Čerpání prostředků: finančně se čerpá OK, lehké nedočerpávání lze přesunout do příštího roku. Náklady na subdodávky přesun do mezd), ostatní přímé co se nedočerpá bude přesunuto do mezd. 
Plnění výsledků: viz výsledky, budeme žádat o změnu v projektu výměna obce Drahelčice za Bášť. Dále žádáme o prodloužení projektu o 3 měsíce kvůli covid. Zrojování IT lidí z FIT nutno dořešit. 
Podklady pro změnu projektu dodá Tomáš Vácha do 2.10.2020, Martina prosí o uvedení i změny rozpočtu do žádosti o změnu (přesun subdodávek do mezd). 
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)
Rizika: výměna obce, řeší se změnovým řízením
Ostatní: do budoucna se plánuje využití softwarového nástroje pro další projekty
Účastníci (partneři):  Lexová, Wawerka, Vácha, Mrkvičková
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)OK 
            