Čerpání prostředků: 
Zbývá 2,7 mil Kč v materiálu
Plánuje se prodloužení projektu o 9 měsíců


Plnění výsledků: 
– Výsledky za nás plněny včas.
– Project officer vrátil výsledky k dopracování. Budou se předělávat Deliverables WP4.


Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):
– demo validace, ale budou z toho články

Rizika: viz analýza rizik

Ostatní: (přesah projektu do jiných)
- mírné zpožední kvůli starým rozvodům
- do půl roku bude hotovo a může se začít monitorovat

Účastníci (partneři):  
– Karviná je odtažitá
– Nanopower dodali co měli

Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            