Čerpání prostředků:  podčerpává se kvůli PIKům - to se převede, predikce 90%, za měsíc se jede do Norska, dočerpá se cestovný
Plnění výsledků: V1 se přesunul na konec projektu, kvůli zpoždění realizace testovacího zařízení v Norsku. 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Damgaard možná bude chtít věcné výsledky, plus posun oboru - budou články na nově získaných datech, které se získají. Hlavní je posun poznání, ale bylo by super, kdyby už sedla i ta turbína. Předpokládá se navazující projekt, pokud to půjde. Výsledky mohou odklonit současný směr poznání a výzkumu. 
Rizika: aktualizována
Ostatní: (přesah projektu do jiných), do dalších projektů LORCA a spolupráce s DAMGAARD
Účastníci (partneři):  komunikují
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - steering bude v Norsku. 

Kontrola projektu - je dokončená, na straně UCEEB je to v pořádku. Strojárna ať si to řeší. 
            