Čerpání prostředků: nedočerpává se, bude za 6.Q více čerpáno, mělo by být v pořádku, musí se řešit DPP u tazatele
Plnění výsledků: plní se dle plánu, kontrola každý kvartál
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nebude, výsledky projektu budou sloužit jako podklad pro MŽP
Rizika: zpoždění sběru dat - v pořádku
Ostatní: (přesah projektu do jiných): není
Účastníci (partneři):  J. Dytrich, R. Wawerka, M. Nesládek, Š. Holečková
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají každých 14dní
            