Čerpání prostředků: v červnu dojde k přesunu lidí, aby čerpání sedělo - rozpočet je fluidní uvnitř jednotlivých WP
Plnění výsledků: nevedeme žádný celý WP, ve WP2 Citylab Prague vedeme akorát task, děláme monitoring několika budov (5), budou vznikat doporučení, ostatní WP mají dávat doporučení (metodiky), aby se to podle nich dělalo - v tuhle chvíli je tam trochu zmatek. V září 10.-11. bude na UCEEB General Assembly.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podáváme patent na Hybridní zelenou střechu, veškeré původcovství za námi - hlavně v rámci SIC projektu, na Substrát s recyklátem máme Fužit (z Revozim), který vstupuje do tohohle projektu, bude se ladit, bude vznikat registrace, aby se dal v ČR podávat (s firmou BBkom). Licenční smlouva ještě není udělaná, ještě se jedná a testuje.
Rizika: viz tabulka
Ostatní: (přesah projektu do jiných) 1) směr substrátů, 2) možná spolupráce s IPR
Účastníci (partneři):  Ecoten (viz rizika)
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou
            