Čerpání prostředků: hrozí přečerpání - jak RP5 tak RP1, RP1 se má stáhnout od října - Robert W se dohodne s Martinem V. (mzdově uzavřít pro RP1), pokryje se z ostatních přímých nákladů, předpokládá se dočerpání 
Plnění výsledků: Ostatní - veřejně dostupný dokument, je anglická verze, jde o překlad a úpravu grafickou a bude hotovo, dá se na webb CAMEB, UCEEB a RIV
SW - pracuje se na něm, diskutuje se, jestli to bude plug in nebo jak to bude vypadat, finalizuje se GUI apod., 

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne, klíčové osoby končí, PR může být k dokumentu, ale k SW ne. Těžiště projektu se přesune tematicky trochu jinam

Rizika: vyplněna, záleží zda bude projekt prodloužen

Ostatní: (přesah projektu do jiných) - nic zásadního (je to drahé, klíčoví lidé odcházejí)

Účastníci (partneři): spolupráce bez problému 

Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají

Sharepoint - dostupný ze záložky projekt
oponentní řízení - bude v případě prodloužení v dalším roce projektu
obecný závěr z projektu - online půlhodinový interní seminář pro UCEEB - závěr, jestli AI má ve stavebnictví smysl nebo ne - do konce roku. 

Přítomní: Robert Wawerka, Martina Lexová, Kateřina Mrkvičková, Karolina Tomešová, Lukáš Ferkl
            