Čerpání prostředků: super; zbývá v nemzdových, půjde na DV, cestovné; do konce roku dočerpáme
Plnění výsledků: ok, užitné vzory kufr – u patentového zástupce, sloup – měl by odejít do 14 dní (tj.cca kolem 25.7.); ověřené technologie – dělá NÚDZ, mělo by být ok; metodika – na hraně (certifikace) – nutná komunikace s TAČR?
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): WoS – do konce července Q1, Scopus – do konce roku; Spectrasol – chce zajistit zdravotnickou certifikaci pomůcek, aby uživatelé mohli uplatnit zdravotní pojištění; Sloup – zájem přihlásit d soutěže RedDotDesign – vložné 600 Eur; 
Rizika: 
Ostatní: (přesah projektu do jiných): dlouhodobá spolupráce se Spectrasolem, MoU na projekt LUNA, vznikají smluváky; jedna fakultní nemocnice – zájem o změnu osvětlení na JIP (testování)
Účastníci (partneři):  super, zájem na spolupráci, fungují skvěle
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):ano