Čerpání prostředků: na konci dle predikce zbyde 95 000; travel costs - vyčerpá se (Berlin, konference - dvoudenní, 2/25, pojede více členů týmu...), též se bude čerpat na publication (v plánu články); trainings - chystají se final workshopy; ohlídat nazdrojování Tondy (design final workshopů, odborný garant)
Plnění výsledků: guidelines splněno, stále probíhá příprava tréninkových materiálů (mělo být v březnu, v podstatě hotovo, vyšperkovává se); pilotní workshopy - poslední v červnu; final workshop - příští rok; 15 workshopů - až s koncem projektu
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): v rámci stanovených výstupů;v plánu publikace + účasti na konferencích (IEA EBC Annex 89 - prezentace výstupů projektu); vědecké výstupy jsou, ale ne ve smyslu aplikovaných výsledků; uplatnění: Recyklační akademie (highlight projektu) - mohla by být dlouhodobějšího formátu
Rizika: zůstávají stejná, viz analýza rizik
Ostatní: (přesah projektu do jiných): bude navazovat projekt v rámci výzvy Life (selektivní demolice)
Účastníci (partneři): ok, sem tam nutno hlídat (viz analýza rizik) 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): týdenní frekvence; konsorcium - online měsíčně, prezenčně - cca po 6 měsících; 
            