompetencí s MPO, otázka je, jestli to někomu vadí, \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Seven cajk\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(329, 236, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: zatím se jemně nedočerpávají mzdy, otázka je, co udělají dovolený, v květnu Michal zkontroluje, jestli to sedí, železa je málo a Zbyněk se těší na hodně expandérů\r\nPlnění výsledků: všechno domluveno se Šlechta\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): dělá se to proto, že si to chceme vyzkoušet, jak to funguje\r\nRizika:  vykazování s novým partnerem\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(330, 234, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: osobní se malinko přečerpává, bude se řešit průběžně, železo není problém, byť není vyčerpáno nic (zatím se čerpá Rošt)\r\nPlnění výsledků: Mirek ví, že má projekt. Považujme to za začátek :-) Zatím se čeká na zdroje\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nic\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(331, 150, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: je třeba převést rozpočet z VO2 na VO5, úprava úvazku Danky (zvednutí), aby se dočerpalo osobní\r\nPlnění výsledků: pokusíme se zažádat o prodloužení i s přesunem peněz, po obsahové stránce se plus minus stíhá.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedočerpání rozpočtu, ale pracuje se na tom, kdyby se dalo prodloužit, tak je to v pohodě, ale jinak zvážit nazdrojování lidí, co víc jezdí (Šanťa a Petr)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(332, 75, '2022-03-29', 'Čerpání prostředků: byla podána žádost o prodloužení, velice pravděpodobně to vyjde, prodlouží se do 12/2022, bude pak potřeba jinak přezdrojovat, většina ostatních padne na konferenci v Rotterdamu, zbytek se vyčerpá do konce roku.\nPlnění výsledků: stíhá se, jsme v procesu měření, je třeba správně vyplnit podklady na Zpolop, metodika jde za strojárnou\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řeší primárně strojárna, je třeba začít se o tom v tomto roce bavit\nRizika: v tuto chvíli nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných): něco podobného by se mohlo podat do Théty, s Vojtou Zavřelem Jirka chystá Horizont\nÚčastníci (partneři): v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-03-29 00:00:00'),
(333, 185, '2022-03-29', 'Čerpání prostředků: Mzdové se nečerpají v souladu s harmonogramem, R. Wawerka optimalizuje kvůli čerpání neuznatelné dovolené. Náklady na materiál J. Dostál řeší změny  s  K. Pospíšilovou. Smluvní výzkum se zřejmě nevyčerpá bude čerpán alternativně, tak aby odpovídal podmínkám programu. Zodpovídá J. Dostál \nPlnění výsledků: výsledky budou splněny dle haromonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec). Smlouva o využití výsledků zatím není.\nRizika: nebyla identifikována\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Dostál, R. Wawerka, K. Pospíšilová, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) probíhají velmi pravidelně, ze všech existují  zápisy, partner projektu je v tomto ohledu velmi pečlivý. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-29 00:00:00'),
(334, 260, '2022-03-29', 'Čerpání prostředků: Mzdové prostředky se nečerpají dostatečně. R. Wawerka nastaví v rámci možností. Hlavní řešitel není na projektu prozatím zdrojován vůbec. Změny v řešitelském týmu nutno avizovat včas Káje Pospíšilové. J. Dostál zajistí nákup materiálu dle detailního rozpočtu projektového návrhu. \nPlnění výsledků: dle harmonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Smlouva o využití výsledků není zatím podepsána, je v přípravě. \nRizika: neuznatelná dovolená\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  R. Wawerka, K. Pospíšilová, J. Dostál, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - schůzky nejsou pravidelné, ale probíhají a komunikace mezi partnery projektu funguje. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-03-29 00:00:00'),
(335, 176, '2022-03-17', 'Čerpání: zatím ok; J.Řepka – končí; náhrada bude, zatím na DPP, pokud ok, probrat s Karolínou formality  (interní předpisy – nahlášení na úřad práce…); DPČ?\nPlnění výsledků: běží podle harmonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\nRizika: ne\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  výborně\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca 3x týdně ad hoc\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-03-29 00:00:00'),
(336, 210, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: je začátek, VO2 nečerpá protože OP PIK - odteď je za VO2 nazdrojován Tomáš Matuška, celkově se čerpá málo, čeká se na OP PIK.  čerpá nám to VO 1\nPlnění výsledků: zatím je brzy\nVyužití výsledků (Komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - taky zatím brzy\nRizika: Karviná - velké riziko\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano, každý týden \nZateplení stavby by mělo být v létě a mezi tím už by měla být fotovoltaika a stavba hotová v roce 2023\n\n\nKája úkol - změna údajů za NANOPOWER v systému. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-04-07 00:00:00'),
(337, 105, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: čerpá se relativně ok, tato etapa na 92%, příští zatím 75%. \nPlnění výsledků: Deliverables se plní na čas a v termínu, lehké zpoždění v prototypu - je přeplánováno na konec dubna. Do Barcelony pujde prozatim nefunkční mock up. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - exploitation plan se řeší v rámci projektu\nRizika: dlouhé dodací lhůty, - bylo řečeno na posledním meetingu, ale že to bude způsobovat zpoždění. Musí se připravit alternativní řešení i pro ostatní navazující WP - musí se uvést do M18 reportu.  \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - \nÚčastníci (partneři):  Není jasné vedení WP4, spolupráce s Recuair je v pořádku. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)  - ano\n', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-04-07 00:00:00'),
(338, 62, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: rozdělení materiálu - urgovat Matušku - interní tabulka k rozdělení materiálu\nmzdy - Wawerka čerpá na půlku, VO3 - ok, dotáhne se odměnou VO2 - má nastaveno 140% - bude se muset snížit. \nPlnění výsledků: KOmplexní studie - Adamovský, bude ok, Software - běží intenzivně - Fenix na to tlačí, OVT z ledna je základ a ten se upravuje, přidávají se funkce, do konce roku by se to mělo stihnout. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - prodají se licence, \nRizika: smlouva o využití výsledků může být komplikovaná - musí se začít dohadovat a vymezit se od již uzavřených smluv - Fénix má i externí objednávky. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): spolupráce s Fénixem je náladová, podle toho, jak se daří :)  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-04-07 00:00:00'),
(339, 53, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: Tonda snad již upravil čerpání, aby peníze na osobní vystačily do konce roku. Na cestovné se nejspíš v listopadu vypraví na konferenci.\nPlnění výsledků: Jsme napřed. Stav v projektovém řízení je aktuální.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-04-07 00:00:00'),
(340, 188, '2022-04-08', 'Čerpání prostředků: mzdové prostředky se musí začít čerpat víc. Jsou nazdrojováni kolegové z FBMI, nutno čerpat víc  - Dan s Vítkem  zařídí. Materialové náklady - Vítek objedná čidla, služby je v řešení  - Vítek \nPlnění výsledků: výsledky budou splněny na konci projektu. Pravidelné schůzky s partnery probíhají 1x měsíčně a práce probíhají dle harmonogramu. Nebyla identifikována žádná rizka. Zvažuje se navázáním na projekt do další výzvy APlikace v rámci OP TAK. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nebyla identifikována \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): D. Adamovský, K. Mrkvičková, V. Janovský \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano 1x měsíčně, garant Vítek Janovský\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-04-08 00:00:00'),
(341, 215, '2022-03-09', 'Čerpání prostředků: osobní náklady se nečerpají dostatečně ani za VO5 ani za VO4. Bude se přesouvat do další etapy. Materiálové náklady budou čerpány dle plánu, J. Včelák byl seznámen s tím, co bylo napsáno v návrhu projektu a zajistí nákup. \r\nPlnění výsledků: do konce etapy v srpnu 2022 vzniknou dva funkční vzorky dle harmonogramu projektu - garance J. Včelák  \r\n \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedostatečné čerpání - zatím se přesouvá do druhé etapy\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, R. Wawerka, J. Pošta, K. Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - neprobíhají, J. Včelák je v komunikaci s p. Vašíčkem ze Zlínských staveb. \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-04-08 00:00:00'),
(342, 258, '2022-03-09', 'Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají dostatečně. VO5 přesovuvá do další etapy, VO4 musí nazdrojovat nové lidi, J. Pošta dělá nábor. \nPlnění výsledků: dle harmonogramu na konci projektu  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) nutno uzavřít smlouvu o využití výsledků s firmou Expectit\nRizika: nedostatek HR - opatření - nábor nových lidí do VO4\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Pošta, R.Wawerka, J. Včelák, J. Dytrich, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - komunikace v režii firmy EXPECT IT\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-04-08 00:00:00'),
(343, 74, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: nedočerpávají se žádáme o změnu přesunu aktivit- mezinárodní workshop a zahraniční stáž do roku 2022.o přesunu prostředků potřebných k realizaci přesunutých výsledků, a to v kategoriích ostatní přímé náklady (550 tis. Kč) a cestovní náklady (100 tis. Kč) do roku 2022. Převedené prostředky budou využity za stejným účelem, jak bylo plánováno v návrhu projektu. Všechny plánované výsledky budou splněny do konce projektu. \r\nPlnění výsledků: plnění posunuto, ale bude splňeno\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: žádost nebude schválena. nízké . opatření probereme s vedením. případně se prostředky vrátí\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Lupíšek, Lexová, Mrkvičková, Tomešová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-05-04 00:00:00'),
(344, 2, '2022-05-26', 'Dne 9.6. proběhne kontrola projektu u hlavního řešitele. Za UCEEB je nutné dodat: \n Zprávu o stavu řešení - P. Hejtmánek\n>\nAktualizovaný plán projektového řízení - K. Mrkvičková prts. PŘ Dokumentaci k rolím jednotlivých členů řešitelského týmu.- náplně práce - K Pospíšilová\n Zápisy ze schůzek projektového týmu. - P. Hejtmánek\n>\nAktualizovanou analýzu rizik (rizika před projektem, v\n> jeho průběhu) s hodnocením jejich úrovně a opatřeními směřujícími k > jejich eliminaci. K. Mrkvičková prts. PŘ\n>\n ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-05-26 00:00:00'),
(345, 272, '2022-03-09', 'Před Kick-off\r\n\r\nAktuální stav projektu. Projekt ještě nemá podepsaný GA ze strany EU. Jakmile bude, můžeme oficiálně zahájit. Do té doby nezveřejňovat, nepoužívat.  \r\n\r\nPokud vše půjde dle plánu je plánovaný Kick off meeting v květnu v Norsku .   \r\n\r\nMichal připravil tabulku dle zapojení ČVUT v jednotlivých WP a alokaci lidí v projektu. Tabulka k dispozici na sharepointu viz odkaz dole.  \r\n\r\nSložení řešitelského týmů. Oproti návrhu se bude lehce obměňovat. Nutno najít extra člověka!! Využít spolupráce s Prahou, ta by částečně financovala., do konce března návrh smlouvy s Prahou, duben výběrové řízení.  Zodpovídá T. Vácha \r\n\r\nTomáš Vácha – min. úvazek, hlavní řešitel \r\n\r\nMichal Kuzmič – 0,1 expert – návaznost na předešlé projekty \r\n\r\nArchitekt – Bára Hejtmánková? Růža? Bude řešeno až si projekt „sedne“ \r\n\r\nWojtek - expert \r\n\r\nExpert- sdílená pozice s Prahou. Proběhne výběrové řízení. \r\n\r\nKačka – Admin podpora  \r\n\r\n \r\n\r\nPravidelné schůzky týmu1x měsíčně UCEEB ideálně přizvat řešitele za Prahu.   \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nOdkazy na úložiště:  \r\n\r\nSpolečné projektové pro celé konsorcium zde \r\n\r\nInterní UCEEB zde \r\n\r\n přítomni: Michal Kuzmič, K. Mrkvičková, T. Vácha, Wojtek', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-06-03 00:00:00'),
(346, 272, '2022-06-03', 'Čerpání prostředků: projekt je nazdrojován. V řešitelksém týmu T. Vácha, M.Kuzmič, B. Hejtmánková, K. Mrkvičková - admin\nPlnění výsledků: vrámci schůzky byl vytvořen harmonogram prací na rok 2022\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Hlavní řešitel je pracuje na UCEEB jen na částečný úvazek, Michal Kuzmič je velmi vytížený na jiných projektech, B. Hejtmánková pracuje jen načástečný úvazek na UCEB. riziko nedostatečné koordinace. Opatření pravidelné měsíční schůzky se zápisy a zodpovědnostmi. \nNutno udělat prezentaci ohledně projektu v rámci UCEEB a zapojit PR.  \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  T. Vácha , Michal Kuzmič, K. Mrkvičková, B. Hejtmánková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-06-03 00:00:00'),
(347, 51, '2022-06-15', 'Čerpání prostředků: – převod 199 917 ,2Kč z dalších přímých do osobních nákladů (pokrytí přečerpání z loňska + 20 000 navrch). Na podzim kdyžtak přesuneme víc, až budeme mít kalkulaci semináře. Na projekt budeme zdrojovat Karolinu Tomešovou jak maximálně to půjde – v příloze list návrh změny plus se navýší Robert tak, aby to vyšlo. u projektu uložen soubor s výpočtem změny\nPlnění výsledků: Kája dá dohromady zprávu o fungování Centra + v listpadu bude závěrečný seminář\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - -	Řešili jsme implementační plán Metodiky LCC a smlouvy k ní. Jakub a Robert se vyjádří, co je potřeba\nRizika: nejsou žádná závažná\nOstatní: Řešili jsme, že Karolina dostane DPP po konci roku, abych mohla pomoct se závěrečnou zprávou. \n\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-06-15 00:00:00'),
(348, 258, '2022-06-17', 'Schůzka s parterny. Přítomni. P. Kuklík, Petr Baláš, Včelák, Pošta, Mrkvičková- Eco Net - grantovky . Tvorba Spin off. Mají zájem na kvalitních výsledcích stavět spin off. \r\nDiskuse na navazující spolupráci v rámci OP TAK (Včelák, p. KUklík)\r\nRevize končící etapy- p. Kuklík- požadavky na náš tým - vyzkoušet funkčnost \r\nKomunikovat požadavky na skupinu psycholochů- T Vácha (K. Mrkvičková bude tlumočit), Enterprise architekutra - udělat typologii end useru - aby se dalo identifikovat, zda to máme kompletní. Jak donést informaci end- userovi - instruktážní videa? jinak? jak? \r\n\r\ntémata na navazující projekt : augmentit reality,  BMS- Building Management Systém - , vyhodnocování dat z mostů , dititální dvojčeata\r\n\r\nÚkol promyslet témata a v půli července bude další schůzka k přípravě OP TAK.\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-06-17 00:00:00'),
(349, 174, '2022-08-17', 'Schůzka k náležitostem před podáním průběžné etapové zprávy. \r\nNedočerpané prostředky se přesouvají do další etapy. \r\nVýsledky projektu: dle závazných parametrů je potřeba do konce projektu splnit dva prototypy ostatní výsledky - tři funkční výsledky zmíněny jen v podnikatelském záměru. Doproučuji je vytvořit a ve zprávách zmínit. \r\nZpráva je potřeba až na konci projektu nicméně doporučuji popsat i průběh řešení 2 etapy. Práce na projektu v druhé etapě se opozdily kvůli prodelení na straně hlavního řešitele a následně kvůli pracem UCEEB na projektu SOLARDECATLON. Nutno svolat schůzku s hlavním řešitelem - provede prof. Tywoniak v září. Nutno domluvit a synchronizovat postup dalších prací. Kája Tomešová nanominuje někoho z PO, kdo bude projektu dělat admin podporu. \r\n\r\nerpání prostředků: \r\nPlnění výsledků: \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-17 00:00:00'),
(350, 181, '2022-08-17', 'Nikolova obdržel šablony k výsledkům projektu. Software a Poloprovoz. Vyplní a pošle Dance Stolařové k zápisu do V3S. Danka přebírá projekt za Kačku \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-17 00:00:00'),
(351, 68, '2022-08-17', 'Výsledky projektu jsou splněny a zapsány ve V3S. Chybí zapsat dva články, Lukáš pošle jakmile budou zveřejněny. Kája určí, kdo bude místo Kačky dělat projektovou podporu, aby pomohla se zápisem článků a byla k dispozici i pro závěrečnou oponenturu. ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-17 00:00:00'),
(352, 171, '2022-08-30', 'revize neprobíhají- fakultní projekt', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-30 00:00:00'),
(353, 183, '2022-08-30', 'fakultní projekt- revize neprobíhají, jen případné ústní konzultace s hlavním řešitelem V. Zmrhalem\n\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'mrkvikat', '2022-08-30 00:00:00'),
(354, 143, '2022-09-19', 'Čerpání prostředků: dle predikce - zbyde ke konci roku cca 120 000 na osobních, max.60 000 můžeme převést; Inosens - dočerpá; zřejmě změnové řízení UCEEB, nutno zpracovat do konce října\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek hotový, dokumentace bude zpracována do konce září;nutno začít řešit užitný vzor - projektové dodá patřičné formuláře; sw - hotový, nutno zpracovat dokumentaci; projektové - dodá info k minimálním požadavkům\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace - p.Mlejnek - publikace na konferenci Wood Rise 2022, bude dodáno k zápisu isu V3S;  v MDPI Forrest - nemáme, asi nebude\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ano, nový TAČR TREND VI (Hightimber),\r\nÚčastníci (partneři): ............ok, komunikace probíhá \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-09-19 00:00:00'),
(355, 138, '2022-09-19', 'Čerpání prostředků: dle predikce zbývá cca 120 000 na osobních, neměl by být problém s přesunem; cca 98 000 na cestovném/ost.přímých; \r\nPlnění výsledků: dle JV UCEEB není přímo zodpovědný za žádný z výstupů projektu; plánováno až na 8/23\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace  - konference CETRA 2022; \r\nRizika:viz analýza rizik \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): bez problémů, vše mají pod kontrolou \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-09-19 00:00:00'),
(356, 142, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků:  podčerpává se kvůli PIKům - to se převede, predikce 90%, za měsíc se jede do Norska, dočerpá se cestovný\nPlnění výsledků: V1 se přesunul na konec projektu, kvůli zpoždění realizace testovacího zařízení v Norsku. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Damgaard možná bude chtít věcné výsledky, plus posun oboru - budou články na nově získaných datech, které se získají. Hlavní je posun poznání, ale bylo by super, kdyby už sedla i ta turbína. Předpokládá se navazující projekt, pokud to půjde. Výsledky mohou odklonit současný směr poznání a výzkumu. \nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných), do dalších projektů LORCA a spolupráce s DAMGAARD\nÚčastníci (partneři):  komunikují\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - steering bude v Norsku. \n\nKontrola projektu - je dokončená, na straně UCEEB je to v pořádku. Strojárna ať si to řeší. \n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-03 00:00:00'),
(357, 259, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: ok, spíše méně, mzdy pod - srovná se v další etapě\r\nPlnění výsledků: ok, bude do konce projektu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):komercializace v plánu, 2 demonstrátory u klientů\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): ok, samostatní \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají na UCEEB \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-03 00:00:00'),
(358, 99, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: málo, ale od 1/10 navýšení perso, ale je třeba ještě víc; dořeší Jakub M. s J.D.\nPlnění výsledků: ok\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): budeme mít od partnera nevýhradní licenci k know-how získanému v projektu; vzájemná výměna licencí? Bude se řešit, musí být do konce projektu\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ok\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-03 00:00:00'),
(359, 97, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: podčerpané, protože se čerpají PIKy\nPlnění výsledků: dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: odešel Mlnařík, ale snad se vyřeší\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - teoreticky je to levnější varianta měřiče, ale teď to nevypadá na užití\nÚčastníci (partneři):  snad na ně nepřijde finanční kontrola\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(360, 236, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, ale řízeně\r\nPlnění výsledků: začít řešit ověřenou technologii, kdo to ověří\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): plný - bude Šlechta i Damgaard\r\nRizika: vyplněno do tabulky, je třeba včas řešit smlouvu kvůli Šlechtím právníkům - asi ze Šlechty nic nedostaneme.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) pouze Damgaard\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(361, 235, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: čerpá se přesně, Kuba možná řízeně podčerpá\nPlnění výsledků: řídí se SEVEn, Voříšek (hl.m.Praha) je vocas, co řeší Hlubučku a nedaří se nám s ním sejít. Na nás je jen pětina výsledku.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ovlivnění zákonodárství\nRizika: rizika, že to na Praze nestinou včas certifikovat, ale to nemáme v rukou\nOstatní: (přesah projektu do jiných) budoucí uplatnění Wavů\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \n          ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(362, 234, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: mzdy se jemně podčerpávají\r\nPlnění výsledků: Fuzit dělá SVÚM, je to jejich rybíz\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Damgaard chce používat, bude pravděpodobně licencvat od ČVUT\r\nRizika: cajk\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) je to prostě Wave - tzn. stále se posouvá celek\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(363, 150, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: po prodloužení by mělo být ok\nPlnění výsledků: v pořádku\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): tlačí se dál jako potenciální stálý zdroj energetického poradenství pro města\nRizika: neprodloužení - to by byl hodně velikej problém, asi se bude vracet\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  všichni parteři nedočerpávají\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(364, 81, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: kromě VO0 všichni nedočerpávají nebo nečerpají vůbec - Karolina zjistí, zda je to je kvůli OP PIK\nPlnění výsledků: Mihal nemá páku jak hlídat kolik kdo odvedl práce a kolik ho to stojí peněz jinak se vyýsledky plní a dost záleží na požadavcích Kladna\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - doplněno do dotazníku\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - díky SPARCs máme nové služby - dělali jsme pro Karvinou atd.\nÚčastníci (partneři):  je důležité, aby neodešel David Škorňa z Kladna, jinak ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-03 00:00:00'),
(365, 177, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: přesné, ok\r\nPlnění výsledků: ok, zbývá prototyp a poloprovoz; provedeny zkoušky, problém s poloprovozem (lepidlo není); dodat podklady k poloprovozu a prototypu; smlouva o výsledcích - začít řešit v lednu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): 1 článek publikovaný (chybná dedikace), 2. - vyjde ve sborníků (bude dodáno); \r\nRizika: viz záložka rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): trochu do ARV (obdobný systém)\r\nÚčastníci (partneři):  ok, v kontaktu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca jednou za 2 měsíce, dle potřeby i častěji;zápisy - budou; jsou prezentace\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(366, 181, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: mírně nedočerpává, bude vyrovnáno\nPlnění výsledků: má být sw (za 2.etapu); bude se dojednávat smlouva o výsledcích\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude článek, zaslat instrukce k publicitě\nRizika: viz záložka \nOstatní: (přesah projektu do jiných):SPARCS, TAČR P2H \nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca 1/měsíc,Nikola má poznámky\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(367, 199, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: přečerpává\r\nPlnění výsledků: prototyp - bude\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zřejmě bude publikace (zaslat instrukce)\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): v kontaktu, schůzky osobní, cca 1 za 3 měsíce\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(368, 237, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: čerpá se především na fakultě, která na tom nejvíc dělá, začíná se čerpat teď, končí PIKy\r\nPlnění výsledků: teď se začíná dělat na Funkčním vzorku, do konce roku bude postavený (minimálně na fotky :-) )\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: viz analýzu rizik, je třeba na revize zvát Vojtu Zavřela, má větší přehled\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zkonzultovat s Pluralem, co s podobnými výsledky, jak pracovat v synergii :-)\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) \r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(369, 246, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, čerpá to hlavně fakulta, za nás psaný Michal a Vachis, za VO2 v tuto chvíli nikdo napsaný není, časem se bude muset napravit\nPlnění výsledků: bude se dodávat dodatečné šetření a dávat dohromady podkladová studie, hodí se koordinovat UCEEB úkoly samostatně, začíná se řešit jakoby subdodávkou projektu pro FS, protože je to neukoordinovatelné (moc lidí), \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: koordinace je náročná, jak bylo očekáváno, ale nejsme na úrovni ohrožení dodání výsledků, přibírá se Michal Nesládek jako další pracovní síla\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nejvíc souvisí s dalšími ohledně centralizovaného zásobování teplem (CZT) - min 5 projektů, hodně rozsáhlé, Michalovina\nÚčastníci (partneři):  s FS se komunikuje, Feramat řeší Vojta Zavřel, snad ok, v tuto chvíli nemají mnoho úkolů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(370, 200, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: velké nedočerpání; budou další 2 lidi do týmu; na služby - vyčerpá se\r\nPlnění výsledků: zatím jednání, bude brzy rozhodnuto\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):DV - nové poznatky z experimentů; uplatnitelnost ve WH; článek ve Stavitelství - poslat info k publicitě \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): interní ad hoc, s partnerem cca 1 za 6 týdnů\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(371, 172, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: čekáme na \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(372, 122, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: lehce se nedočerpává, ale do konce roku bude ok; něco málo též na materiálních nákladech\nPlnění výsledků: už.vzory - do konce roku?\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): konference - proběhla, nevyšlo ještě (elektron.sborník); Psychologie - nerealizováno; celkem budou 2 články (1 za UCEEBem, 1 za NÚDZem - budou odevzdány do konce projektu, ne přijaty); licenční smlouva (smlouva o využití výsledků) se Spectrasolem je, s NÚDZ též\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne, ale bylo by dobré zajistit návaznost (zavádění na trh)\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dle potřeby, bývaly měsíční; zápisy v archivu\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(373, 172, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: přečerpává se skoro o 200 tis. (VO2), VO3 o 200 tis nedočerpává, Tomáš o tom ví\nPlnění výsledků: není zažádáno o prodloužení projektu a tudíž končíme v 5/2023, v tuto chvíli již nelze prodloužit, po obsahové stránce čekáme, až to zasklí a zastřeší, jinak nemůžeme měřit\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(374, 121, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, hlavně na mzdách; materiální - dočerpají; zjistit FS (Kristina)\r\nPlnění výsledků: dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): FS - smluvnák, my - výhledově též; publikace - konference 2023\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do projektů ne, ale spíše do smluváku (uhlíkové stopy)\r\nÚčastníci (partneři):  Šenfeldr trochu tragédie, p.Pohloudek celkem ok; nový generální - začíná nám naslouchat; vše jede přes p.Pohloudka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, ob týden, zápisy jsou\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2023-06-29 00:00:00'),
(375, 228, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: dost se nedočerpává; RP1 málo; nedočerpává se; max.100 000 FÚUP; začít masivně čerpat\nPlnění výsledků: články - Kr.zašle instrukce k publicitě;\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)zatím nerelevantní\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): týdenní\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'reistkri', '2022-10-05 00:00:00'),
(376, 105, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: čerpání - přesouvá se po konci OP PIK, VO2 skoro nečerpá (až na Zavřela), VO5 také ne - odsun - po OP PIK, VO3 - ok. Cestovné - musí se hlídat, vyčerpaná velká část. \r\nPlnění výsledků: vše ok, to za co jsme zodpovědní je ok, jediný problém mohou být průtahy před našimi úkoly v rámci demonstrační budovy v Kašavě - pokud to začne hrozit, že se to nestihne, musí se VČAS eskalovat na General Assembly, jestli by nebylo dobré prodloužit projekt (třeba o půl roku) - Musí hlídat HONZA VČELÁK\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněno, vyjednává se i s RECUAIR o placené licenci ale není to nadějné - Hledáme partnera na výrobu a komericializaci (RECUAIR asi moc nadějný není). ,\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - 4 projekty na AHU\r\nÚčastníci (partneři):  Rýmařov stále bída, ale aspoň dodávají věci. RD řeší věci pomalu, pořád jsou dodělávky\r\npravidelné schůzky- probíhají, AHU jednotku koordinuje Dan A., Kašavu Pavel M. \r\n\r\n\r\n\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(377, 76, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: Robert musí optimalizovat, nyní se přečerpává. OPN jsou přečerpané\r\nPlnění výsledků: výsledek bude - PV forecast hybrid - je to dobré, PV forecast se propojil s TZB. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - ve spojitosti s PV forecast\r\nRizika: aktualizován\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - napojeno na PV forecast a řídicí algoritmy s AERS, celkový balík služeb\r\nÚčastníci (partneři):  Siemens je v roli konzultanta\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - Vláďa si to dělá sám\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(378, 210, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: teď se nedočerpává, ale to se dojede se, sdíleni s VO1, u materiálu se čeká na stavbu\r\nPlnění výsledků: výsledky do konce roku jsou rozpracovány, do konce října budou koncepty k review v rámci konsorcia\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - výsledky budou služby, které už dál nabízíme a nabízet budeme, zlepšuje to spolupráci s městem\r\nRizika: doplněna\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - cokoli napojené na eg. systémy budov - zkoušíme si jejich propojení\r\nÚčastníci (partneři):  prozatím bez problému\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - konají se jak interní na UCEEB, tak s v rámci českého kroužku, tak na úrovni projektu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(379, 185, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: přečerpává se, Robert to optimalizuje, nezapomenout na pravidlo 40 000 Kč na zaměstnance na etapu, změna rozpočtu není možná - služba v rozpočtu - ústav hydrodynamiky, může se nedočerpat (ale chce to kontrolovat rozpočet)\r\nPlnění výsledků: do konce listopadu musí být podaný užitný vzor Jirka dostál. Nyní se soustřeďuje na poloprovoz ČEZ, jde to do systému přímo v továrně. Karolina Jirkovi pošle instrukce ohledně užitného vzoru. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - asi zcela ne, ale propojilo to řešitelský tým na lidi ve velké energetice a ukázalo co a jak se má dělat\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) není\r\nÚčastníci (partneři):  skvělí, vše si vedou sami\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - Jirka je pravidelně v kontaktu s firmou\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(380, 260, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se - hodně, zbývají 2 mil. Kč, musí se rychle řešit (Wawerka), ostatní přímé -   Do konce projektu 200k - nutné co nejdříve dohodnout - může se koupit na budovu UCEEB, půjde tam IT, které mají povolené.\r\nPlnění výsledků: licenční smlouva - je dohodnutá, ale čeká na podpis. Musí se rozhýbat podpisové kolečko (J. Dytrich), v této chvíli se zkouší SW na budovách. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - do komercializace - možnost zakázek i nad rámec energocentra\r\nÚčastníci (partneři):  vedeme hlavně my, energocentrum vypomáhá\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) -a no\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(381, 215, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se VO5, VO4\r\nPlnění výsledků: Funkční vzorek - rozpracováno bude do konce projektu hotové, Zlínské stavby vyvinuli senzor (nechtějí sdílet data pro funkční vzorek; UCEEB musí na konci projektu předat licenci k 31/5/2023 - nachystá Kuba D. (aspoň 5% podíl na výsledku); závěrečný zpráva - sepsat\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nekomunikace, je nutné domluvit se s Vašíčkem za Zlínské stavby; PARTNER NESDÍLÍ INFO\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, V. Janovský, R. Wawerka \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Neprobíhají, J. Včelák se domluví s p. Vašíčkem na schůzce 10/10 ohledně výstupů projektu\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(382, 258, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: nečerpá se\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek udělá 1 UCEEB, Protopyp jde za firmou EXPECT IT\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec), zase menší licence za nulu, za software zodpovídáme my za UCEEB nic (je dle žádosti 10 % za UCEEB - dá se provazba za UCEEB). Funkční vzorek majorita. \r\nRizika: není, vše je v pořádku není - schůzky probíhají. p. Kuklík řeší; \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):schůzky probíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(383, 178, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: zkusit do toho zapojit VO1, nedočerpává se (VO4 nákup tenzometrů)\r\nPlnění výsledků: užitný vzor - 6 měsíců před - řešit do konce 31/10- bezdrátový senzor - finální verze, poslat; musí být hotový užitný vzor v projektu (půl roku na vyřízení)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec);\r\nRizika: musí se podat přihláška pro užitný vzor do konce října 2022\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  J. Pošta, J. Včelák, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): neprobíhají\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(384, 253, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: nečerpá se kvůli projektům OP PIK, které je nutné vyčerpat; měl by se čerpat materiál \r\nPlnění výsledků: software - fa Elixeum s.r.o. je zodpovědná za funkční vzorek-bude v pořádku během příštího roku. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude využití pro mostní konstrukce\r\nRizika: vše běží, jak má, žádná zjištěná rizika nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, J. Pošta, Š. Holečková, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):pravidelné schůzky probíhají jednou za 3 měsíce, další schůzka je plánovaná na 10.10.2022\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(385, 63, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: zbývá 1 rezervní plat, Martin bude optimalizovat, OPN - je objednaná zakázka za cca 151k Kč zbyde cca 6000, které se jednoduše utratí. \r\nPlnění výsledků: výsledky budou doručeny bez problémů - jen se nesmí zapomenout na grafickou úpravu. Dále musí JR a MV udělat byznys plán na využívání vyvinutého SW - jaký bude roční poplatek za využívání, jestli a za kolik se bude dávat jako nadstavba školení SB Tool CZ apod. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - projekt přinesl spoustu zakázek za cca 1 mil. Kč, a celkově pomohl posunout věci ohledně SB Tool. \r\nRizika: aktualizována - nejsou žádná zásadní, výsledky se dolaďují, jediné co je k dodání se kalkulačka, ale firma je spolehlivá. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - smluvní výzkum a SB tool a co je na to napojené, NCK II (případně), PPŽ s IPR, propojení s Automation4 timber\r\nÚčastníci (partneři):  di5 ok, RDR v rámci automation4timber\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', '', 'nikdo', NULL, NULL, '', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00');
