Čerpání prostředků: na osobním zbývá 16 tis., po změnách bude cca 25, vypotřebují se na DPP. Na materiálu zbývá necelých čtvrt mega - budeme se snažit prodloužit projekt, pokud se to nepovede, budeme přeúčtovávat z jiného projektu?
Plnění výsledků: Fuzit máme dokonce 2x, vznikne navíc ještě navíc Gfunk Závlahového systému s predikcí závlahy.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):
Rizika: nedočerpání materiálu (opatření - prodloužení projektu), nekomunikace hlavního partnera (opatření - Danka a Pavel budou volat), pravděpodobně nejsou vedlejší výsledky (opatření není nutné, není to závazné, přinejhorším nebudou)
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři): musíme domluvit urychleně schůzku s LIKO-S o prodloužení projektu
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            