Čerpání prostředků: Rp1 čerpá ok, RP5 přečerpává se v září bymělo klesat do konce roku bude OK vyčerpáno dle plánu. Ostatní přímé byly plánovány cesty, které nelze kvůli covidu realizovat, 50 000, - převedeno na mzdy ostatní se převede do roku 2021
Plnění výsledků: vizpoznámky u výsledků 
Využití výsledků , probíhá interní oponentura MMR, uživatelé budou primárně města , zájem je dostatečný , blíže bude projednáno na interní oponentůře 
Rizika: nebyla identifkována, nutno domyslet komercializaci produktu, je potřeba dotahnout do konce.
Ostatní: navzující projekt PPŽ je podaný , partneři MMR MŽP jako aplikační garanti a Cenia jako partner .
Účastníci (partneři):  Lexová, Vácha, Wawerka, Mrkvičková
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            