Čerpání prostředků: VO4 i VO5 nedočerpává, navázáno na partnera, který nečerpá, jak má. VO4 a VO5 bude mít nedočerpáno cca 250 tis. na osobních nákladech. 
Plnění výsledků: prototyp - UCEEB pracuje na dokumentaci, bude v pořádku, Užitný vzor byl nahlášen do EZOP v říjnu 2022 a na ÚPV v lednu 2023, řeší p. Dušková, dle info od Martina Hataje, by to mělo být v pořádku - urgence konec března 2023 Štěpánka
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): J. Pošta připraví a vykomunikuje s partnery Licenční smlouvu
Rizika: nedočerpání projektu, že se nestihne schválit užitný vzor na ÚPV
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři): J. Pošta, J. Dytrich, Š. Holečková
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            