Čerpání prostředků: mzdy se čerpají méně, ale končí TRIO (konec března) a lidé se přesunou na MTS, problém s čerpání OPN - možné přesunou do mezd, PK a JP proberou a upraví rozpočet - do konce dubna??? 

Plnění výsledků: problémy s plněním se nerýsují, vše běží podle plánu

Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
pouze pro Kronospan a RDR, na jejich pozadavky, téma se rozvíjí v dalších projektech a zakázkách. 

publikace navázané na projekt - nějaké jsou, PK pošle KT, která to dá do V3S, resp. zkontroluje to. 
Rizika: aktualizována
Ostatní: NCK II - pripravuje se, ČAS veřejná zakázka. 
Účastníci (partneři):  RD Rýmařov - odebírá výsledky a využívá je - především metodiku, Kronospan - testování jejich desek, využívá dále, RP1 - také se podílí na kronospanu. 

shrnutí úkolů: 
- PK a JP zamyslet se na přesunem OPN do mezd - konec dubna
- PK a JP poslat Karolíně publikace navázané na projekt za 2021 a to ASAP