Čerpání prostředků: Zatím se zcela nečerpá, ale není to problém, jinak dobrý. 
Plnění výsledků: vše běží podle plánu, výsledky až v 2022. Růža musí zapojit RP4 - úkol do půlky května je bude kontaktovat. Kája pohlídat. půl lroku se budou programovat front end aplikace, pak se budou dělat modelové baráky pro di5 a RDR.   
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - článek za 2020 je publikovaný ve V3S, je ve výrobě další článek. 
Rizika: 
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - nový trend Automation4timber. 
Účastníci (partneři):  komunikace bez problémů, spolupráce s di5 i s RDR. 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - příští úterý schůzka s RP5. Jinak každý týden meeting s IT na webovou kalkulačku. bude se objednávat další část. 
            