Čerpání prostředků: osobní se přečerpává, je ještě hodně materiálu, do dalšího roku by se asi ideálně převáděl pouze FÚUP/NÚUP, případně varianta, že se nebude převádět nic.
Plnění výsledků: první užitný vzor schválený, druhý je podaný, projekt se bude o 3 měsíce prodlužovat (nejspíš). Musí se s LIKOS domluvit přesné znění změny a případný možný posun rozpočtu.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Smlouva už je v jednání. 
Rizika: komunikace s hodně partnery, změny v projektu - je třeba pokračovat v pravidelných schůzkách.
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Jsou, LIKOS organizuje.
            