Čerpání prostředků: nedočerpává se, partner nechce radši změnu, ale pokusíme se ho přesvědčit, že nám to povolí. Přesun asi 300 000 na mzdách do 2023 (40%).
Plnění výsledků: 3 konferenční příspěvky hotovy, jemné zpoždění s publikacemi (chybí 2 impakty), ale pracuje se na nich, na konci roku se oba odešlou na recenzní řízení. Není to tak úplně v našich rukách, publikuje UTAM a Mendelu, my děláme černou práci :-)
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): souvisí s větším využitím dřeva ve stavebnictví
Rizika: 
Ostatní: (přesah projektu do jiných): do aplikovaného projektu to zatím nevypadá, spíše jsme jenom v ZV, může nám pomoci v technických normách.
Účastníci (partneři): cajk 
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): jsou
            