Čerpání prostředků: je nutné vybalancovat mzdy vs. režie (počítají se jen z mezd) a bude se převádět z OPN - Bára dá Martině vědět odhad převodu po návratu z Ancony -nutno probrat s Kubou. 
Plnění výsledků: v pořádku, Kája se Soňou se sejdou a upraví termíny v projektovém řízení dle prodloužení projektu
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)  Kája pošle k vyplnění formulář. 
Rizika: Lead Partner - špatná organizace, horší kontinuita při změně řešitelského týmu na UCEEb, Z pohledu výsledků - nedodání podkladů od Lead partnera pro Good practices guide a policy road map. 
Ostatní: (přesah projektu do jiných)  ne
Účastníci (partneři):  LP nekomunikuje, neorganizuje, špatná komunikace mezi partnery
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano
            