V důsledku rozšíření koronaviru SARS-CoV-2 v ČR byl omezen provoz Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Od 17.3. byl vedením centra nařízen homeoffice a práce v mechanických laboratořích musely být omezeny. Z toho důvodu se prodlouží doba řešení podetapy 2.2 Návrh výpočtového modelu a podetapa 2.3 Definování parametrů a skladeb stropních dílců pro další ověření akustických a požárních vlastností a to přibližně o tři měsíce. Na základě koordinační schůzky ze dne 26. 10. 2020. bylo rozhodnuto o podání žádosti na přesun začátku podetapy 2.7 Akustické zkoušky vybraných stropních dílců a 2.8 První fáze požárních zkoušek vybraných stropních dílců, které původně měly začít v říjnu 2020 na leden 2021. Žádáme o přesun prostředků ve výši 572.600,- Kč z roku 2020 do roku 2021 u ČVUT v Praze a přesun prostředků náklady na subdodávky u Zlínských staveb z roku 2020 do roku 2021.Tato změna nebude mít vliv na konečný termín a splnění vytyčených výsledků projektu.