Čerpání prostředků: mzdy se přečerpávají, ale bude se přesouvat z ostatních přímých nákladů. Také se asi budou přesouvat subdodávky, Robert probere s doc. Kuklíkem. Robert pošle Martině žádost o vytvoření interního rozpočtu, kde se tohle promítne. Zdůvodní se covidem a přesunem do tvoření modelů. 
Špatný rozpočet v projektovém řízení - nemají být subdodávky na 2021 a 2022. Vzniklo poslání špatného rozkladu na RP. Kája pošle Martině správnou verzi. 
Plnění výsledků: až v roce 2022, doteď vše splněno, bez problémů. 

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - zatím se začíná pracovat, není relevantní. 
Rizika: nemění se
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
dodatek ke smlouvě - Robert kontaktuje Kronospan, Kája zjistí, jak je to s Otýsem.
Účastníci (partneři):  bez problémů
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - interně bez problémů, s partnery se jedná jednotlivě. Není nutné dělat hromadné schůzky
            