•	Čerpání prostředků: probíhá proporcionálně, zatím bez problémů. Předpokládá se přesun mzdových prostředků do roku 2021 (zodpovědnost Robert Wawerka)
•	Plnění výsledků: vytvořen funkční vzorek - Železobetonový trámek s integrovanými FBG snímači pro sledování stavu výztuže, veškeré podklady předány Janě Komárkové
•	Rizika:
1.	Firma Safibra vykazovala v roce 2019 náklady již za období 1/2019, uznatelné jsou až od 6/2019, zjednává nápravu a v účetnictví by měla mít jen doklady od 6/2020. Pokud by se jí to nepodařilo, budeme muset informovat TAČR.
2.	Změna řešitelského týmu. Odešla jedna z řešitelek (jméno?), ale bude nahrazena řešitelkou ze stany Safibry, dojde tak k zachování genderové vyváženosti dle projektu. 

•	Ostatní: V systému ISTA byla zveřejněna zpráva zpravodaje k roční zprávě podávané za rok 2019 – Zpravodaj hodnotil kladně a doporučil projekt k pokračování viz zpráva uložená ve složce projektu na cloudu nebo v systému ISTA.
Revize via TEAMS: K. Čápová, R.Wawerka, K.Mrkvičová