Čerpání prostředků: VO4 nad, VO1 dotahuje; dohromady méně, než je třeba
Plnění výsledků: dobíhá dlouhodobé měření, vyhodnocuje VO1; akustika vyšla, požár též; chybí článek TZB info
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno doladit licenčku; dohodnout se, co VO4 chce z projektu; bude cílit spíše na zahraniční trhy (u nás dlouhé certifikační procesy); PR - Martin článek Volyně
Rizika: viz analýza rizik
Ostatní: (přesah projektu do jiných):ne
Účastníci (partneři): ok 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): schůzky již méně (není tolik potřeba)
            