Čerpání prostředků: už jde lépe, v prvním období podčerpáno
Plnění výsledků: nutno rozklíčovat, kolik čeho má být splněno; zatím proběhlo několik roundtablů
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): projekt v začátcích
Rizika: viz záložka rizika
Ostatní: (přesah projektu do jiných): do všech cirkulárních projektů (COST, Sigmy etc.)
Účastníci (partneři): ok, ale některé nutno hlídat; všichni aktivní 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, 1/měsíc, zápisy ano; UCEEB týdenní frekvence
            