Čerpání prostředků: Zbude asi 0,5 milionu na mzdách - ale Robert s tím počítá, takže se to vyčerpá, až skončí jiné projekty.
Plnění výsledků: Software se odkládá o 2 měsíce do srpna.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v rámci Elprama není vyloučeno, že by se mohlo hodit. Zatím je brzo. MPO je garant.
Rizika: Zkraje chyběli zkušenější lidi, ale nabral se Tomáš Baumelt. Fakulta strojní z toho byla trochu zklamaná, je to jejich dítě. Ale teď snad lepší. 
Ostatní: (přesah projektu do jiných) souvisí s AERS, CAPem, s PEDama, konkrétně ještě není představa. Spíš Jirka Dostál team.
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Schůzky každý týden.
            