Čerpání prostředků: projekt je za UCEEB čerpán dle plánu, nevíme jak čerpá fakulta, ale byl vznesen požadavek (1.9. email) na dodání podkladů o aktuálním čerpání FSV (K. ŠEPS)
Plnění výsledků: výsledky UCEEB, budou splněny dle harmonogramu. Za fakultu chybí výsledek Metodika - byl vznesen dotaz,zda budou schopni dodat výsledek včas. čekáme na vyjádření.
Využití výsledků : plánuje se oponentura na UCEEB, bude se účasnit i AZS98. AZS plánuje výsledky komerčně využívat. Představí na oponentuře. Nutno uzavřít smlouvu o rozdělení práv k výsledkům. 1.9. byla požádána J. Komárková, aby zaslala návrh smlouvy. 
Rizika: FSV- nevíme, zda splní jejich závazky v projektu

Účastníci (partneři):  K. Mrkvičková, T. Pavlů, J. Otýs 

            