Čerpání prostředků: přečerpaná kategorie ostatní přímé náklady. Bude řešeno formou změny rozpočtu. Přesun z kategorie cestovné, která se kvůli koronaviru nečerpala. V cestovném bude vyčerpáno min. 50 tis. Kč, tak aby došlo k vyčerpání částky převedené z minulého období. 
Žádost o změnu bude podána během září společně s žádostí o prodloužení délky projektu (původně 11/2020, nově 12/2020). Připraví T. Pavlů a J. Otýs odešle datovou službou. 
Plnění výsledků: výsledky jsou plněny dle plánu až na publikace. V současnosti stále chybí 9 článků z 25 slíbených. 
Využití výsledků. Výsledky se již využívají v rámci stavební konstrukce (domek) firmy AZS 98. Jan Otýs zašle podklady a audiovizuální materiál, který bude i součástí interní oponentury UCEEB.
Nutno uzavřít smlouvu o využití výsledků. Práva k duševnímu vlastnictví jsou vymezena v rámci RIV. 1.9.2020 byla požádána  J.Komárková, aby připravila návrh smlouvy.

Rizika: chybí 9 publikací
Ostatní: (přesah projektu do jiných)Plán: vybavit demonstrační stavbu z recyklovaných dílců senzory a monitorovat ji během delšího období i po ukončení projektu.


Oponentura: T. Pavlů byla obeznámena s požadavkem na interní oponenturu projektu. Termín bude upřesněn. Účast přislíbil i majitel firmy AZS 98 Jan Otýs. 
Účastníci (partneři):  
T. Pavlů, J.Otýs, K. Mrkvičková      1.9.2020      