Čerpání prostředků: nedočerpané osobní, protože se čerpali PIKy, od června nazdrojováno
Plnění výsledků: podle plánu, vymýšlí se algoritmus pro Prototyp Regulusu - demostrace se bude instalovat na podzim (u zaměstnance Regulusu, někde na Moravě), aby se to stihlo v dalším roce naměřit.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): plánuje se, že bude Regulus pak využívat
Rizika: místo dvou demonstrací bude jenom jedna, protože na to není dost peněz, bude se pytlíkovat z jinejch projektů, ale možná se bude moct dotovat z mezd, když vyjdou jiné projekty. Naštěstí v projektu byla slíbena opravdu jen jedna demonstrace.
Ostatní: (přesah projektu do jiných) Překryvy s Vláďou Martínkem, ale Regulus si sedí na svém know how, takže nebudou nic sdílet. Zvážit, jestli si nějak nevyřikat témata.
Účastníci (partneři):  komunikace v pořádku
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou, koordinuje hlavně Vojta Zavřel
            