Čerpání prostředků: Nedočerpává se, a kvůli dodržení FÚUP se bude žádat o změnu.
Plnění výsledků: Prototyp se tvoří, to je v pořádku. O Fuzit se bude žádat se zpožděním, ale posunutí výsledku lze hlásit pouze v Průběžné zprávě. Procesy k zadání na ÚPV nastartovány, brzy oslovíme rektorát.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zatím není rozhodnuto
Rizika: neidentifikována
Ostatní: (přesah projektu do jiných) Zatím se neplánuje
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            