Čerpání prostředků: Snížily se úvazky, aby to vyšlo i na další rok. Celkově útlum, bude se dočerpávat příští rok. Na další rok se ve změně převedlo 400 osobních a 100 ostatních přímých a 100 režií. Wieden přesune v rámci Průběžné zprávy a nedočerpání nákladů.
Plnění výsledků: Pozdě se zprovoznilo testování pláště kvůli nedodání materiálů, přišlo se o letní slunce. Už to nebude úplně dokonalé. 
Taky je problém s velikostí rozvaděče, který je obří, naprojektovalo se to veliký. Optimalizovaný model by snad měl být snesitelnější.
Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Tomáš počítá s oponenturou cca v únoru a směje se.
Rizika: výsledek nebude tak ideální, jak se doufalo
Ostatní: (přesah projektu do jiných)
Účastníci (partneři):  cajk
Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): přiměřeně probíhá
            