INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(1717, 173, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Nehasil', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1718, 173, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1719, 173, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1720, 173, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1721, 173, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1722, 173, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1723, 173, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1724, 173, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1725, 173, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1726, 173, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1727, 173, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1728, 173, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1729, 173, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1730, 173, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1731, 173, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1732, 173, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1733, 173, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1734, 173, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1735, 173, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1736, 173, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1737, 173, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1738, 173, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1739, 173, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1740, 173, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1741, 181, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1742, 181, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1743, 181, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1744, 181, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1745, 181, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1746, 181, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1747, 181, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Matuška', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1748, 181, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1749, 181, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'VRP', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1750, 181, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1751, 181, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1752, 181, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1753, 181, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1754, 181, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1755, 181, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1756, 181, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1757, 181, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1758, 181, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1759, 181, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1760, 181, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1761, 181, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1762, 181, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1763, 181, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1764, 181, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1765, 181, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1766, 181, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1767, 181, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1768, 181, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1769, 181, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1770, 181, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-08-20'),
(1771, 173, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1772, 173, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1773, 173, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1774, 173, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1775, 173, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1776, 173, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1777, 173, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Nehasil', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1778, 173, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1779, 173, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1780, 173, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1781, 173, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1782, 173, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1783, 173, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1784, 173, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1785, 173, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1786, 173, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1787, 173, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1788, 173, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1789, 173, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1790, 173, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1791, 173, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1792, 173, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1793, 173, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1794, 173, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1795, 173, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Nehasil', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1796, 173, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1797, 173, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1798, 173, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1799, 173, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1800, 173, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1801, 183, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1802, 183, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1803, 183, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1804, 183, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1805, 183, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1806, 183, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1807, 183, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta/Wawerka', 'Včelák', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1808, 183, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1809, 183, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta/Wawerka', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1810, 183, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1811, 183, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1812, 183, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1813, 183, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1814, 183, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1815, 183, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1816, 183, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1817, 183, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1818, 183, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1819, 183, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1820, 183, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1821, 183, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1822, 183, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1823, 183, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1824, 183, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1825, 183, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1826, 183, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1827, 183, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1828, 183, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1829, 183, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1830, 183, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1831, 183, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1832, 183, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1833, 183, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1834, 183, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1835, 183, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1836, 183, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1837, 183, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta/Wawerka', 'Včelák', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1838, 183, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1839, 183, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta/Wawerka', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1840, 183, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1841, 183, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1842, 183, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1843, 183, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1844, 183, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1845, 183, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1846, 183, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1847, 183, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1848, 183, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1849, 183, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1850, 183, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1851, 183, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1852, 183, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1853, 183, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1854, 183, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1855, 183, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1856, 183, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1857, 183, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1858, 183, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1859, 183, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1860, 183, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1861, 220, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1862, 220, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1863, 220, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1864, 220, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1865, 220, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1866, 220, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1867, 220, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Janovský', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1868, 220, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1869, 220, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1870, 220, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1871, 220, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1872, 220, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1873, 220, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1874, 220, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1875, 220, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1876, 220, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1877, 220, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1878, 220, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1879, 220, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1880, 220, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1881, 220, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1882, 220, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1883, 220, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1884, 220, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1885, 220, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1886, 220, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1887, 220, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1888, 220, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1889, 220, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1890, 220, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-03'),
(1891, 199, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára. Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1892, 199, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1893, 199, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/PM', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1894, 199, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1895, 199, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1896, 199, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1897, 199, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1898, 199, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Matuška', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1899, 199, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1900, 199, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Matuška', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1901, 199, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1902, 199, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1903, 199, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1904, 199, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Matuška', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1905, 199, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1906, 199, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Matuška', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1907, 199, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Matuška', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1908, 199, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1909, 199, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1910, 199, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1911, 199, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1912, 199, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Matuška', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1913, 199, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára. Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1914, 199, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1915, 199, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1916, 199, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1917, 199, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1918, 199, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1919, 199, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1920, 199, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1921, 176, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Martin Volf', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1922, 176, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1923, 176, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Tereza Pavlů', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1924, 176, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1925, 176, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1926, 176, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1927, 176, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Tereza Pavlů', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1928, 176, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tereza Pavlů', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1929, 176, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Martin Volf', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1930, 176, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tereza Pavlů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1931, 176, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1932, 176, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tereza Pavlů', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1933, 176, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1934, 176, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tereza Pavlů', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1935, 176, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1936, 176, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tereza Pavlů', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1937, 176, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tereza Pavlů', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1938, 176, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1939, 176, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1940, 176, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1941, 176, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1942, 176, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tereza Pavlů', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1943, 176, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Martin Volf', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1944, 176, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tereza Pavlů', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1945, 176, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Tereza Pavlů', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1946, 176, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tereza Pavlů', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1947, 176, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1948, 176, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1949, 176, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1950, 176, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-16'),
(1951, 200, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Daniel Adamovský', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1952, 200, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1953, 200, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Daniel Adamovský', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1954, 200, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1955, 200, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1956, 200, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1957, 200, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Daniel Adamovský', 'Daniel Adamovský', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1958, 200, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Daniel Adamovský', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1959, 200, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Daniel Adamovský', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1960, 200, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Daniel Adamovský', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1961, 200, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1962, 200, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Daniel Adamovský', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1963, 200, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1964, 200, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Daniel Adamovský', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1965, 200, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1966, 200, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Daniel Adamovský', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1967, 200, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Daniel Adamovský', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1968, 200, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1969, 200, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1970, 200, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1971, 200, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1972, 200, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Daniel Adamovský', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1973, 200, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Daniel Adamovský', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1974, 200, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Daniel Adamovský', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1975, 200, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Daniel Adamovský', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1976, 200, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Daniel Adamovský', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1977, 200, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1978, 200, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1979, 200, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1980, 200, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-09-17'),
(1981, 62, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina Tomešová', 'BOARD', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1982, 62, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1983, 62, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina Tomešová/PM', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1984, 62, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1985, 62, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1986, 62, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina Tomešová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1987, 62, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'Karolina Tomešová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1988, 62, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1989, 62, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Tomáš Matuška', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1990, 62, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'Martina Lexová', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1991, 62, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1992, 62, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1993, 62, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1994, 62, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1995, 62, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1996, 62, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Karolina Tomešová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1997, 62, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'Karolina Tomešová', 'Martina Lexová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1998, 62, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina Tomešová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(1999, 62, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2000, 62, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina Tomešová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2001, 62, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2002, 62, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Martina Lexová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2003, 62, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2004, 62, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2005, 62, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina Tomešová', '', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2006, 62, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', '', 'Karolina Tomešová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2007, 62, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Karolina Tomešová', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2008, 62, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2009, 62, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2010, 62, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2021-09-21'),
(2011, 178, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2012, 178, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2013, 178, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2014, 178, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2015, 178, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2016, 178, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2017, 178, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta ', 'Pošta', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2018, 178, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2019, 178, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta ', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2020, 178, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2021, 178, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2022, 178, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2023, 178, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2024, 178, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta ', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2025, 178, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2026, 178, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Pošta ', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2027, 178, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta ', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2028, 178, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2029, 178, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pošta. Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2030, 178, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2031, 178, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta/Lexová', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2032, 178, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta ', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2033, 178, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2034, 178, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2035, 178, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2036, 178, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2037, 178, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2038, 178, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2039, 178, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2040, 178, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-09-29'),
(2041, 143, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2042, 143, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2043, 143, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Pavel Mlejnek', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2044, 143, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2045, 143, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2046, 143, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2047, 143, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'p', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2048, 143, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'p', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2049, 143, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Robert Wawerka', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2050, 143, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'p', 'Martina Lexová', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2051, 143, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2052, 143, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'p', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2053, 143, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2054, 143, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'p', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2055, 143, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2056, 143, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'p', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2057, 143, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'p', 'Kristina Reist', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2058, 143, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2059, 143, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2060, 143, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2061, 143, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2062, 143, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'p', '', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2063, 143, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2064, 143, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'p', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2065, 143, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'p', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2066, 143, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'p', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2067, 143, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2068, 143, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2069, 143, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2070, 143, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-06'),
(2071, 177, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2072, 177, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2073, 177, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Tomáš Matuška', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2074, 177, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2075, 177, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2076, 177, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2077, 177, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Viacheslav Shemelin', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2078, 177, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Viacheslav Shemelin', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2079, 177, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2080, 177, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Viacheslav Shemelin', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2081, 177, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2082, 177, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2083, 177, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2084, 177, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Viacheslav Shemelin', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2085, 177, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2086, 177, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2087, 177, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Viacheslav Shemelin', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2088, 177, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2089, 177, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2090, 177, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2091, 177, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2092, 177, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2093, 177, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2094, 177, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2095, 177, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2096, 177, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Viacheslav Shemelin', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2097, 177, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2098, 177, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2099, 177, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2100, 177, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2101, 199, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára. Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2102, 199, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2103, 199, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2104, 199, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2105, 199, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Kristina Reist/Jakub Dytrich', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2106, 199, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2107, 199, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2108, 199, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2109, 199, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2110, 199, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Matuška', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2111, 199, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2112, 199, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2113, 199, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2114, 199, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2115, 199, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2116, 199, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Kristina Reist/Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2117, 199, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Matuška', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2118, 199, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2119, 199, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(2120, 199, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2121, 199, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2122, 199, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Matuška', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2123, 199, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára. Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2124, 199, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2125, 199, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Matuška', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2126, 199, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2127, 199, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2128, 199, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2129, 199, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2130, 199, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2021-10-07'),
(2131, 220, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2132, 220, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2133, 220, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2134, 220, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2135, 220, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský, Mrkvičková , Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2136, 220, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2137, 220, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka ', 'Janovský', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2138, 220, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2139, 220, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2140, 220, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2141, 220, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2142, 220, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2143, 220, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2144, 220, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2145, 220, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2146, 220, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2147, 220, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2148, 220, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2149, 220, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2150, 220, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2151, 220, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2152, 220, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2153, 220, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2154, 220, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2155, 220, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2156, 220, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2157, 220, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2158, 220, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2159, 220, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2160, 220, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2161, 220, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2162, 220, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2163, 220, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2164, 220, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2165, 220, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský, Mrkvičková , Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2166, 220, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2167, 220, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka ', 'Janovský', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2168, 220, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2169, 220, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Wawerka ', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2170, 220, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2171, 220, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková , Pospíšiková', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2172, 220, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2173, 220, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2174, 220, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2175, 220, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janoský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2176, 220, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová, Mrkvičková', '', 'Janovský ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2177, 220, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2178, 220, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2179, 220, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2180, 220, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2181, 220, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2182, 220, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2183, 220, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2184, 220, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2185, 220, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2186, 220, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2187, 220, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2188, 220, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2189, 220, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2190, 220, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2191, 220, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2192, 220, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2193, 220, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2194, 220, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2195, 220, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský, Mrkvičková , Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2196, 220, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2197, 220, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka ', 'Janovský', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2198, 220, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2199, 220, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Wawerka ', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2200, 220, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2201, 220, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková , Pospíšiková', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2202, 220, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2203, 220, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2204, 220, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2205, 220, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janoský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2206, 220, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová, Mrkvičková', '', 'Janovský ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2207, 220, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2208, 220, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2209, 220, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2210, 220, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2211, 220, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', 'Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2212, 220, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Wawerka ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2213, 220, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský, Wawerka ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2214, 220, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2215, 220, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2216, 220, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2217, 220, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2218, 220, 4, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2219, 220, 4, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2220, 220, 4, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2221, 220, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2222, 220, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2223, 220, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2224, 220, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2225, 220, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský, Mrkvičková , Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2226, 220, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2227, 220, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka ', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2228, 220, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2229, 220, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Wawerka ', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2230, 220, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2231, 220, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková , Pospíšiková', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2232, 220, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2233, 220, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2234, 220, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2235, 220, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janoský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2236, 220, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová, Mrkvičková', '', 'Janovský ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2237, 220, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2238, 220, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2239, 220, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2240, 220, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2241, 220, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', 'Mrkvičková', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2242, 220, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Janovský', '', 'Pospíšilová, Wawerka ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2243, 220, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský, Wawerka ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2244, 220, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2245, 220, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel ', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2246, 220, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2247, 220, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel', '', 'Mrkvičková Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2248, 220, 5, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2249, 220, 5, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2250, 220, 5, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2251, 188, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2252, 188, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2253, 188, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2254, 188, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2255, 188, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2256, 188, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2257, 188, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Vítek', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2258, 188, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2259, 188, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Wawerka', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2260, 188, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2261, 188, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2262, 188, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2263, 188, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2264, 188, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2265, 188, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2266, 188, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2267, 188, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Danka', 'Martina', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2268, 188, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2269, 188, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2270, 188, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2271, 188, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2272, 188, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2273, 188, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2274, 188, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2275, 188, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2276, 188, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2277, 188, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2278, 188, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2279, 188, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2280, 188, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2281, 188, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2282, 188, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2283, 188, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2284, 188, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2285, 188, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2286, 188, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2287, 188, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Vítek', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2288, 188, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2289, 188, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Wawerka', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2290, 188, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2291, 188, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2292, 188, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2293, 188, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2294, 188, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2295, 188, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2296, 188, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2297, 188, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Danka', 'Martina', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2298, 188, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2299, 188, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2300, 188, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2301, 188, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2302, 188, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2303, 188, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2304, 188, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2305, 188, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2306, 188, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2307, 188, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2308, 188, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2309, 188, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2310, 188, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2311, 188, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2312, 188, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2313, 188, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2314, 188, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2315, 188, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2316, 188, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2317, 188, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský, Wawerka', '', 'Pospíšilová, Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2318, 188, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2319, 188, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Adamovský, Wawerka', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2320, 188, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2321, 188, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2322, 188, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Janovský', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2323, 188, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2324, 188, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', 'Mrkvičková, Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2325, 188, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2326, 188, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová, Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2327, 188, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Mrkvičková , Popíšilová', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2328, 188, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2329, 188, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2330, 188, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Vítekj, Pospíšilová', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2331, 188, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Vítek, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2332, 188, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Janovský', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2333, 188, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2334, 188, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2335, 188, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel ', '', 'Vítek', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2336, 188, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2337, 188, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Hlavní žadatel', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2338, 188, 4, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2339, 188, 4, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2340, 188, 4, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2021-10-08'),
(2341, 248, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2342, 248, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2343, 248, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/PM', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2344, 248, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2345, 248, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2346, 248, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2347, 248, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2021-11-04'),
(2348, 248, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2349, 248, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2350, 248, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2351, 248, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2352, 248, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2353, 248, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2354, 248, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2355, 248, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2356, 248, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2021-11-04'),
(2357, 248, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Štěpánka Holečková', 'FO', 'holecste', '2021-11-04'),
(2358, 248, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2359, 248, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2360, 248, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2361, 248, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2362, 248, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'holecste', '2021-11-04'),
(2363, 248, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2364, 248, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2365, 248, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2021-11-04'),
(2366, 248, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2021-11-04'),
(2367, 248, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2021-11-04'),
(2368, 248, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2369, 248, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2370, 248, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2021-11-04'),
(2371, 260, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová', 'BOARD', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2372, 260, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2373, 260, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Jára ', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2374, 260, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2375, 260, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2376, 260, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2377, 260, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Dostál', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2378, 260, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dostál', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2379, 260, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Wawerka', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2380, 260, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dostál', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2381, 260, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2382, 260, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dostál', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2383, 260, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2384, 260, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dostál', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2385, 260, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2386, 260, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2387, 260, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dostál', 'Pospíšilová', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2388, 260, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2389, 260, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2390, 260, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2391, 260, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2392, 260, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2393, 260, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2394, 260, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2395, 260, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2396, 260, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2397, 260, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2398, 260, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2399, 260, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2400, 260, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2401, 258, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová', 'BOARD', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2402, 258, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2403, 258, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/PM', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2404, 258, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2405, 258, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2406, 258, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2407, 258, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Včelák/Pošta', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2408, 258, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Včelák/Pošta', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2409, 258, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová/Dytrich', 'Wawerka', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2410, 258, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Včelák/Pošta', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2411, 258, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2412, 258, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Včelák/Pošta', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2413, 258, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2414, 258, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Včelák/Pošta', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2415, 258, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová/Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2416, 258, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Včelák/Pošta', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2417, 258, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Včelák/Pošta', 'Pospíšilová', 'Pospíšilová/Dytrich', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2418, 258, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2419, 258, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2420, 258, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2421, 258, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2422, 258, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Včelák/Pošta', '', 'Pospíšilová/Dytrich', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2423, 258, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2424, 258, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Včelák/Pošta', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2425, 258, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2426, 258, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Včelák/Pošta', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2427, 258, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2428, 258, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2429, 258, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2430, 258, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2431, 256, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'BOARD', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2432, 256, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2433, 256, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Mrkvičková/PM', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2434, 256, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2435, 256, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2436, 256, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2437, 256, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2438, 256, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2439, 256, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Wawerka', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2440, 256, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Janovský', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2441, 256, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2442, 256, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Janovský', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2443, 256, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2444, 256, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Janovský', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2445, 256, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2446, 256, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Janovský', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2447, 256, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Janovský', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2448, 256, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2449, 256, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2450, 256, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2451, 256, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2452, 256, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Janovský', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2453, 256, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2454, 256, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2455, 256, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Janovský', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2456, 256, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Janovský', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2457, 256, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2458, 256, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2459, 256, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2460, 256, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2461, 185, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'BOARD', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2462, 185, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2463, 185, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Mrkvičková/PM', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2464, 185, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2465, 185, 1, 5, 'Příprava smluv', 'd', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2466, 185, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2467, 185, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Dostál', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2468, 185, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dostál', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2469, 185, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'd', 'Wawerka', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2470, 185, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dostál', 'd', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2471, 185, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2472, 185, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dostál', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2473, 185, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2474, 185, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dostál', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2475, 185, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'd', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2476, 185, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dostál', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2477, 185, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dostál', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'd', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2478, 185, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2479, 185, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'd', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2480, 185, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2481, 185, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'd', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2482, 185, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dostál', '', 'd', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2483, 185, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2484, 185, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2485, 185, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Dostál', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2486, 185, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2487, 185, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'd', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2488, 185, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2489, 185, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2490, 185, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2491, 171, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2492, 171, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2493, 171, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2494, 171, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2495, 171, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2496, 171, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2497, 171, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška', 'Zmrhal', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2498, 171, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2499, 171, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Matuška', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2500, 171, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2501, 171, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2502, 171, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2503, 171, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2504, 171, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2505, 171, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2506, 171, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2507, 171, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2508, 171, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2509, 171, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2510, 171, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2511, 171, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2512, 171, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2513, 171, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2514, 171, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2515, 171, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Zmrhal', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2516, 171, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2517, 171, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2518, 171, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2519, 171, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2520, 171, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-01-10'),
(2521, 226, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2522, 226, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2523, 226, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/PM', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2524, 226, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2525, 226, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Jakub Dytrich', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2526, 226, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2527, 226, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Tomáš Vlach', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2528, 226, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vlach', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2529, 226, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martin Volf', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2530, 226, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vlach', 'Martina Špičková', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2531, 226, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2532, 226, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Vlach', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2533, 226, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2534, 226, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vlach', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2535, 226, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2536, 226, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Vlach', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(2537, 226, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vlach', 'Martina Lexová', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2538, 226, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2539, 226, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2540, 226, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2541, 226, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2542, 226, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vlach', '', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2543, 226, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2544, 226, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vlach', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2545, 226, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vlach', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2546, 226, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vlach', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2547, 226, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2548, 226, 1, 28, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2549, 226, 1, 29, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2550, 226, 1, 30, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2551, 91, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Barbora Vlasatá', 'BOARD', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2552, 91, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2553, 91, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Barbora Vlasatá/PM', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2554, 91, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2555, 91, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2556, 91, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2557, 91, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2558, 91, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2559, 91, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2560, 91, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2561, 91, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2562, 91, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2563, 91, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2564, 91, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2565, 91, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2566, 91, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2567, 91, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Barbora Vlasatá', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2568, 91, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2569, 91, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2570, 91, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2571, 91, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2572, 91, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2573, 91, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2574, 91, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2575, 91, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2576, 91, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Barbora Vlasatá', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2577, 91, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Barbora Vlasatá', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2578, 91, 2, 28, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2579, 91, 2, 29, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2580, 91, 2, 30, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2581, 91, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2582, 91, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2583, 91, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/PM', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2584, 91, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2585, 91, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2586, 91, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2587, 91, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2588, 91, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2589, 91, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2590, 91, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2591, 91, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2592, 91, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2593, 91, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2594, 91, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2595, 91, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2596, 91, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2597, 91, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2598, 91, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2599, 91, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2600, 91, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2601, 91, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2602, 91, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2603, 91, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2604, 91, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2605, 91, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2606, 91, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2607, 91, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2608, 91, 3, 28, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2609, 91, 3, 29, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2610, 91, 3, 30, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-02-21'),
(2611, 215, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'BOARD', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2612, 215, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2613, 215, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Mrkvičková/PM', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2614, 215, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2615, 215, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2616, 215, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2617, 215, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Včelák', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2618, 215, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Včelák', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2619, 215, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Wawerka', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2620, 215, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Včelák', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2621, 215, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2622, 215, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Včelák', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2623, 215, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2624, 215, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Včelák', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2625, 215, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2626, 215, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Včelák', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2627, 215, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Včelák', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2628, 215, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2629, 215, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2630, 215, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2631, 215, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2632, 215, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Včelák', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2633, 215, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2634, 215, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Včelák', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2635, 215, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Včelák', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2636, 215, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Včelák', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2637, 215, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2638, 215, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2639, 215, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2640, 215, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-03-09'),
(2641, 228, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2642, 228, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2643, 228, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2644, 228, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2645, 228, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2646, 228, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2647, 228, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2648, 228, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2649, 228, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'doc.Kuklík', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2650, 228, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martin Hataj', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2651, 228, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2652, 228, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2653, 228, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2654, 228, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martin Hataj', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2655, 228, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2656, 228, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2657, 228, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martin Hataj', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2658, 228, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2659, 228, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2660, 228, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2661, 228, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2662, 228, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martin Hataj', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2663, 228, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2664, 228, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2665, 228, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Martin Hataj', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2666, 228, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martin Hataj', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2667, 228, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2668, 228, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2669, 228, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2670, 228, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-03-21'),
(2671, 277, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2672, 277, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2673, 277, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/PM', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2674, 277, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2675, 277, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2676, 277, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2677, 277, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2678, 277, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2679, 277, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2680, 277, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'FO', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2681, 277, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2682, 277, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2683, 277, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2684, 277, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2685, 277, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2686, 277, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2687, 277, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'Martina Lexová', 'FO', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2688, 277, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2689, 277, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2690, 277, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2691, 277, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2692, 277, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'FO', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2693, 277, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2694, 277, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2695, 277, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2696, 277, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2697, 277, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Martina Lexová', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2698, 277, 1, 28, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2699, 277, 1, 29, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2700, 277, 1, 30, '', '', '', '', 'steigpat', '2022-03-22'),
(2701, 85, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Stepanka', 'BOARD', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2702, 85, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Stepanka', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2703, 85, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Stepanka/Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2704, 85, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Stepanka', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2705, 85, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2706, 85, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2707, 85, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Jakub', 'Stepanka', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2708, 85, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jakub', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2709, 85, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2710, 85, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jakub', 'Martina', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2711, 85, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Stepanka', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2712, 85, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jakub', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2713, 85, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Stepanka', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2714, 85, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jakub', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2715, 85, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2716, 85, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jakub', '', 'Stepanka', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2717, 85, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jakub', 'Stepanka', 'Martina', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2718, 85, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2719, 85, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2720, 85, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2721, 85, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2722, 85, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jakub', '', 'Martina', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2723, 85, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2724, 85, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jakub', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2725, 85, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Stepanka', '', 'Jakub', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2726, 85, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jakub', '', 'Stepanka', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2727, 85, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Stepanka', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2728, 85, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2729, 85, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2730, 85, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2022-03-25'),
(2731, 246, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2732, 246, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2733, 246, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2734, 246, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2735, 246, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2736, 246, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2737, 246, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Michal Kuzmič', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2738, 246, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Michal Kuzmič', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2739, 246, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2740, 246, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Michal Kuzmič', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2741, 246, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2742, 246, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2743, 246, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2744, 246, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Michal Kuzmič', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2745, 246, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2746, 246, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Michal Kuzmič', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2747, 246, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Michal Kuzmič', 'Danka', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2748, 246, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2749, 246, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2750, 246, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2751, 246, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2752, 246, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Michal Kuzmič', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2753, 246, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2754, 246, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2755, 246, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Michal Kuzmič', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2756, 246, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Michal Kuzmič', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2757, 246, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2758, 246, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2759, 246, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2760, 246, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2761, 237, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2762, 237, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2763, 237, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2764, 237, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2765, 237, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2766, 237, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2767, 237, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Tomáš Matuška', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2768, 237, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Matuška', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2769, 237, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2770, 237, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Matuška', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2771, 237, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2772, 237, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2773, 237, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2774, 237, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Matuška', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2775, 237, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2776, 237, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Matuška', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2777, 237, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Matuška', 'Danka', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2778, 237, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2779, 237, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2780, 237, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2781, 237, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2782, 237, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Matuška', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2783, 237, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2784, 237, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2785, 237, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2786, 237, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2787, 237, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2788, 237, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2789, 237, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2790, 237, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2791, 235, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2792, 235, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2793, 235, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2794, 235, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2795, 235, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2796, 235, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2797, 235, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'zatím Maščuch', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2798, 235, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'zatím Maščuch', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2799, 235, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2800, 235, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'zatím Maščuch', 'Martina', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2801, 235, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2802, 235, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'zatím Maščuch', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2803, 235, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2804, 235, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'zatím Maščuch', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2805, 235, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2806, 235, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zatím Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2807, 235, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'zatím Maščuch', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2808, 235, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2809, 235, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2810, 235, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2811, 235, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2812, 235, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'zatím Maščuch', '', 'Martina', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2813, 235, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2814, 235, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'zatím Maščuch', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2815, 235, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2816, 235, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'zatím Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2817, 235, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2818, 235, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2819, 235, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2820, 235, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2821, 236, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2822, 236, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2823, 236, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2824, 236, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2825, 236, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2826, 236, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2827, 236, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Vašek Vodička', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2828, 236, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vašek Vodička', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2829, 236, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2830, 236, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vašek Vodička', 'Martina', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2831, 236, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2832, 236, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Vašek Vodička', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2833, 236, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2834, 236, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vašek Vodička', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2835, 236, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2836, 236, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Vašek Vodička', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2837, 236, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vašek Vodička', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2838, 236, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2839, 236, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2840, 236, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2841, 236, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2842, 236, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vašek Vodička', '', 'Martina', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2843, 236, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2844, 236, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Vašek Vodička', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2845, 236, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Vašek Vodička', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2846, 236, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vašek Vodička', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2847, 236, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2848, 236, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2849, 236, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2850, 236, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-03-28'),
(2851, 248, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2852, 248, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2853, 248, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Jan Vanžura', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2854, 248, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2855, 248, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2856, 248, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2857, 248, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'prof. Evžen Amler', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2858, 248, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'prof. Evžen Amler', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2859, 248, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2860, 248, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'prof. Evžen Amler', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2861, 248, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2862, 248, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'prof. Evžen Amler', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2863, 248, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2864, 248, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'prof. Evžen Amler', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2865, 248, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2866, 248, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'prof. Evžen Amler', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2867, 248, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'prof. Evžen Amler', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2868, 248, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2869, 248, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2870, 248, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2871, 248, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2872, 248, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'prof. Evžen Amler', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2873, 248, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2874, 248, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'prof. Evžen Amler', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2875, 248, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'prof. Evžen Amler', 'holecste', '2022-04-20'),
(2876, 248, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'prof. Evžen Amler', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2877, 248, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-04-20'),
(2878, 248, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2879, 248, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2880, 248, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2022-04-20'),
(2881, 259, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Jakub Maščuch', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2882, 259, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2883, 259, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Jan Špale', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2884, 259, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2885, 259, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2886, 259, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2887, 259, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška/Jakub Maščuch', 'Zbyněk Zelený', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2888, 259, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zbyněk Zelený', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2889, 259, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška/Jakub Maščuch', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2890, 259, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zbyněk Zelený', 'Karolína Pospíšilová', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2891, 259, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2892, 259, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zbyněk Zelený', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2893, 259, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2894, 259, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zbyněk Zelený', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2895, 259, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2896, 259, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Zbyněk Zelený', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2897, 259, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zbyněk Zelený', 'Kristina Reist', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2898, 259, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2899, 259, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2900, 259, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2901, 259, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2902, 259, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zbyněk Zelený', '', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2903, 259, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Jakub Maščuch', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2904, 259, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk Zelený', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2905, 259, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2906, 259, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk Zelený', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2907, 259, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2908, 259, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2909, 259, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2910, 259, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-05-04'),
(2911, 2, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2912, 2, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2913, 2, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2914, 2, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2915, 2, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2916, 2, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2917, 2, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Lupíšek', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2918, 2, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2919, 2, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Lupíšek', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2920, 2, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Hejtmánek', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2921, 2, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2922, 2, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2923, 2, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2924, 2, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2925, 2, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2926, 2, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Hejtmánek', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2927, 2, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2928, 2, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2929, 2, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2930, 2, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2931, 2, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2932, 2, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Hejtmánek', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2933, 2, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2934, 2, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2935, 2, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2936, 2, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2937, 2, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2938, 2, 4, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2939, 2, 4, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2940, 2, 4, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2941, 2, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2942, 2, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2943, 2, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2944, 2, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2945, 2, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2946, 2, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(2947, 2, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2948, 2, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2949, 2, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Volf', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2950, 2, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Hejtmánek', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2951, 2, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2952, 2, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2953, 2, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2954, 2, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2955, 2, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2956, 2, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Hejtmánek', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2957, 2, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2958, 2, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2959, 2, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2960, 2, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2961, 2, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2962, 2, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Hejtmánek', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2963, 2, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2964, 2, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2965, 2, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2966, 2, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2967, 2, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2968, 2, 5, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2969, 2, 5, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2970, 2, 5, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2971, 2, 6, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2972, 2, 6, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2973, 2, 6, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2974, 2, 6, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2975, 2, 6, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2976, 2, 6, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2977, 2, 6, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2978, 2, 6, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2979, 2, 6, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Volf', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2980, 2, 6, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Hejtmánek', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2981, 2, 6, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2982, 2, 6, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2983, 2, 6, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2984, 2, 6, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Hejtmánek', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2985, 2, 6, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2986, 2, 6, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Hejtmánek', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2987, 2, 6, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Hejtmánek', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2988, 2, 6, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2989, 2, 6, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2990, 2, 6, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2991, 2, 6, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2992, 2, 6, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Hejtmánek', '', 'Dytrich, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2993, 2, 6, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2994, 2, 6, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2995, 2, 6, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Hejtmánek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2996, 2, 6, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hejtmánek ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2997, 2, 6, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2998, 2, 6, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(2999, 2, 6, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3000, 2, 6, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3001, 74, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3002, 74, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3003, 74, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /Mrkvičková', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3004, 74, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3005, 74, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Lexová', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3006, 74, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3007, 74, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Lupíšek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3008, 74, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3009, 74, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Lexová', 'VRP', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3010, 74, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Lexová', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3011, 74, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3012, 74, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3013, 74, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3014, 74, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3015, 74, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Lexová', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3016, 74, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3017, 74, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Lexová', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3018, 74, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3019, 74, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Lexová', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3020, 74, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3021, 74, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Lexová', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3022, 74, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Lexová', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3023, 74, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3024, 74, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3025, 74, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3026, 74, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3027, 74, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Lexová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3028, 74, 2, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3029, 74, 2, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3030, 74, 2, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3031, 74, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3032, 74, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3033, 74, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /Mrkvičková', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3034, 74, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3035, 74, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3036, 74, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3037, 74, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Lupíšek', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3038, 74, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3039, 74, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'VRP', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3040, 74, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3041, 74, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3042, 74, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3043, 74, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3044, 74, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3045, 74, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3046, 74, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3047, 74, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3048, 74, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3049, 74, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3050, 74, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3051, 74, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3052, 74, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3053, 74, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3054, 74, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3055, 74, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Lupíšek', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3056, 74, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3057, 74, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3058, 74, 3, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3059, 74, 3, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3060, 74, 3, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-26'),
(3061, 272, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3062, 272, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3063, 272, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3064, 272, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Sharepoint do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3065, 272, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Vácha, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3066, 272, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3067, 272, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka, Volf', 'Vácha', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3068, 272, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vácha', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3069, 272, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Wawerka', 'Vácha, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3070, 272, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vácha', 'Wawerka', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3071, 272, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3072, 272, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Vácha', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3073, 272, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3074, 272, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vácha', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3075, 272, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3076, 272, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Vácha', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3077, 272, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vácha', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3078, 272, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3079, 272, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Vácha, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3080, 272, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3081, 272, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Vácha, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3082, 272, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vácha', '', 'Dytrich, Wawerka, Mrkvičková', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3083, 272, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3084, 272, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3085, 272, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Vácha', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3086, 272, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3087, 272, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3088, 272, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3089, 272, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3090, 272, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-05-27'),
(3091, 230, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3092, 230, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3093, 230, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Nikolaos Skandalos', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3094, 230, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3095, 230, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3096, 230, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3097, 230, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Niko', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3098, 230, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Niko', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3099, 230, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3100, 230, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Niko', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3101, 230, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3102, 230, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Niko', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3103, 230, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3104, 230, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Niko', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3105, 230, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3106, 230, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Niko', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3107, 230, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Niko', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3108, 230, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3109, 230, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3110, 230, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3111, 230, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3112, 230, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Niko', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3113, 230, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3114, 230, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Niko', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3115, 230, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Niko', 'holecste', '2022-06-09'),
(3116, 230, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Niko', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3117, 230, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3118, 230, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3119, 230, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3120, 230, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3121, 253, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3122, 253, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3123, 253, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3124, 253, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3125, 253, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3126, 253, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3127, 253, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3128, 253, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3129, 253, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3130, 253, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta Jan', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3131, 253, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3132, 253, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3133, 253, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3134, 253, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3135, 253, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3136, 253, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pošta Jan', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3137, 253, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta Jan', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3138, 253, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3139, 253, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3140, 253, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3141, 253, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3142, 253, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta Jan', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3143, 253, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3144, 253, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3145, 253, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2022-06-09'),
(3146, 253, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3147, 253, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-06-09'),
(3148, 253, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3149, 253, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3150, 253, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2022-06-09'),
(3151, 173, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3152, 173, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3153, 173, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3154, 173, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3155, 173, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3156, 173, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3157, 173, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Dobiášová', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3158, 173, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3159, 173, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3160, 173, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3161, 173, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3162, 173, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3163, 173, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3164, 173, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3165, 173, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3166, 173, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3167, 173, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Mrkvičková ', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3168, 173, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3169, 173, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3170, 173, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3171, 173, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3172, 173, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3173, 173, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3174, 173, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3175, 173, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Dobiášová', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3176, 173, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3177, 173, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3178, 173, 4, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3179, 173, 4, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3180, 173, 4, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3181, 250, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3182, 250, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3183, 250, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Mrkvičková /PM', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3184, 250, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3185, 250, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3186, 250, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3187, 250, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška', 'Matuška', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3188, 250, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Matuška', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3189, 250, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Matuška', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3190, 250, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Matuška', 'Dytrich', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3191, 250, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3192, 250, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Matuška', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3193, 250, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Mrkvičková ', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3194, 250, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Matuška', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3195, 250, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3196, 250, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Matuška', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3197, 250, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Matuška', 'Mrkvičková ', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3198, 250, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3199, 250, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3200, 250, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3201, 250, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3202, 250, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Matuška', '', 'Dytrich', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3203, 250, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3204, 250, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Matuška', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3205, 250, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Matuška', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3206, 250, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Matuška', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3207, 250, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3208, 250, 1, 28, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3209, 250, 1, 29, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3210, 250, 1, 30, '', '', '', '', 'mrkvikat', '2022-08-30'),
(3211, 138, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Jára R., Dytrich J., Wawerka R.', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3212, 138, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3213, 138, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Čápová Kristýna', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3214, 138, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3215, 138, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3216, 138, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3217, 138, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka R.', 'Včelák Jan', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3218, 138, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Včelák Jan', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3219, 138, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Wawerka R.', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3220, 138, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Včelák Jan', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3221, 138, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3222, 138, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Včelák Jan', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3223, 138, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3224, 138, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Včelák Jan', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3225, 138, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3226, 138, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Včelák Jan', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3227, 138, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Včelák Jan', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3228, 138, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3229, 138, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3230, 138, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3231, 138, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3232, 138, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Včelák Jan', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3233, 138, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Jára R., Dytrich J., Wawerka R.', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3234, 138, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Včelák Jan', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3235, 138, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Včelák Jan', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3236, 138, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Včelák Jan', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3237, 138, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3238, 138, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3239, 138, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3240, 138, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3241, 143, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3242, 143, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3243, 143, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3244, 143, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3245, 143, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Lexová', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3246, 143, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3247, 143, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3248, 143, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pavel Mlejnek', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3249, 143, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Lexová', 'Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3250, 143, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pavel Mlejnek', 'Martina Lexová', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3251, 143, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3252, 143, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3253, 143, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3254, 143, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pavel Mlejnek', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3255, 143, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3256, 143, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pavel Mlejnek', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3257, 143, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pavel Mlejnek', 'Kristina Reist', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3258, 143, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3259, 143, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Lexová', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3260, 143, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3261, 143, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3262, 143, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pavel Mlejnek', '', 'Martina Lexová', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3263, 143, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3264, 143, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3265, 143, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3266, 143, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pavel Mlejnek', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3267, 143, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3268, 143, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3269, 143, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3270, 143, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-09-16'),
(3271, 181, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist K. ', 'BOARD', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3272, 181, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist K. ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3273, 181, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist K. /PM', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3274, 181, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist K. ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3275, 181, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3276, 181, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist K. ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3277, 181, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Matuška', 'Reist K. ', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3278, 181, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3279, 181, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'VRP', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3280, 181, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3281, 181, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist K. ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3282, 181, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3283, 181, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist K. ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3284, 181, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3285, 181, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3286, 181, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Reist K. ', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3287, 181, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Reist K. ', 'Pospíšilová', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3288, 181, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist K. ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3289, 181, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3290, 181, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist K. ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3291, 181, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3292, 181, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3293, 181, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3294, 181, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3295, 181, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist K. ', '', 'Matuška', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3296, 181, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Reist K. ', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3297, 181, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Reist K. ', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3298, 181, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3299, 181, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3300, 181, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-03'),
(3301, 226, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'BOARD', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3302, 226, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3303, 226, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/PM', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3304, 226, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3305, 226, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Jakub Dytrich', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3306, 226, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3307, 226, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Tomáš Vlach', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3308, 226, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vlach', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3309, 226, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martin Volf', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3310, 226, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vlach', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3311, 226, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3312, 226, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Vlach', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3313, 226, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3314, 226, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vlach', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3315, 226, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3316, 226, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Vlach', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3317, 226, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vlach', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3318, 226, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3319, 226, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3320, 226, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3321, 226, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3322, 226, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vlach', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3323, 226, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3324, 226, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vlach', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3325, 226, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Tomáš Vlach', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3326, 226, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vlach', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3327, 226, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3328, 226, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3329, 226, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3330, 226, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-10-13'),
(3331, 317, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3332, 317, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3333, 317, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Barbora Vlasatá', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3334, 317, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3335, 317, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Jakub Dytrich', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3336, 317, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3337, 317, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Barbora Vlasatá', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-10-31'),
(3338, 317, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3339, 317, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Jakub Dytrich', 'Martin Volf', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3340, 317, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Barbora Vlasatá', 'Jakub Dytrich', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3341, 317, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3342, 317, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Barbora Vlasatá', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3343, 317, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3344, 317, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Barbora Vlasatá', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3345, 317, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Jakub Dytrich', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3346, 317, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Barbora Vlasatá', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-10-31'),
(3347, 317, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Barbora Vlasatá', 'Štěpánka Holečková', 'Jakub Dytrich', 'holecste', '2022-10-31'),
(3348, 317, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3349, 317, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Jakub Dytrich', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3350, 317, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3351, 317, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Jakub Dytrich', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3352, 317, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Barbora Vlasatá', '', 'Jakub Dytrich', 'holecste', '2022-10-31'),
(3353, 317, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3354, 317, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3355, 317, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Barbora Vlasatá', 'holecste', '2022-10-31'),
(3356, 317, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Barbora Vlasatá', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-10-31'),
(3357, 317, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Jakub Dytrich', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2022-10-31'),
(3358, 317, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3359, 317, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3360, 317, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2022-10-31'),
(3361, 161, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'Jára R., Dytrich J., Wawerka R.', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(3362, 161, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3363, 161, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Staňková Nicol', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3364, 161, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3365, 161, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Špičková Martina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3366, 161, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3367, 161, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka R.', 'Staňková Nicol', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3368, 161, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Staňková Nicol', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3369, 161, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Špičková Martina', 'Wawerka R.', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3370, 161, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Staňková Nicol', 'Špičková Martina', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3371, 161, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3372, 161, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Staňková Nicol', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3373, 161, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3374, 161, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Staňková Nicol', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3375, 161, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Špičková Martina', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3376, 161, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Staňková Nicol', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3377, 161, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Staňková Nicol', 'Reist Kristina', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3378, 161, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3379, 161, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Špičková Martina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3380, 161, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3381, 161, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Špičková Martina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3382, 161, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Staňková Nicol', '', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3383, 161, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Jára R., Dytrich J., Wawerka R.', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3384, 161, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Staňková Nicol', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3385, 161, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Staňková Nicol', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3386, 161, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Staňková Nicol', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3387, 161, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Špičková Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3388, 161, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3389, 161, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3390, 161, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2022-11-15'),
(3391, 315, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3392, 315, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3393, 315, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/PM', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3394, 315, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3395, 315, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3396, 315, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3397, 315, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert W.', 'Vojta Zavřel', 'Danka', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3398, 315, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vojta Zavřel', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3399, 315, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Robert W.', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3400, 315, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vojta Zavřel', 'Martina', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3401, 315, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3402, 315, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Vojta Zavřel', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3403, 315, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3404, 315, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vojta Zavřel', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3405, 315, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3406, 315, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Vojta Zavřel', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3407, 315, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vojta Zavřel', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3408, 315, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3409, 315, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3410, 315, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3411, 315, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3412, 315, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vojta Zavřel', '', 'Martina', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3413, 315, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3414, 315, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Vojta Zavřel', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3415, 315, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Vojta Zavřel', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3416, 315, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vojta Zavřel', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3417, 315, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3418, 315, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3419, 315, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3420, 315, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2022-12-19'),
(3421, 269, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martkéta Růtová', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3422, 269, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martkéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3423, 269, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martkéta Růtová/PM', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3424, 269, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martkéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3425, 269, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3426, 269, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martkéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3427, 269, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Martkéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3428, 269, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3429, 269, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3430, 269, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3431, 269, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martkéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3432, 269, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3433, 269, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martkéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3434, 269, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3435, 269, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3436, 269, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Martkéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3437, 269, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Martkéta Růtová', 'FO', 'holecste', '2023-01-06'),
(3438, 269, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martkéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3439, 269, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3440, 269, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martkéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3441, 269, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3442, 269, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'holecste', '2023-01-06'),
(3443, 269, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3444, 269, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3445, 269, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martkéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3446, 269, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Martkéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3447, 269, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Martkéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3448, 269, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3449, 269, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3450, 269, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3451, 269, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3452, 269, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3453, 269, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/PM', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3454, 269, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3455, 269, 2, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3456, 269, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3457, 269, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3458, 269, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3459, 269, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3460, 269, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3461, 269, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3462, 269, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3463, 269, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3464, 269, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3465, 269, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3466, 269, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3467, 269, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Markéta Růtová', 'FO', 'holecste', '2023-01-06'),
(3468, 269, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3469, 269, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3470, 269, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3471, 269, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3472, 269, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'holecste', '2023-01-06'),
(3473, 269, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3474, 269, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3475, 269, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-01-06'),
(3476, 269, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3477, 269, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-01-06'),
(3478, 269, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3479, 269, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3480, 269, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-01-06'),
(3481, 270, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'BOARD', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3482, 270, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3483, 270, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Tomáš Vlach', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3484, 270, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3485, 270, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3486, 270, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3487, 270, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3488, 270, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3489, 270, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'VRP', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3490, 270, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'FO', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3491, 270, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3492, 270, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3493, 270, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3494, 270, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3495, 270, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3496, 270, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3497, 270, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Markéta Růtová', 'FO', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3498, 270, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3499, 270, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3500, 270, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3501, 270, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3502, 270, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'FO', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3503, 270, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3504, 270, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3505, 270, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'OŘ', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3506, 270, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3507, 270, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3508, 270, 1, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3509, 270, 1, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3510, 270, 1, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-01-06'),
(3511, 323, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3512, 323, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3513, 323, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3514, 323, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3515, 323, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3516, 323, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3517, 323, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3518, 323, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3519, 323, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3520, 323, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jiří Dostál', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3521, 323, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3522, 323, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3523, 323, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3524, 323, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3525, 323, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3526, 323, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jiří Dostál', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3527, 323, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jiří Dostál', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3528, 323, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3529, 323, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3530, 323, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3531, 323, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3532, 323, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jiří Dostál', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3533, 323, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3534, 323, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3535, 323, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-02-14'),
(3536, 323, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3537, 323, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-02-14'),
(3538, 323, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3539, 323, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3540, 323, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-02-14'),
(3541, 273, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3542, 273, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3543, 273, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Radek Divín', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3544, 273, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3545, 273, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3546, 273, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3547, 273, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Radek Divín', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3548, 273, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Radek Divín', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3549, 273, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3550, 273, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Radek Divín', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3551, 273, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3552, 273, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Radek Divín', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3553, 273, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3554, 273, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Radek Divín', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3555, 273, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3556, 273, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Radek Divín', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3557, 273, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Radek Divín', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3558, 273, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3559, 273, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3560, 273, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3561, 273, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3562, 273, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Radek Divín', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3563, 273, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3564, 273, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Radek Divín', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3565, 273, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Radek Divín', 'holecste', '2023-03-10'),
(3566, 273, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Radek Divín', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3567, 273, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3568, 273, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3569, 273, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3570, 273, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3571, 91, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3572, 91, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3573, 91, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/Evžen Amler', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3574, 91, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3575, 91, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3576, 91, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3577, 91, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3578, 91, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3579, 91, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3580, 91, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3581, 91, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3582, 91, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3583, 91, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3584, 91, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3585, 91, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3586, 91, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3587, 91, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3588, 91, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3589, 91, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3590, 91, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3591, 91, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3592, 91, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3593, 91, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3594, 91, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3595, 91, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3596, 91, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3597, 91, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3598, 91, 4, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3599, 91, 4, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3600, 91, 4, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3601, 91, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Martina Lexová', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3602, 91, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3603, 91, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Martina Lexová/Evžen Amler', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3604, 91, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3605, 91, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3606, 91, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3607, 91, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3608, 91, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3609, 91, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Evžen Amler', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3610, 91, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3611, 91, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3612, 91, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3613, 91, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Martina Lexová', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3614, 91, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3615, 91, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3616, 91, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3617, 91, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Martina Lexová', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3618, 91, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3619, 91, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3620, 91, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3621, 91, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3622, 91, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3623, 91, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3624, 91, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3625, 91, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Lexová', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3626, 91, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3627, 91, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Lexová', 'holecste', '2023-03-10'),
(3628, 91, 5, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3629, 91, 5, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3630, 91, 5, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3631, 275, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3632, 275, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3633, 275, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Bruno Sopko', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3634, 275, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3635, 275, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3636, 275, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3637, 275, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3638, 275, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3639, 275, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3640, 275, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3641, 275, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3642, 275, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3643, 275, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3644, 275, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3645, 275, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3646, 275, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3647, 275, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3648, 275, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3649, 275, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3650, 275, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3651, 275, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3652, 275, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3653, 275, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3654, 275, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3655, 275, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'OŘ', 'holecste', '2023-03-10'),
(3656, 275, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3657, 275, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-03-10'),
(3658, 275, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3659, 275, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3660, 275, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-03-10'),
(3661, 399, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'Kuba Dytrich', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3662, 399, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3663, 399, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Hana Kárníková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3664, 399, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3665, 399, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3666, 399, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3667, 399, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Daniel Adamovský', 'Hana Kárníková', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3668, 399, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Hana Kárníková', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3669, 399, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Daniel Adamovský', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3670, 399, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Hana Kárníková', 'Martina Špičková', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3671, 399, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3672, 399, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Hana Kárníková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3673, 399, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3674, 399, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Hana Kárníková', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3675, 399, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3676, 399, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Hana Kárníková', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3677, 399, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Hana Kárníková', 'Markéta Růtová', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3678, 399, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3679, 399, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3680, 399, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3681, 399, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3682, 399, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Hana Kárníková', '', 'Martina Špičková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3683, 399, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Kuba Dytrich', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3684, 399, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Hana Kárníková', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3685, 399, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'Hana Kárníková', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3686, 399, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Hana Kárníková', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3687, 399, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3688, 399, 1, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3689, 399, 1, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3690, 399, 1, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-03-22'),
(3691, 269, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'Kuba Dytrich', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3692, 269, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3693, 269, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3694, 269, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3695, 269, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3696, 269, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3697, 269, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3698, 269, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vácha', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3699, 269, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Robert Wawerka', 'Martina Špičková', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3700, 269, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vácha', 'Martina Špičková', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3701, 269, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3702, 269, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Markéta Růtová', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3703, 269, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3704, 269, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vácha', 'Antonín Lupíšek', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3705, 269, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', 'Kuba Dytrich', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3706, 269, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Markéta Růtová', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3707, 269, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vácha', 'Robert Wawerka', 'všichni', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3708, 269, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3709, 269, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3710, 269, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3711, 269, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Kuba Dytrich', 'Robert Wawerka', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3712, 269, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vácha', 'Robert Wawerka', 'Markéta Růtová', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3713, 269, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Kuba Dytrich', 'Kuba Dytrich', 'Tomáš Vácha', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3714, 269, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3715, 269, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3716, 269, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3717, 269, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3718, 269, 3, 28, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3719, 269, 3, 29, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3720, 269, 3, 30, '', '', '', '', 'rutovmar', '2023-04-05'),
(3721, 81, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3722, 81, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3723, 81, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3724, 81, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3725, 81, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3726, 81, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3727, 81, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Jakub Dytrich', 'Michal Kuzmič', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3728, 81, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Michal Kuzmič', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3729, 81, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Jakub Dytrich', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3730, 81, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Michal Kuzmič', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3731, 81, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3732, 81, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3733, 81, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3734, 81, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Michal Kuzmič', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3735, 81, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina+ Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3736, 81, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Michal Kuzmič', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3737, 81, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Michal Kuzmič', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3738, 81, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3739, 81, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3740, 81, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3741, 81, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3742, 81, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Michal Kuzmič', '', 'Martina/Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3743, 81, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3744, 81, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Michal Kuzmič', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3745, 81, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Michal Kuzmič', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3746, 81, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Michal Kuzmič', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3747, 81, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3748, 81, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3749, 81, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3750, 81, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3751, 105, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3752, 105, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3753, 105, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/ D7.3 - Installation of PLURAL system in KASAVA (Czech', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3754, 105, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3755, 105, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Š.', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3756, 105, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3757, 105, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jan Včelák', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3758, 105, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3759, 105, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Š.', 'Robert Wawerka', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3760, 105, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Martina Š.', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3761, 105, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3762, 105, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3763, 105, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3764, 105, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3765, 105, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Š.', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3766, 105, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3767, 105, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Karolina', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3768, 105, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3769, 105, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Š.', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3770, 105, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3771, 105, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Š.', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3772, 105, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3773, 105, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3774, 105, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3775, 105, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Jan Včelák', 'tomeska1', '2023-05-02');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(3776, 105, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3777, 105, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Š.', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3778, 105, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3779, 105, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3780, 105, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3781, 80, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3782, 80, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3783, 80, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3784, 80, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3785, 80, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3786, 80, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3787, 80, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Zdeno Malík', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3788, 80, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zdeno Malík', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3789, 80, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Martin Volf', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3790, 80, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zdeno Malík', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3791, 80, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3792, 80, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zdeno Malík', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3793, 80, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3794, 80, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zdeno Malík', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3795, 80, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina+ Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3796, 80, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Zdeno Malík', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3797, 80, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zdeno Malík', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3798, 80, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3799, 80, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3800, 80, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3801, 80, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3802, 80, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zdeno Malík', '', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3803, 80, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3804, 80, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zdeno Malík', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3805, 80, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Zdeno Malík', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3806, 80, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zdeno Malík', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3807, 80, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3808, 80, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3809, 80, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3810, 80, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3811, 334, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3812, 334, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3813, 334, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3814, 334, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3815, 334, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3816, 334, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3817, 334, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Dan Adamovský', 'Lenka M. ', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3818, 334, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Lenka M. ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3819, 334, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Dan Adamovský', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3820, 334, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Lenka M. ', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3821, 334, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3822, 334, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Lenka M. ', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3823, 334, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3824, 334, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Lenka M. ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3825, 334, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3826, 334, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Lenka M. ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3827, 334, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Lenka M. ', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3828, 334, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3829, 334, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3830, 334, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3831, 334, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3832, 334, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Lenka M. ', '', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3833, 334, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3834, 334, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Lenka M. ', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3835, 334, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Lenka M. ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3836, 334, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Lenka M. ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3837, 334, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3838, 334, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3839, 334, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3840, 334, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3841, 369, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3842, 369, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3843, 369, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3844, 369, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3845, 369, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3846, 369, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3847, 369, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Julie', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3848, 369, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Julie', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3849, 369, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3850, 369, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Julie', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3851, 369, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3852, 369, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Julie', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3853, 369, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3854, 369, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Julie', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3855, 369, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3856, 369, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Julie', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3857, 369, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Julie', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3858, 369, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3859, 369, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3860, 369, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3861, 369, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3862, 369, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Julie', '', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3863, 369, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Julie', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3864, 369, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'není relevantní', '', 'není relevantní', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3865, 369, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'není relevantní', '', 'není relevantní', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3866, 369, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'není relevantní', '', 'není relevantní', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3867, 369, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'není relevantní', '', 'není relevantní', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3868, 369, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3869, 369, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3870, 369, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3871, 210, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3872, 210, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3873, 210, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3874, 210, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3875, 210, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Jakub D.', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3876, 210, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3877, 210, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Robert Wawerka', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3878, 210, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Robert Wawerka', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3879, 210, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Robert Wawerka', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3880, 210, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Robert Wawerka', 'Martina', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3881, 210, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3882, 210, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Robert Wawerka', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3883, 210, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3884, 210, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Robert Wawerka', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3885, 210, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina+karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3886, 210, 1, 16, 'Komunikace s koordinátorem', 'Robert (věcné, Admin - Karolina)', '', 'Karolina/Robert', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3887, 210, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Robert Wawerka', 'Karolina', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3888, 210, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3889, 210, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3890, 210, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3891, 210, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3892, 210, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Robert Wawerka', '', 'Martina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3893, 210, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Robert Wawerka', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3894, 210, 1, 24, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3895, 210, 1, 25, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3896, 210, 1, 26, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3897, 210, 1, 27, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3898, 210, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3899, 210, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3900, 210, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3901, 260, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová', 'BOARD', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3902, 260, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3903, 260, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Jára ', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3904, 260, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3905, 260, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3906, 260, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3907, 260, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Dostál', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3908, 260, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3909, 260, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Wawerka', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3910, 260, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dostál', 'Pospíšilová', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3911, 260, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3912, 260, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dostál', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3913, 260, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv - realizace', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3914, 260, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3915, 260, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3916, 260, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3917, 260, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dostál', 'Pospíšilová', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3918, 260, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál+Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3919, 260, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3920, 260, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3921, 260, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3922, 260, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3923, 260, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3924, 260, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3925, 260, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti - realizace', 'Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3926, 260, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3927, 260, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3928, 260, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3929, 260, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3930, 260, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3931, 185, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Pospíšilová/Tomešová', 'BOARD', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3932, 185, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Pospíšilová/Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3933, 185, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Pospíšilová/Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3934, 185, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Pospíšilová/Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3935, 185, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3936, 185, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Pospíšilová/Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3937, 185, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka', 'Dostál', 'Pospíšilová/Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3938, 185, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3939, 185, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Wawerka', 'Wawerka', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3940, 185, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3941, 185, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Pospíšilová/Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3942, 185, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dostál', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3943, 185, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv - realizace', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3944, 185, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dostál', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3945, 185, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3946, 185, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dostál', '', 'Pospíšilová/Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3947, 185, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dostál', 'Pospíšilová/Tomešová', 'Pospíšilová/Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3948, 185, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová/Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3949, 185, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšílová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3950, 185, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3951, 185, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová/Dytrich', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3952, 185, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dostál', '', 'd', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3953, 185, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3954, 185, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3955, 185, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti - ralizace', 'Tomešová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3956, 185, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dostál', '', 'Pospíšilová/Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3957, 185, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Dostál', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3958, 185, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3959, 185, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3960, 185, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3961, 173, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Tomešová ', 'BOARD', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3962, 173, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Tomešová ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3963, 173, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Tomešová /PM', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3964, 173, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Tomešová ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3965, 173, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3966, 173, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3967, 173, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Adamovský', 'Dobiášová', 'Tomešová ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3968, 173, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Dobiášová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3969, 173, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Adamovský', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3970, 173, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Dobiášová', 'Pospíšilová', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3971, 173, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Tomešová ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3972, 173, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Dobiášová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3973, 173, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv - realizace', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3974, 173, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Dobiášová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3975, 173, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3976, 173, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Dobiášová', '', 'Tomešová ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3977, 173, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Dobiášová', 'Tomešová ', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3978, 173, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3979, 173, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3980, 173, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3981, 173, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3982, 173, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Dobiášová', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3983, 173, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3984, 173, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Dobiášová', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3985, 173, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti - realizace', 'Tomešová ', '', 'Dobiášová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3986, 173, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Dobiášová', '', 'Tomešová ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3987, 173, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Tomešová ', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3988, 173, 5, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3989, 173, 5, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3990, 173, 5, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3991, 174, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Tomešová', 'BOARD', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3992, 174, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3993, 174, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Tomešová/PM', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3994, 174, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3995, 174, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3996, 174, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3997, 174, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf', 'Tywoniak', 'Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3998, 174, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(3999, 174, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Volf', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4000, 174, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'OŘ', 'Pospíšilová', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4001, 174, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Tomešová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4002, 174, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4003, 174, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv - realizace', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4004, 174, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4005, 174, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4006, 174, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4007, 174, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'Tomešová', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4008, 174, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4009, 174, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4010, 174, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4011, 174, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4012, 174, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'Pospíšilová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4013, 174, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4014, 174, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4015, 174, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti - realizace', 'Tomešová', '', 'Tywoniak', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4016, 174, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4017, 174, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Tomešová', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4018, 174, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4019, 174, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4020, 174, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4021, 142, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4022, 142, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4023, 142, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4024, 142, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4025, 142, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Š.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4026, 142, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4027, 142, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Kuba M.', 'Vašek N.', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4028, 142, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vašek N./Honza Šp.', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4029, 142, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Š.', 'Kuba M.', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4030, 142, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vašek N.', 'Martina Š.', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4031, 142, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4032, 142, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4033, 142, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4034, 142, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vašek N.', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4035, 142, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Š.', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4036, 142, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Karolina/Vašek N.', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4037, 142, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vašek N./Honza Šp.', 'Karolina', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4038, 142, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4039, 142, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Š.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4040, 142, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4041, 142, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Š.', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4042, 142, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vašek N.', '', 'Martina Š.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4043, 142, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4044, 142, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4045, 142, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Vašek N.', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4046, 142, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vašek N. ', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4047, 142, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Š.', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4048, 142, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4049, 142, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4050, 142, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-05-02'),
(4051, 338, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4052, 338, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4053, 338, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Kamil Novotný', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4054, 338, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4055, 338, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4056, 338, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4057, 338, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Jakub Maščuch', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4058, 338, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jakub Maščuch', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4059, 338, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4060, 338, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jakub Maščuch', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4061, 338, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4062, 338, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jakub Maščuch', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4063, 338, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4064, 338, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jakub Maščuch', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4065, 338, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4066, 338, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jakub Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4067, 338, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jakub Maščuch', 'Danka', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4068, 338, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4069, 338, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4070, 338, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4071, 338, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4072, 338, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jakub Maščuch', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4073, 338, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4074, 338, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jakub Maščuch', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4075, 338, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Jakub Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4076, 338, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jakub Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4077, 338, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4078, 338, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4079, 338, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4080, 338, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4081, 235, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4082, 235, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4083, 235, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Kamil Novotný', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4084, 235, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4085, 235, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4086, 235, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4087, 235, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'zatím Maščuch', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4088, 235, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'zatím Maščuch', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4089, 235, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'VRP', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4090, 235, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'zatím Maščuch', 'Martina', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4091, 235, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4092, 235, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'zatím Maščuch', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4093, 235, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4094, 235, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'zatím Maščuch', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4095, 235, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4096, 235, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zatím Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4097, 235, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'zatím Maščuch', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4098, 235, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4099, 235, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4100, 235, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4101, 235, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4102, 235, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'zatím Maščuch', '', 'Martina', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4103, 235, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4104, 235, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'zatím Maščuch', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4105, 235, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'zatím Maščuch', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4106, 235, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'zatím Maščuch', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4107, 235, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4108, 235, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4109, 235, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4110, 235, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4111, 235, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4112, 235, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4113, 235, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/Kamil Novotný', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4114, 235, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4115, 235, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4116, 235, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4117, 235, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Martina Špičková', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4118, 235, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4119, 235, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4120, 235, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4121, 235, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4122, 235, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4123, 235, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4124, 235, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4125, 235, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4126, 235, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4127, 235, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martina Špičková', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4128, 235, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4129, 235, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4130, 235, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4131, 235, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4132, 235, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4133, 235, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4134, 235, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4135, 235, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4136, 235, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4137, 235, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4138, 235, 3, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4139, 235, 3, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4140, 235, 3, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4141, 235, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4142, 235, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4143, 235, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/Kamil Novotný', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4144, 235, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4145, 235, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4146, 235, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4147, 235, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Martina Špičková', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4148, 235, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4149, 235, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4150, 235, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4151, 235, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4152, 235, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4153, 235, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4154, 235, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4155, 235, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4156, 235, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4157, 235, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Martina Špičková', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4158, 235, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4159, 235, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4160, 235, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4161, 235, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4162, 235, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4163, 235, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4164, 235, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4165, 235, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4166, 235, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4167, 235, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4168, 235, 4, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4169, 235, 4, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4170, 235, 4, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4171, 97, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Danka', 'BOARD', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4172, 97, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4173, 97, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Danka/Jakub Maščuch', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4174, 97, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4175, 97, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4176, 97, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4177, 97, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Jakub Maščuch', 'Zbyněk', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4178, 97, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zbyněk', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4179, 97, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina', 'Kuba M., Jakub Maščuch', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4180, 97, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zbyněk', 'Martina', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4181, 97, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4182, 97, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zbyněk', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4183, 97, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Danka', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4184, 97, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zbyněk', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4185, 97, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4186, 97, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4187, 97, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zbyněk', 'Danka', 'Martina', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4188, 97, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4189, 97, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4190, 97, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4191, 97, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4192, 97, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zbyněk, Danka', '', 'Martina', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4193, 97, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(4194, 97, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk, Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4195, 97, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Danka', '', 'Zbyněk', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4196, 97, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4197, 97, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina', '', 'Danka', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4198, 97, 3, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4199, 97, 3, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4200, 97, 3, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4201, 234, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4202, 234, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4203, 234, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/PM', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4204, 234, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4205, 234, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4206, 234, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4207, 234, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'Zbyněk Zelený', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4208, 234, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Zbyněk Zelený', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4209, 234, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'VRP', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4210, 234, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Zbyněk Zelený', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4211, 234, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4212, 234, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Zbyněk Zelený', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4213, 234, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4214, 234, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Zbyněk Zelený', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4215, 234, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4216, 234, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Zbyněk Zelený', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4217, 234, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Zbyněk Zelený', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4218, 234, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4219, 234, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4220, 234, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4221, 234, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4222, 234, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Zbyněk Zelený', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4223, 234, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4224, 234, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk Zelený', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4225, 234, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4226, 234, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Zbyněk Zelený', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4227, 234, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4228, 234, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4229, 234, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4230, 234, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4231, 150, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4232, 150, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4233, 150, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/Špale Jan', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4234, 150, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4235, 150, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4236, 150, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4237, 150, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Maščuch Jakub', 'Špale Jan', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4238, 150, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jan Špale', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4239, 150, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Maščuch Jakub', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4240, 150, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jan Špale', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4241, 150, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4242, 150, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jan Špale', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4243, 150, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4244, 150, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jan Špale', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4245, 150, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4246, 150, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jan Špale', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4247, 150, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jan Špale', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4248, 150, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4249, 150, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4250, 150, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4251, 150, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4252, 150, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jan Špale', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4253, 150, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4254, 150, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jan Špale', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4255, 150, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Špale Jan', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4256, 150, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jan Špale', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4257, 150, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4258, 150, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4259, 150, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4260, 150, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-11'),
(4261, 316, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4262, 316, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4263, 316, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/Michal Kuzmič', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4264, 316, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4265, 316, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4266, 316, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4267, 316, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Matuška, Kuzmič', 'Tomáš Matuška', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4268, 316, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Matuška', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4269, 316, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Matuška, Kuzmič', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4270, 316, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Matuška', 'Martina Špičková', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4271, 316, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4272, 316, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4273, 316, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4274, 316, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Matuška', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4275, 316, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4276, 316, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Matuška', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4277, 316, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Matuška', 'Daniela Stolařová', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4278, 316, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4279, 316, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4280, 316, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4281, 316, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4282, 316, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Matuška', '', 'Martina Špičková', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4283, 316, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4284, 316, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4285, 316, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Tomáš Matuška', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4286, 316, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Matuška', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4287, 316, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4288, 316, 1, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4289, 316, 1, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4290, 316, 1, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-18'),
(4291, 172, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Daniela Stolařová', 'BOARD', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4292, 172, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4293, 172, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Daniela Stolařová/PM', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4294, 172, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4295, 172, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4296, 172, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Daniela Stolařová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4297, 172, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška, Daniel Adamovský', 'Bořivoj Šourek', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4298, 172, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4299, 172, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Karolína Pospíšilová', 'Tomáš Matuška, Daniel Adamovský', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4300, 172, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Bořivoj Šourek', 'Karolína Pospíšilová', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4301, 172, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4302, 172, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Bořivoj Šourek', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4303, 172, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Daniela Stolařová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4304, 172, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Bořivoj Šourek', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4305, 172, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Karolína Pospíšilová', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4306, 172, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Bořivoj Šourek', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4307, 172, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Bořivoj Šourek', 'Daniela Stolařová', 'Karolína Pospíšilová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4308, 172, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Daniela Stolařová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4309, 172, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4310, 172, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Daniela Stolařová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4311, 172, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4312, 172, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Bořivoj Šourek', '', 'Karolína Pospíšilová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4313, 172, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4314, 172, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Bořivoj Šourek', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4315, 172, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Daniela Stolařová', '', 'Bořivoj Šourek', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4316, 172, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Bořivoj Šourek', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4317, 172, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Karolína Pospíšilová', '', 'Daniela Stolařová', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4318, 172, 2, 28, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4319, 172, 2, 29, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4320, 172, 2, 30, '', '', '', '', 'stoladan', '2023-05-26'),
(4321, 314, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4322, 314, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4323, 314, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4324, 314, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4325, 314, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4326, 314, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4327, 314, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Terka Pavlů', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4328, 314, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Terka Pavlů', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4329, 314, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martin Volf', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4330, 314, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Terka Pavlů', 'Martina Špičková', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4331, 314, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4332, 314, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Terka Pavlů', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4333, 314, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4334, 314, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Terka Pavlů', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4335, 314, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková + Karolina (výkazy)', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4336, 314, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Terka Pavlů/Karolina (admin)', '', 'Karolina/Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4337, 314, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Terka Pavlů', 'Karolina', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4338, 314, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4339, 314, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4340, 314, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4341, 314, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Jakub Dytrich', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4342, 314, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Terka Pavlů', '', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4343, 314, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4344, 314, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Terka Pavlů', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4345, 314, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4346, 314, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Terka Pavlů', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4347, 314, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4348, 314, 1, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4349, 314, 1, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4350, 314, 1, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4351, 314, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Karolina', 'BOARD', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4352, 314, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4353, 314, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Karolina/PM', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4354, 314, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4355, 314, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4356, 314, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4357, 314, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Martin Volf', 'Terka Pavlů', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4358, 314, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Terka Pavlů', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4359, 314, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Martin Volf', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4360, 314, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Terka Pavlů', 'Martina Špičková', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4361, 314, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4362, 314, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Terka Pavlů', '', 'Karolina', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4363, 314, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Karolina', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4364, 314, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Terka Pavlů', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4365, 314, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4366, 314, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Terka Pavlů/Karolina (admin)', '', 'Karolina/Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4367, 314, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Terka Pavlů', 'Karolina', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4368, 314, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4369, 314, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4370, 314, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Karolina', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4371, 314, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Jakub Dytrich', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4372, 314, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Terka Pavlů + Karolina', '', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4373, 314, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Terka Pavlů', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4374, 314, 2, 24, 'Příprava výkazů práce', 'Karolina', 'Terka Pavlů', 'Martina Špičková', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4375, 314, 2, 25, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4376, 314, 2, 26, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4377, 314, 2, 27, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4378, 314, 2, 28, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4379, 314, 2, 29, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4380, 314, 2, 30, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-06-09'),
(4381, 322, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4382, 322, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4383, 322, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Michal Tobiáš', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4384, 322, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4385, 322, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4386, 322, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4387, 322, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Tomáš Matuška', 'Michal Tobiáš', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4388, 322, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Michal Tobiáš', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4389, 322, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Tomáš Matuška', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4390, 322, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Michal Tobiáš', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4391, 322, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4392, 322, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Michal Tobiáš', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4393, 322, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4394, 322, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Michal Tobiáš', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4395, 322, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4396, 322, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Michal Tobiáš', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4397, 322, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Michal Tobiáš', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4398, 322, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4399, 322, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4400, 322, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4401, 322, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4402, 322, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Michal Tobiáš', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4403, 322, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4404, 322, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Michal Tobiáš', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4405, 322, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Michal Tobiáš', 'holecste', '2023-06-12'),
(4406, 322, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Michal Tobiáš', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4407, 322, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-12'),
(4408, 322, 1, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4409, 322, 1, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4410, 322, 1, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-12'),
(4411, 323, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4412, 323, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4413, 323, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4414, 323, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4415, 323, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4416, 323, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4417, 323, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4418, 323, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4419, 323, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4420, 323, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jiří Dostál', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4421, 323, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4422, 323, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4423, 323, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4424, 323, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4425, 323, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4426, 323, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jiří Dostál', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4427, 323, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jiří Dostál', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4428, 323, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4429, 323, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4430, 323, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4431, 323, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4432, 323, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jiří Dostál', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4433, 323, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4434, 323, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4435, 323, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4436, 323, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4437, 323, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4438, 323, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4439, 323, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4440, 323, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4441, 323, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Markéta Růtová', 'BOARD', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4442, 323, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4443, 323, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Markéta Růtová/Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4444, 323, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4445, 323, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4446, 323, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4447, 323, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4448, 323, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4449, 323, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4450, 323, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Jiří Dostál', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4451, 323, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4452, 323, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4453, 323, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Markéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4454, 323, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Jiří Dostál', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4455, 323, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4456, 323, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Jiří Dostál', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4457, 323, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Jiří Dostál', 'Markéta Růtová', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4458, 323, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4459, 323, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4460, 323, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4461, 323, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4462, 323, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Jiří Dostál', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4463, 323, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4464, 323, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4465, 323, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Markéta Růtová', '', 'Jiří Dostál', 'holecste', '2023-06-15'),
(4466, 323, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Jiří Dostál', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4467, 323, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Markéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4468, 323, 3, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4469, 323, 3, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4470, 323, 3, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4471, 253, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4472, 253, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4473, 253, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4474, 253, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4475, 253, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4476, 253, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4477, 253, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4478, 253, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4479, 253, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4480, 253, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta Jan', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4481, 253, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4482, 253, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4483, 253, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4484, 253, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4485, 253, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4486, 253, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pošta Jan', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4487, 253, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta Jan', 'Štěpánka Holečková', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4488, 253, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4489, 253, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4490, 253, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4491, 253, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4492, 253, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta Jan', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4493, 253, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4494, 253, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4495, 253, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4496, 253, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4497, 253, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4498, 253, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4499, 253, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4500, 253, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4501, 253, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Makéta Růtová', 'BOARD', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4502, 253, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Makéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4503, 253, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Makéta Růtová/Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4504, 253, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Makéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4505, 253, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4506, 253, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4507, 253, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4508, 253, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4509, 253, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Pošta Jan', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4510, 253, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta Jan', 'Martina Špičková', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4511, 253, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Makéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4512, 253, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4513, 253, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Makéta Růtová', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4514, 253, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta Jan', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4515, 253, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4516, 253, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'Makéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4517, 253, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta Jan', 'Makéta Růtová', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4518, 253, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4519, 253, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4520, 253, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4521, 253, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4522, 253, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta Jan', '', 'Martina Špičková', 'holecste', '2023-06-15'),
(4523, 253, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4524, 253, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4525, 253, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Makéta Růtová', '', 'Pošta Jan', 'holecste', '2023-06-15'),
(4526, 253, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta Jan', '', 'Makéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4527, 253, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Makéta Růtová', 'holecste', '2023-06-15'),
(4528, 253, 3, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4529, 253, 3, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4530, 253, 3, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-06-15'),
(4531, 288, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'BOARD', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4532, 288, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4533, 288, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Vlasatá Barbora', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4534, 288, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4535, 288, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Špičková Martina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4536, 288, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4537, 288, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Volf Martin', 'Pešta Jan', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4538, 288, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pešta Jan', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4539, 288, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Špičková Martina', 'Volf Martin', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4540, 288, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pešta Jan', 'Špičková Martina', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4541, 288, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4542, 288, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pešta Jan', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4543, 288, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4544, 288, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pešta Jan', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4545, 288, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Špičková Martina', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4546, 288, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pešta Jan', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4547, 288, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pešta Jan', 'Reist Kristina', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4548, 288, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4549, 288, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Špičková Martina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4550, 288, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4551, 288, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Špičková Martina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4552, 288, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pešta Jan', '', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4553, 288, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4554, 288, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pešta Jan', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4555, 288, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Pešta Jan', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4556, 288, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pešta Jan', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4557, 288, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Špičková Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4558, 288, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4559, 288, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4560, 288, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-26'),
(4561, 143, 3, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Kristina Reist', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4562, 143, 3, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4563, 143, 3, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Kristina Reist/Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4564, 143, 3, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4565, 143, 3, 5, 'Příprava smluv', 'Martina Špičková', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4566, 143, 3, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4567, 143, 3, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4568, 143, 3, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pavel Mlejnek', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4569, 143, 3, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Martina Špičková', 'Robert Wawerka', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4570, 143, 3, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pavel Mlejnek', 'Martina Špičková', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4571, 143, 3, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4572, 143, 3, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4573, 143, 3, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Kristina Reist', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4574, 143, 3, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pavel Mlejnek', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4575, 143, 3, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Martina Špičková', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4576, 143, 3, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pavel Mlejnek', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4577, 143, 3, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pavel Mlejnek', 'Kristina Reist', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4578, 143, 3, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4579, 143, 3, 19, 'Evidence nákladů', 'Martina Špičková', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4580, 143, 3, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4581, 143, 3, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Martina Špičková', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4582, 143, 3, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pavel Mlejnek', '', 'Martina Špičková', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4583, 143, 3, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4584, 143, 3, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pavel Mlejnek', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4585, 143, 3, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Kristina Reist', '', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4586, 143, 3, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pavel Mlejnek', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4587, 143, 3, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Martina Špičková', '', 'Kristina Reist', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4588, 143, 3, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4589, 143, 3, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4590, 143, 3, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-06-30'),
(4591, 277, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Štěpánka Holečková', 'BOARD', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4592, 277, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4593, 277, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Štěpánka Holečková/PM', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11');
INSERT INTO `projekt_role_odpovednosti` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `id_odpovednosti`, `text_odpovednosti`, `odpovedna_osoba`, `schvalujici_osoba`, `informovana_osoba`, `editoval_kdo`, `editoval_kdy`) VALUES
(4594, 277, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4595, 277, 2, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4596, 277, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Štěpánka Holečková', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4597, 277, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-07-11'),
(4598, 277, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4599, 277, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'FO', 'Robert Wawerka', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4600, 277, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'FO', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4601, 277, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4602, 277, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4603, 277, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Štěpánka Holečková', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4604, 277, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4605, 277, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4606, 277, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-07-11'),
(4607, 277, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'Martina Lexová', 'FO', 'holecste', '2023-07-11'),
(4608, 277, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4609, 277, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4610, 277, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Štěpánka Holečková', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4611, 277, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4612, 277, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'FO', 'holecste', '2023-07-11'),
(4613, 277, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4614, 277, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4615, 277, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Štěpánka Holečková', '', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'holecste', '2023-07-11'),
(4616, 277, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-07-11'),
(4617, 277, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'Štěpánka Holečková', 'holecste', '2023-07-11'),
(4618, 277, 2, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4619, 277, 2, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4620, 277, 2, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-07-11'),
(4621, 272, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina ', 'BOARD', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4622, 272, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina ', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4623, 272, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina /PM', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4624, 272, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina ', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4625, 272, 2, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4626, 272, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4627, 272, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Wawerka, Volf', 'Vácha', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4628, 272, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Vácha', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4629, 272, 2, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Dytrich', 'Wawerka', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4630, 272, 2, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Vácha', 'Wawerka', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4631, 272, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina ', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4632, 272, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Vácha', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4633, 272, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4634, 272, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Vácha', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4635, 272, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Dytrich', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4636, 272, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Vácha', '', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4637, 272, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Vácha', 'Reist Kristina ', 'Dytrich', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4638, 272, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4639, 272, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'Dytrich', '', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4640, 272, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4641, 272, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Dytrich', '', 'Vácha, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4642, 272, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Vácha', '', 'Dytrich, Wawerka, Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4643, 272, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4644, 272, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4645, 272, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina ', '', 'Vácha', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4646, 272, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Vácha', '', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4647, 272, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Dytrich', '', 'Reist Kristina ', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4648, 272, 2, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4649, 272, 2, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4650, 272, 2, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4651, 279, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Reist Kristina', 'BOARD', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4652, 279, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4653, 279, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'Reist Kristina/Kuzmic Michal', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4654, 279, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4655, 279, 1, 5, 'Příprava smluv', 'Špičková Martina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4656, 279, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4657, 279, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Dytrich Jakub', 'Kuzmic Michal', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4658, 279, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Kuzmic Michal', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4659, 279, 1, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Špičková Martina', 'Dytrich Jakub', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4660, 279, 1, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Kuzmic Michal', 'Špičková Martina', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4661, 279, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4662, 279, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Kuzmic Michal', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4663, 279, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Reist Kristina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4664, 279, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Kuzmic Michal', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4665, 279, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Špičková Martina', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4666, 279, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Kuzmic Michal', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4667, 279, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Kuzmic Michal', 'Reist Kristina', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4668, 279, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4669, 279, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'Špičková Martina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4670, 279, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4671, 279, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Špičková Martina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4672, 279, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Kuzmic Michal', '', 'Špičková Martina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4673, 279, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4674, 279, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Kuzmic Michal', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4675, 279, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Reist Kristina', '', 'Kuzmic Michal', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4676, 279, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Kuzmic Michal', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4677, 279, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Špičková Martina', '', 'Reist Kristina', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4678, 279, 1, 28, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4679, 279, 1, 29, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4680, 279, 1, 30, '', '', '', '', 'reistkri', '2023-07-13'),
(4681, 472, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'machdavi', 'BOARD', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4682, 472, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4683, 472, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4684, 472, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4685, 472, 1, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4686, 472, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4687, 472, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'zahrap10', 'OŘ', 'machdavi', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4688, 472, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4689, 472, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'FO', 'zahrap10', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4690, 472, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'OŘ', 'FO', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4691, 472, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4692, 472, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4693, 472, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4694, 472, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4695, 472, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4696, 472, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'machdavi', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4697, 472, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'PA FO VRP', 'zahrap10', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4698, 472, 1, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4699, 472, 1, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4700, 472, 1, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4701, 472, 1, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4702, 472, 1, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4703, 472, 1, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4704, 472, 1, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4705, 472, 1, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4706, 472, 1, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4707, 472, 1, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4708, 472, 1, 28, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4709, 472, 1, 29, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'zahrap10', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4710, 472, 1, 30, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4711, 472, 1, 31, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4712, 472, 1, 32, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'OŘ', 'machdavi', '2023-07-21'),
(4713, 404, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'zuzansch', 'BOARD', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4714, 404, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4715, 404, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4716, 404, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'zuzansch', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4717, 404, 1, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4718, 404, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4719, 404, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'adamodan', 'maierlen', 'stoladan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4720, 404, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'maierlen', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4721, 404, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'dytrijak', 'adamodan', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4722, 404, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'maierlen', 'dytrijak', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4723, 404, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4724, 404, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'maierlen', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4725, 404, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4726, 404, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'maierlen', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4727, 404, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4728, 404, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'stoladan', '', 'OŘ/PA', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4729, 404, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'maierlen', 'stoladan', 'adamodan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4730, 404, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'maierlen', 'dytrijak', 'adamodan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4731, 404, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'maierlen', 'adamodan', 'adamodan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4732, 404, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4733, 404, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4734, 404, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4735, 404, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4736, 404, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'maierlen', '', 'VRP/FO', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4737, 404, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4738, 404, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4739, 404, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'stoladan', '', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4740, 404, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', '', 'stoladan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4741, 404, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'dytrijak', '', 'stoladan', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4742, 404, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'stoladan', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4743, 404, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'adamodan', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4744, 404, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4745, 404, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'maierlen', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4746, 404, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'maierlen', 'PM/FO', 'maierlen', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4747, 404, 1, 35, '', '', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4748, 404, 1, 36, '', '', '', '', 'zuzansch', '2023-08-07'),
(4749, 404, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'zuzansch', 'BOARD', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4750, 404, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'zuzansch', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4751, 404, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4752, 404, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'zuzansch', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4753, 404, 2, 5, 'Příprava smluv', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4754, 404, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4755, 404, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'adamodan', 'maierlen', 'zuzansch', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4756, 404, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'maierlen', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4757, 404, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'dytrijak', 'adamodan', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4758, 404, 2, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'maierlen', 'dytrijak', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4759, 404, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'zuzansch', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4760, 404, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'maierlen', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4761, 404, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4762, 404, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'maierlen', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4763, 404, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4764, 404, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'zuzansch', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4765, 404, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'maierlen', 'zuzansch', 'adamodan', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4766, 404, 2, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'maierlen', 'dytrijak', 'adamodan', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4767, 404, 2, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'maierlen', 'adamodan', 'adamodan', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4768, 404, 2, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4769, 404, 2, 21, 'Evidence nákladů', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4770, 404, 2, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4771, 404, 2, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4772, 404, 2, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'maierlen', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4773, 404, 2, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4774, 404, 2, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4775, 404, 2, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'zuzansch', '', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4776, 404, 2, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'maierlen', '', 'zuzansch', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4777, 404, 2, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'dytrijak', '', 'zuzansch', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4778, 404, 2, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'zuzansch', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4779, 404, 2, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'adamodan', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4780, 404, 2, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4781, 404, 2, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'maierlen', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4782, 404, 2, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'maierlen', 'PM/FO', 'maierlen', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4783, 404, 2, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4784, 404, 2, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-07'),
(4785, 178, 4, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4786, 178, 4, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4787, 178, 4, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'postajan', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4788, 178, 4, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4789, 178, 4, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4790, 178, 4, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4791, 178, 4, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta ', 'Pošta', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'holecste', '2023-08-09'),
(4792, 178, 4, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4793, 178, 4, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta ', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4794, 178, 4, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta ', 'Pospíšilová', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4795, 178, 4, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4796, 178, 4, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4797, 178, 4, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4798, 178, 4, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4799, 178, 4, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4800, 178, 4, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Pošta ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4801, 178, 4, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta ', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4802, 178, 4, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4803, 178, 4, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pošta. Pospíšilová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4804, 178, 4, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4805, 178, 4, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta/Lexová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4806, 178, 4, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta ', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'holecste', '2023-08-09'),
(4807, 178, 4, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4808, 178, 4, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4809, 178, 4, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4810, 178, 4, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Mrkvičková ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4811, 178, 4, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4812, 178, 4, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4813, 178, 4, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4814, 178, 4, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4815, 178, 4, 31, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4816, 178, 4, 32, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4817, 178, 4, 33, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4818, 178, 4, 34, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4819, 178, 4, 35, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4820, 178, 4, 36, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4821, 178, 5, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'Mrkvičková ', 'BOARD', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4822, 178, 5, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4823, 178, 5, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PO, FO)', 'postajan', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4824, 178, 5, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4825, 178, 5, 5, 'Příprava smluv', 'Dytrich', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4826, 178, 5, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4827, 178, 5, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'Pošta ', 'Pošta', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'holecste', '2023-08-09'),
(4828, 178, 5, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'Pošta ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4829, 178, 5, 9, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- mzdové náklady', 'Pospíšilová', 'Pošta ', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4830, 178, 5, 10, 'Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání- nemzdové náklady', 'Pošta ', 'Pospíšilová', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4831, 178, 5, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'Mrkvičková ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4832, 178, 5, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4833, 178, 5, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4834, 178, 5, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'Pošta ', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4835, 178, 5, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'Pospíšilová', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4836, 178, 5, 16, 'Komunikace s ŘO', 'Pospíšilová/Mrkvičková', '', 'Pošta ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4837, 178, 5, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'Pošta ', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'Pospíšilová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4838, 178, 5, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4839, 178, 5, 19, 'Evidence nákladů', 'Pospíšilová', '', 'Pošta. Pospíšilová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4840, 178, 5, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4841, 178, 5, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'Pospíšilová', '', 'Pošta/Lexová', 'holecste', '2023-08-09'),
(4842, 178, 5, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'Pošta ', '', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'holecste', '2023-08-09'),
(4843, 178, 5, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4844, 178, 5, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4845, 178, 5, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'Mrkvičková ', '', 'Pošta', 'holecste', '2023-08-09'),
(4846, 178, 5, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'Pošta ', '', 'Mrkvičková ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4847, 178, 5, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'Pospíšilová', '', 'Mrkvičková ', 'holecste', '2023-08-09'),
(4848, 178, 5, 28, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4849, 178, 5, 29, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4850, 178, 5, 30, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4851, 178, 5, 31, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4852, 178, 5, 32, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4853, 178, 5, 33, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4854, 178, 5, 34, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4855, 178, 5, 35, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4856, 178, 5, 36, '', '', '', '', 'holecste', '2023-08-09'),
(4857, 370, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'tomeska1', 'BOARD', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4858, 370, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4859, 370, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4860, 370, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4861, 370, 1, 5, 'Příprava smluv', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4862, 370, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4863, 370, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'volfmar3', 'snehomic', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4864, 370, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'snehomic', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4865, 370, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'spickma2', 'volfmar3', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4866, 370, 1, 10, 'Ostatní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'snehomic', 'spickma2', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4867, 370, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'tomeska1', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4868, 370, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'snehomic', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4869, 370, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4870, 370, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'snehomic', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4871, 370, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4872, 370, 1, 16, 'Komunikace s koordinátorem', 'snehomic', '', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4873, 370, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'snehomic', 'tomeska1', 'volfmar3', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4874, 370, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'snehomic', 'spickma2', 'volfmar3', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4875, 370, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'snehomic', 'volfmar3', 'volfmar3', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4876, 370, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4877, 370, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'spickma2', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4878, 370, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'tomeska1', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4879, 370, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'dytrijak', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4880, 370, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'snehomic', '', 'VRP/FO', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4881, 370, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4882, 370, 1, 26, '', '', '', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4883, 370, 1, 27, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4884, 370, 1, 28, '', 'snehomic', '', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4885, 370, 1, 29, '', '', '', 'tomeska1', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4886, 370, 1, 30, 'Přidělení přístupů do projektového řízení', 'spickma2', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4887, 370, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'volfmar3', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4888, 370, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4889, 370, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'snehomic', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4890, 370, 1, 34, '', 'spickma2', 'PM/FO', 'snehomic', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4891, 370, 1, 35, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4892, 370, 1, 36, '', '', '', '', 'tomeska1', '2023-08-31'),
(4893, 472, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'machdavi', 'BOARD', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4894, 472, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4895, 472, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4896, 472, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4897, 472, 2, 5, 'Příprava smluv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4898, 472, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4899, 472, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'machdavi', 'OŘ', 'machdavi', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4900, 472, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4901, 472, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'FO', 'machdavi', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4902, 472, 2, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'OŘ', 'FO', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4903, 472, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4904, 472, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4905, 472, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4906, 472, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4907, 472, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4908, 472, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'machdavi', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4909, 472, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu', 'OŘ', 'PA FO VRP', 'machdavi', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4910, 472, 2, 18, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4911, 472, 2, 19, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4912, 472, 2, 20, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4913, 472, 2, 21, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4914, 472, 2, 22, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4915, 472, 2, 23, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4916, 472, 2, 24, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4917, 472, 2, 25, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4918, 472, 2, 26, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4919, 472, 2, 27, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4920, 472, 2, 28, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4921, 472, 2, 29, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'machdavi', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4922, 472, 2, 30, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4923, 472, 2, 31, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4924, 472, 2, 32, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'OŘ', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4925, 472, 2, 33, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4926, 472, 2, 34, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4927, 472, 2, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4928, 472, 2, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-08-31'),
(4929, 264, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'PA', 'BOARD', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4930, 264, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4931, 264, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'PA/PM', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4932, 264, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4933, 264, 1, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4934, 264, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4935, 264, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'OŘ', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4936, 264, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'OŘ', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4937, 264, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'FO', 'VRP', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4938, 264, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'OŘ', 'FO', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4939, 264, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4940, 264, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4941, 264, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4942, 264, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4943, 264, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4944, 264, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'OŘ/PA', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4945, 264, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'OŘ', 'PA', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4946, 264, 1, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'OŘ', 'FO', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4947, 264, 1, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'OŘ', 'VRP', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4948, 264, 1, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4949, 264, 1, 21, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4950, 264, 1, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4951, 264, 1, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4952, 264, 1, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'OŘ', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4953, 264, 1, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4954, 264, 1, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4955, 264, 1, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'PA', '', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4956, 264, 1, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'OŘ', '', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4957, 264, 1, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4958, 264, 1, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4959, 264, 1, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'VRP', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4960, 264, 1, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4961, 264, 1, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'OŘ', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4962, 264, 1, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'OŘ', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4963, 264, 1, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4964, 264, 1, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4965, 264, 2, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'PA', 'BOARD', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4966, 264, 2, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4967, 264, 2, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'PA/PM', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4968, 264, 2, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4969, 264, 2, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4970, 264, 2, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4971, 264, 2, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'machdavi', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4972, 264, 2, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'machdavi', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4973, 264, 2, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'FO', 'VRP', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4974, 264, 2, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'machdavi', 'FO', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4975, 264, 2, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4976, 264, 2, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'machdavi', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4977, 264, 2, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4978, 264, 2, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4979, 264, 2, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4980, 264, 2, 16, 'Komunikace s ŘO', 'machdavi', '', 'OŘ/PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4981, 264, 2, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'machdavi', 'PA', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4982, 264, 2, 18, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje FO)', 'machdavi', 'FO', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4983, 264, 2, 19, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje VRP)', 'machdavi', 'VRP', 'VRP', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4984, 264, 2, 20, 'Formální příprava administrace změn projektu (rozpočtu)', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4985, 264, 2, 21, 'Evidence nákladů', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4986, 264, 2, 22, 'Pravidelná revize projektu - plnění výstupů (kontrola a návrh změn)', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4987, 264, 2, 23, 'Pravidelná revize projektu -finanční řízení projektu (kontrola a návrh změn)', 'FO', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4988, 264, 2, 24, 'Průběžná analýza rizik - návrh změn', 'machdavi', '', 'VRP/FO', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4989, 264, 2, 25, 'Rozhodnutí o řešení rizik vyššího řádu', 'BOARD', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4990, 264, 2, 26, 'Kontrola a kompletace a odeslání zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4991, 264, 2, 27, 'Vypracování admin. části zpráv o udržitelnosti', 'PA', '', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4992, 264, 2, 28, 'Vypracování vědecké části zpráv o udržitelnosti', 'machdavi', '', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4993, 264, 2, 29, 'Vypracování  finančních výkazů zpráv o udržitelnosti', 'FO', '', 'PA', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4994, 264, 2, 30, 'Přidělení přístupů do sdílených složek', 'PA', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4995, 264, 2, 31, 'Jednání o rozdělení duševního vlastnictví projektu (podmínky smluv o VV, licenční smlouvy)', '', 'VRP', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4996, 264, 2, 32, 'Zodpovědnost za follow up z interního hodnocení výsledků', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4997, 264, 2, 33, 'Zodpovědnost za PR projektu (komunikace, diseminace)', 'machdavi', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4998, 264, 2, 34, 'Zadávání finanční částí průběžných/závěrečných zpráv do systémů poskytovatele', 'PM/FO', 'PM/FO', 'machdavi', 'machdavi', '2023-09-01'),
(4999, 264, 2, 35, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(5000, 264, 2, 36, '', '', '', '', 'machdavi', '2023-09-01'),
(5001, 403, 1, 1, 'Informování o (ne)úspěšnosti projektu', 'stoladan', 'BOARD', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5002, 403, 1, 2, 'Upravení stavu v EZOP', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5003, 403, 1, 3, 'Svolat iniciační schůzku projektu (účastníci: řešitel, vedoucí RP, PM, FO)', 'stoladan', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5004, 403, 1, 4, 'Připravit a uložit veškeré formální podklady k projektu na sdílený Cloud do 14 dnů od iniciační schůzky.', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5005, 403, 1, 5, 'Příprava smluv', 'BOARD', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5006, 403, 1, 6, 'Zajištění podpisů smluv', 'stoladan', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5007, 403, 1, 7, 'Alokovat osoby a mzdové náklady na projekt (sestavení vědeckého týmu)', 'VRP', 'pospika4', 'stoladan', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5008, 403, 1, 8, 'Plnění vědeckých výstupů projektu', 'pospika4', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5009, 403, 1, 9, 'Osobní náklady - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'spickma2', 'VRP', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5010, 403, 1, 10, 'Ostatní nákaldy - Dodržovat rozpočet, jeho čerpání podle pravidel a vyčerpání', 'pospika4', 'spickma2', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5011, 403, 1, 11, 'Aktualizovat projektové řízení', 'stoladan', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5012, 403, 1, 12, 'Kontrola a kompletace a odeslání monitorovací zprávy', 'pospika4', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5013, 403, 1, 13, 'Vypracování admin. části monitorovacích zpráv', 'stoladan', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5014, 403, 1, 14, 'Vypracování vědecké části monitorovacích zpráv', 'pospika4', '', '', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5015, 403, 1, 15, 'Vypracování finančních výkazů monitorovacích zpráv', 'spickma2', '', 'pospika4', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5016, 403, 1, 16, 'Komunikace s ŘO', 'stoladan', '', 'OŘ/PA', 'stoladan', '2023-09-11'),
(5017, 403, 1, 17, 'Navrhování změn projektu, rozpočtu (schvaluje PA)', 'pospika4', 'stoladan', 'VRP', 'stoladan', '2023-09-11');
