Čerpání prostředků: Tomáš má naplánováno, mělo by sedět, jemné nedočerpání osobních se vyřeší ke konci z jiných projektů, s čerpáním materiálu se počítá.
Bude se za Wieden žádat o změnu s navýšením nákladů.
Plnění výsledků: Je nakoupený materiál, teď se budou projektovat jejich výrobní výkresy. V dubnu vyrobený, v květnu nainstalovaný na UCEEB a bude se dělat měření. Monitoring předchozího modulu stále probíhá.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: TAČR neschválí navýšení, Wieden by přišel o peníze. Jinak cajk.
Ostatní: navazující projekt se zatím neplánuje, výsledek bude spíš do šuplíku, trochu se předbíhá doba, zatím o to není zájem.
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou
            