Čerpání prostředků: osobní náklady se nečerpají dostatečně ani za VO5 ani za VO4. Bude se přesouvat do další etapy. Materiálové náklady budou čerpány dle plánu, J. Včelák byl seznámen s tím, co bylo napsáno v návrhu projektu a zajistí nákup. 
Plnění výsledků: do konce etapy v srpnu 2022 vzniknou dva funkční vzorky dle harmonogramu projektu - garance J. Včelák  
 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: nedostatečné čerpání - zatím se přesouvá do druhé etapy
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, R. Wawerka, J. Pošta, K. Mrkvičková
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - neprobíhají, J. Včelák je v komunikaci s p. Vašíčkem ze Zlínských staveb. 
            