•	Čerpání prostředků  – celková revize financí. Tak jak je to nastaveno, tak bychom vyčerpali asi 3 100 000. Stačí udělat lehkou změnu, aby se to dočerpalo. Počítá se s tím, že se to dočerpá. Lidi z NPÚ se přesunou do tohoto projektu. Do kdy běží peníze na NPÚ? Zjistit. 
Materiál také dočerpají – velké rozměrné stropní prvky, bude se intenzivně čerpat. 
Duševní vlastnictví – užitný vzor – paní Dušková;  Petr Červený
-	Užitný vzor – Terka Pavlů – také vyčerpá. 
-	Přesun z materiálu, kdyby finance nestačili. DV na poplatky. Zbytek přesun na služby. 
-	Subdodávky . zkušební tělesa – dodá firma. Počítají s přesunem financí do materiálu. Pohlídat procenta!
-	Případně nedostatečné finance případně kryje firma – Kronospan; RD Rýmařov
•	Plnění výsledků: V projektovém řízení přímo zaneseno.
Využití výsledků: Akumulační příčka –  RD Rýmařov – potenciál uplatnění, aplikace
Stěna – Biskup malá firma – přes prodejce DEK 
Podlahy – otázka využitelnosti, Kronospan ČR asi nebudou mít zájem. Bylo to na popud Kronospanu v Rize. 
-	Rizika: vyplněno v projektovém řízení
•	Ostatní: (přesah projektu do jiných) – návaznost na TAČR Epsilon II  Inovace a vývoj nových spojovacích prostředků pro dřevěné a dřevobetonové konstrukce – spřahovací prostředky. Byl podán TAČR Kappa – vícepodlažní bytový dům 
•	Účastníci (partneři):  v pořádku
•	Pravidelné schůzky projektového týmu – scházejí se pravidelně
Možná udělají ještě jeden užitný vzor na kompozitní panel?  Byl by to výsledek navíc. A to by se dalo do té navazující fáze NCK, o kterou se bude žádat na TAČRu.
V navazující fázi by ještě odzkoušeli další detaily vyvíjených konstrukčních prvků. 

            