Čerpání prostředků: Mzdy - RP2 - přečerpáno, RP3 OK, RP5 - nedočerpávám, ale vše by se mělo nastavit, Materiál - bude schůzka k čerpání, co kdo čerpal a aby se to jasně rozdělilo jasně, bude schůzka, RP5 přečerpala materiál na 2020, cestovné a ODV se převede buď na materiál nebo mzdy.  
Plnění výsledků: Nejsou žádné články, aby vypadávaly i publikace na RESOPT přes Omice. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - v pořádku, vše se plní, do projektu nejspíš nastoupí Teco s.r.o., pak se musí zohlednit ODV v dodatku ke smlouvě o řešení projektu
Rizika: vyplněna
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - přesah do TICO, využití TICO baráku v prodloužení projektu (Matuška)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy), pravidelné schůzky jednotlivých částí projektu, komunikace je častá, ale občas chaotická

Prodloužení projektu - ano, změna partnera Teco za Korado
            