•	Čerpání prostředků: 53.94% ; můžeme pouze FÚUP, tj.převést pouze 5% ; nutno hlídat čerpání, v našem případě hlavně mzdy - zvážit navýšení úvazků nebo naúvazkování někoho dalšího; můžeme nedočerpat max. 112 000, podáme žádost o změny (nevyčerpáme cestovné do Indie)+ mzdy; 
•	Plnění výsledků: běží pouze ta část projektu na naší straně ; ; měl přijet někdo z Indie, zaučit se – to neproběhlo ; měly být dovezeny indické vzorky k nám
Odborná publikace – měly být výsledky naše a indické, ale Indové začnou pracovat až v půlce října/listopadu ; 
•	Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): prozatím nerelevantní

•	Rizika: 

-	Covid - není možné cestovat a čerpat alokované prostředky; spolupráce probíhá online, riziko, že nenaplníme společné aktivity
-	Indický partner stále neobdržel finance – aktivity probíhají omezeně
•	Ostatní (přesah projektu do jiných): tematicky Trio Renco a TAČR EESDOK – ale nedublují se
•	Účastníci (partneři) : Indie – velmi dobrá spolupráce
•	Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) : Probíhají, zápisy budou dodány 
•	Ostatní: vzniklo ukázkové video experimentů pro indického partnera ;nutno ošetřit vlastnictví UCEEB + publicitu poskytovatele; zdůraznit, že jde o experiment, abychom nebyli napadnutelní (nevíme, kdo kde a k jakému účelu video použije); může pomoci D.Mach popř.Martin Volf
Proběhlo online via Teams  - Hájek P., Lexová M., Pavlů T., Reist K., Volf M.