Čerpání prostředků: na projektu je momentálně jenom Petr, ale za dva měsíce se tam přidá i Tomáš B., Robert to má pod kontrolou
Osobní nepředvídatelné, ale Robert s tím má plány.
Zbývá tam 135 tisíc na Ostatních přímých, nějaký čachry (v čidlech) se Včeldou, byli varováni
Plnění výsledků: Ideální by bylo projekt prodloužit, aby se stihlo celé léto testovat a byli lepší výsledky, Danka a Vojta Zavřel zjišťujou možnosti - ale v nějaké podobě z hlediska poskytovatele se odevzdá
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): podle toho, jak daleko se podaří dotáhnout. Nejlépe přímo implementace skrze Elpramo, nebo ještě nějaké dotáhnutí v dalším projektu. Pohlídat rozdělení práv s FS. Je třeba včas začít domlouvat a rozhodnout (duben, květen), aby se stihli předpřipravit podklady.
Rizika: projektový tým už pořešen, jinak se více méně stíhá, je třeba dobře domluvit rozdělení výsledků
Ostatní: (přesah projektu do jiných) podle toho, jak daleko se dojde s výsledkem. Ideálně třeba další víc implementační projekt.
Účastníci (partneři):  S Elpramem se spolupracuje intenzivně, funguje v pořádku.
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou

Vyměnit Tomáše Bäumelta za Petra Wolfa v průběžné zprávě. Tomáš si řekne Dance o školení Projektového řízení 
