Čerpání prostředků: Nedočerpává se ve mzdách - na RP0 a RP2 - je potřeba dát dohromady jak se čerpají PM vs. vyplacené mzdy a kdyžtak zažádat o navýšení PM v projektu. Zbývá cestovné, ale to se může utratit z něco jiného, času 
Plnění výsledků: prefeasibility study Kladno Sletiště - největší výstup, ale není deliverable
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: čerpání mezd vs člověkoměsíce, kdyby nás PO osočil, že děláme málo, ale výsledky jsou, plus celý COST
Ostatní: (přesah projektu do jiných) - do COST na PED
Účastníci (partneři):  kooradinace ok, pravidelné schůzky jsou
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)
            