3.8.2 Činnosti a výstupy projektu podle jednotlivých etap
Etapa I. (1. 8. 2021 – 30. 6. 2022)
• Zpracování výzkumu finálního modelu architektury interGraces
• Výzkum možných komponent systému a ověření parametrů jednotlivých stavebních bloků
• Vývoj podpůrného SW vybavení v Perception layer
• Vývoj podpůrného SW vybavení v Brokerage layer
• Vývoj podpůrného SW vybavení v Communication a Interconnection layer
• Zpracování laboratorních testů pro ověření parametrů a vlastností jednotlivých součástek a stavebních bloků
• Aktualizace struktury systému dle zjištěných výsledků v rámci laboratorních testů
• Zahájení vývoje modulů vrstvy senzitivních elementů a klíčových HW součástek
• Závěrečná výzkumná zpráva za etapu
Etapa II. (1. 7. 2022 – 31. 5. 2023)
• Zahájení návrhu a simulací řídících a výpočetních modulů sytému
• Návrh hierarchického a redundantního komunikačního rozhraní
• Zahájení testovacího provozu
• Dokončení modelace architektury a testování kompatibility a interferencí
• Integ