INSERT INTO `projekt_revize` (`id_revize`, `id_projektu`, `datum_revize`, `text_revize`, `revizi_provedl_kdo`, `revizi_provedl_kdy`) VALUES
(322, 142, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Ve mzdách dle projektového řízení zbyde cca 25%. V OPN je malo - 90k, v pripade potreby je mozne \"prelit\" od FS. JE NUTNÉ AKTUALIZOVAT DOHODU PRO ROK 2022 AŽ 2024. Připraví Václav Novotný - má čísla. Podle toho se pak upraví rozpočet. do konce dubna\nPlnění výsledků: Lamelový expandér se zpozdil, reprtováno v roční zprávě TAČR, není potřeba žádat o změnu. Ostatní výsledky dle plánu.  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - jsme na začátku, později bude k projedi expandér\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - zatím nic\nÚčastníci (partneři):  GT progres - riziko, musí se hlídat, Norové OK\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhájí, další bude v květnu nebo červnu\n    ', 'tomeska1', '2022-03-28 00:00:00'),
(323, 93, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: čerpá se málo, nutno zintenzivnit na mzdách; vykomunikovat s VO5;zvedne se čerpání - M.T.- domluví s Kubou M. \nPlnění výsledků: už.vzor - prochází schvalovacím procesem v Ezop; bude splněno v termínu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): nutno podepsat smlouvu o využití výsledků - JD zašle vzor Honzovi; 2 publikace + prezentace na konferencích (viz V3S navázáno na projekt)\nRizika: viz záložka rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ano, do podávaných\nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano\n            ', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(324, 99, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: ok, zřejmě žoz - část na smluv.výzkum do materiálu;doporučeno navýšit čerpání (projekt končí)\nPlnění výsledků: ok, dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\nÚčastníci (partneři):  celkem ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)cca kvartálně\n            ', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(325, 259, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: zatím nic\nPlnění výsledků: ještě brzy, projekt se rozběhl nedávno\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):ne\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři): ok  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): budou\n            ', 'reistkri', '2022-03-28 00:00:00'),
(326, 71, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: Michal zkontroluje mzdy, zatím se nedočerpává o měsíc\r\nPlnění výsledků: bude (Zbyněk)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  cajk, \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(327, 97, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se osobní, Michal přenastaví\nPlnění výsledků: Výsledky v pohodě\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: hlavní technický člověk na SVÚM (Mlnařík) končí, začátek dubna se jede na SVÚM zjistit, co dál\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(328, 235, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: osobní optimalizováno\nPlnění výsledků: byla už schůzka, kde se dohodlo, co se bude dělat, stíhat se bude (výsledná studie se pouze aktualizuje)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): uvidí se\nRizika: nevyjasnění kompetencí s MPO, otázka je, jestli to někomu vadí, \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  Seven cajk\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(329, 236, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: zatím se jemně nedočerpávají mzdy, otázka je, co udělají dovolený, v květnu Michal zkontroluje, jestli to sedí, železa je málo a Zbyněk se těší na hodně expandérů\r\nPlnění výsledků: všechno domluveno se Šlechta\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): dělá se to proto, že si to chceme vyzkoušet, jak to funguje\r\nRizika:  vykazování s novým partnerem\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(330, 234, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: osobní se malinko přečerpává, bude se řešit průběžně, železo není problém, byť není vyčerpáno nic (zatím se čerpá Rošt)\r\nPlnění výsledků: Mirek ví, že má projekt. Považujme to za začátek :-) Zatím se čeká na zdroje\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nic\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(331, 150, '2022-03-28', 'Čerpání prostředků: je třeba převést rozpočet z VO2 na VO5, úprava úvazku Danky (zvednutí), aby se dočerpalo osobní\r\nPlnění výsledků: pokusíme se zažádat o prodloužení i s přesunem peněz, po obsahové stránce se plus minus stíhá.\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedočerpání rozpočtu, ale pracuje se na tom, kdyby se dalo prodloužit, tak je to v pohodě, ale jinak zvážit nazdrojování lidí, co víc jezdí (Šanťa a Petr)\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'stoladan', '2022-03-28 00:00:00'),
(332, 75, '2022-03-29', 'Čerpání prostředků: byla podána žádost o prodloužení, velice pravděpodobně to vyjde, prodlouží se do 12/2022, bude pak potřeba jinak přezdrojovat, většina ostatních padne na konferenci v Rotterdamu, zbytek se vyčerpá do konce roku.\nPlnění výsledků: stíhá se, jsme v procesu měření, je třeba správně vyplnit podklady na Zpolop, metodika jde za strojárnou\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): řeší primárně strojárna, je třeba začít se o tom v tomto roce bavit\nRizika: v tuto chvíli nejsou\nOstatní: (přesah projektu do jiných): něco podobného by se mohlo podat do Théty, s Vojtou Zavřelem Jirka chystá Horizont\nÚčastníci (partneři): v pořádku\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-03-29 00:00:00'),
(333, 185, '2022-03-29', 'Čerpání prostředků: Mzdové se nečerpají v souladu s harmonogramem, R. Wawerka optimalizuje kvůli čerpání neuznatelné dovolené. Náklady na materiál J. Dostál řeší změny  s  K. Pospíšilovou. Smluvní výzkum se zřejmě nevyčerpá bude čerpán alternativně, tak aby odpovídal podmínkám programu. Zodpovídá J. Dostál \nPlnění výsledků: výsledky budou splněny dle haromonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec). Smlouva o využití výsledků zatím není.\nRizika: nebyla identifikována\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Dostál, R. Wawerka, K. Pospíšilová, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) probíhají velmi pravidelně, ze všech existují  zápisy, partner projektu je v tomto ohledu velmi pečlivý. \n            ', 'mrkvikat', '2022-03-29 00:00:00'),
(334, 260, '2022-03-29', 'Čerpání prostředků: Mzdové prostředky se nečerpají dostatečně. R. Wawerka nastaví v rámci možností. Hlavní řešitel není na projektu prozatím zdrojován vůbec. Změny v řešitelském týmu nutno avizovat včas Káje Pospíšilové. J. Dostál zajistí nákup materiálu dle detailního rozpočtu projektového návrhu. \nPlnění výsledků: dle harmonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) Smlouva o využití výsledků není zatím podepsána, je v přípravě. \nRizika: neuznatelná dovolená\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  R. Wawerka, K. Pospíšilová, J. Dostál, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - schůzky nejsou pravidelné, ale probíhají a komunikace mezi partnery projektu funguje. \n            ', 'mrkvikat', '2022-03-29 00:00:00'),
(335, 176, '2022-03-17', 'Čerpání: zatím ok; J.Řepka – končí; náhrada bude, zatím na DPP, pokud ok, probrat s Karolínou formality  (interní předpisy – nahlášení na úřad práce…); DPČ?\nPlnění výsledků: běží podle harmonogramu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ne\nRizika: ne\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  výborně\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca 3x týdně ad hoc\n\n            ', 'reistkri', '2022-03-29 00:00:00'),
(336, 210, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: je začátek, VO2 nečerpá protože OP PIK - odteď je za VO2 nazdrojován Tomáš Matuška, celkově se čerpá málo, čeká se na OP PIK.  čerpá nám to VO 1\nPlnění výsledků: zatím je brzy\nVyužití výsledků (Komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - taky zatím brzy\nRizika: Karviná - velké riziko\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano, každý týden \nZateplení stavby by mělo být v létě a mezi tím už by měla být fotovoltaika a stavba hotová v roce 2023\n\n\nKája úkol - změna údajů za NANOPOWER v systému. \n            ', 'tomeska1', '2022-04-07 00:00:00'),
(337, 105, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: čerpá se relativně ok, tato etapa na 92%, příští zatím 75%. \nPlnění výsledků: Deliverables se plní na čas a v termínu, lehké zpoždění v prototypu - je přeplánováno na konec dubna. Do Barcelony pujde prozatim nefunkční mock up. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - exploitation plan se řeší v rámci projektu\nRizika: dlouhé dodací lhůty, - bylo řečeno na posledním meetingu, ale že to bude způsobovat zpoždění. Musí se připravit alternativní řešení i pro ostatní navazující WP - musí se uvést do M18 reportu.  \nOstatní: (přesah projektu do jiných) - \nÚčastníci (partneři):  Není jasné vedení WP4, spolupráce s Recuair je v pořádku. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)  - ano\n', 'tomeska1', '2022-04-07 00:00:00'),
(338, 62, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: rozdělení materiálu - urgovat Matušku - interní tabulka k rozdělení materiálu\nmzdy - Wawerka čerpá na půlku, VO3 - ok, dotáhne se odměnou VO2 - má nastaveno 140% - bude se muset snížit. \nPlnění výsledků: KOmplexní studie - Adamovský, bude ok, Software - běží intenzivně - Fenix na to tlačí, OVT z ledna je základ a ten se upravuje, přidávají se funkce, do konce roku by se to mělo stihnout. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - prodají se licence, \nRizika: smlouva o využití výsledků může být komplikovaná - musí se začít dohadovat a vymezit se od již uzavřených smluv - Fénix má i externí objednávky. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): spolupráce s Fénixem je náladová, podle toho, jak se daří :)  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'tomeska1', '2022-04-07 00:00:00'),
(339, 53, '2022-04-07', 'Čerpání prostředků: Tonda snad již upravil čerpání, aby peníze na osobní vystačily do konce roku. Na cestovné se nejspíš v listopadu vypraví na konferenci.\nPlnění výsledků: Jsme napřed. Stav v projektovém řízení je aktuální.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-04-07 00:00:00'),
(340, 188, '2022-04-08', 'Čerpání prostředků: mzdové prostředky se musí začít čerpat víc. Jsou nazdrojováni kolegové z FBMI, nutno čerpat víc  - Dan s Vítkem  zařídí. Materialové náklady - Vítek objedná čidla, služby je v řešení  - Vítek \nPlnění výsledků: výsledky budou splněny na konci projektu. Pravidelné schůzky s partnery probíhají 1x měsíčně a práce probíhají dle harmonogramu. Nebyla identifikována žádná rizka. Zvažuje se navázáním na projekt do další výzvy APlikace v rámci OP TAK. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: nebyla identifikována \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři): D. Adamovský, K. Mrkvičková, V. Janovský \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano 1x měsíčně, garant Vítek Janovský\n            ', 'mrkvikat', '2022-04-08 00:00:00'),
(341, 215, '2022-03-09', 'Čerpání prostředků: osobní náklady se nečerpají dostatečně ani za VO5 ani za VO4. Bude se přesouvat do další etapy. Materiálové náklady budou čerpány dle plánu, J. Včelák byl seznámen s tím, co bylo napsáno v návrhu projektu a zajistí nákup. \r\nPlnění výsledků: do konce etapy v srpnu 2022 vzniknou dva funkční vzorky dle harmonogramu projektu - garance J. Včelák  \r\n \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nedostatečné čerpání - zatím se přesouvá do druhé etapy\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, R. Wawerka, J. Pošta, K. Mrkvičková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - neprobíhají, J. Včelák je v komunikaci s p. Vašíčkem ze Zlínských staveb. \r\n            ', 'mrkvikat', '2022-04-08 00:00:00'),
(342, 258, '2022-03-09', 'Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají dostatečně. VO5 přesovuvá do další etapy, VO4 musí nazdrojovat nové lidi, J. Pošta dělá nábor. \nPlnění výsledků: dle harmonogramu na konci projektu  \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) nutno uzavřít smlouvu o využití výsledků s firmou Expectit\nRizika: nedostatek HR - opatření - nábor nových lidí do VO4\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  J. Pošta, R.Wawerka, J. Včelák, J. Dytrich, K. Mrkvičková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - komunikace v režii firmy EXPECT IT\n            ', 'mrkvikat', '2022-04-08 00:00:00'),
(343, 74, '2021-10-07', 'Čerpání prostředků: nedočerpávají se žádáme o změnu přesunu aktivit- mezinárodní workshop a zahraniční stáž do roku 2022.o přesunu prostředků potřebných k realizaci přesunutých výsledků, a to v kategoriích ostatní přímé náklady (550 tis. Kč) a cestovní náklady (100 tis. Kč) do roku 2022. Převedené prostředky budou využity za stejným účelem, jak bylo plánováno v návrhu projektu. Všechny plánované výsledky budou splněny do konce projektu. \r\nPlnění výsledků: plnění posunuto, ale bude splňeno\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: žádost nebude schválena. nízké . opatření probereme s vedením. případně se prostředky vrátí\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  Lupíšek, Lexová, Mrkvičková, Tomešová\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) ano\r\n            ', 'mrkvikat', '2022-05-04 00:00:00'),
(344, 2, '2022-05-26', 'Dne 9.6. proběhne kontrola projektu u hlavního řešitele. Za UCEEB je nutné dodat: \n Zprávu o stavu řešení - P. Hejtmánek\n>\nAktualizovaný plán projektového řízení - K. Mrkvičková prts. PŘ Dokumentaci k rolím jednotlivých členů řešitelského týmu.- náplně práce - K Pospíšilová\n Zápisy ze schůzek projektového týmu. - P. Hejtmánek\n>\nAktualizovanou analýzu rizik (rizika před projektem, v\n> jeho průběhu) s hodnocením jejich úrovně a opatřeními směřujícími k > jejich eliminaci. K. Mrkvičková prts. PŘ\n>\n ', 'mrkvikat', '2022-05-26 00:00:00'),
(345, 272, '2022-03-09', 'Před Kick-off\r\n\r\nAktuální stav projektu. Projekt ještě nemá podepsaný GA ze strany EU. Jakmile bude, můžeme oficiálně zahájit. Do té doby nezveřejňovat, nepoužívat.  \r\n\r\nPokud vše půjde dle plánu je plánovaný Kick off meeting v květnu v Norsku .   \r\n\r\nMichal připravil tabulku dle zapojení ČVUT v jednotlivých WP a alokaci lidí v projektu. Tabulka k dispozici na sharepointu viz odkaz dole.  \r\n\r\nSložení řešitelského týmů. Oproti návrhu se bude lehce obměňovat. Nutno najít extra člověka!! Využít spolupráce s Prahou, ta by částečně financovala., do konce března návrh smlouvy s Prahou, duben výběrové řízení.  Zodpovídá T. Vácha \r\n\r\nTomáš Vácha – min. úvazek, hlavní řešitel \r\n\r\nMichal Kuzmič – 0,1 expert – návaznost na předešlé projekty \r\n\r\nArchitekt – Bára Hejtmánková? Růža? Bude řešeno až si projekt „sedne“ \r\n\r\nWojtek - expert \r\n\r\nExpert- sdílená pozice s Prahou. Proběhne výběrové řízení. \r\n\r\nKačka – Admin podpora  \r\n\r\n \r\n\r\nPravidelné schůzky týmu1x měsíčně UCEEB ideálně přizvat řešitele za Prahu.   \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nOdkazy na úložiště:  \r\n\r\nSpolečné projektové pro celé konsorcium zde \r\n\r\nInterní UCEEB zde \r\n\r\n přítomni: Michal Kuzmič, K. Mrkvičková, T. Vácha, Wojtek', 'mrkvikat', '2022-06-03 00:00:00'),
(346, 272, '2022-06-03', 'Čerpání prostředků: projekt je nazdrojován. V řešitelksém týmu T. Vácha, M.Kuzmič, B. Hejtmánková, K. Mrkvičková - admin\nPlnění výsledků: vrámci schůzky byl vytvořen harmonogram prací na rok 2022\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: Hlavní řešitel je pracuje na UCEEB jen na částečný úvazek, Michal Kuzmič je velmi vytížený na jiných projektech, B. Hejtmánková pracuje jen načástečný úvazek na UCEB. riziko nedostatečné koordinace. Opatření pravidelné měsíční schůzky se zápisy a zodpovědnostmi. \nNutno udělat prezentaci ohledně projektu v rámci UCEEB a zapojit PR.  \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  T. Vácha , Michal Kuzmič, K. Mrkvičková, B. Hejtmánková\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'mrkvikat', '2022-06-03 00:00:00'),
(347, 51, '2022-06-15', 'Čerpání prostředků: – převod 199 917 ,2Kč z dalších přímých do osobních nákladů (pokrytí přečerpání z loňska + 20 000 navrch). Na podzim kdyžtak přesuneme víc, až budeme mít kalkulaci semináře. Na projekt budeme zdrojovat Karolinu Tomešovou jak maximálně to půjde – v příloze list návrh změny plus se navýší Robert tak, aby to vyšlo. u projektu uložen soubor s výpočtem změny\nPlnění výsledků: Kája dá dohromady zprávu o fungování Centra + v listpadu bude závěrečný seminář\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - -	Řešili jsme implementační plán Metodiky LCC a smlouvy k ní. Jakub a Robert se vyjádří, co je potřeba\nRizika: nejsou žádná závažná\nOstatní: Řešili jsme, že Karolina dostane DPP po konci roku, abych mohla pomoct se závěrečnou zprávou. \n\n\n            ', 'tomeska1', '2022-06-15 00:00:00'),
(348, 258, '2022-06-17', 'Schůzka s parterny. Přítomni. P. Kuklík, Petr Baláš, Včelák, Pošta, Mrkvičková- Eco Net - grantovky . Tvorba Spin off. Mají zájem na kvalitních výsledcích stavět spin off. \r\nDiskuse na navazující spolupráci v rámci OP TAK (Včelák, p. KUklík)\r\nRevize končící etapy- p. Kuklík- požadavky na náš tým - vyzkoušet funkčnost \r\nKomunikovat požadavky na skupinu psycholochů- T Vácha (K. Mrkvičková bude tlumočit), Enterprise architekutra - udělat typologii end useru - aby se dalo identifikovat, zda to máme kompletní. Jak donést informaci end- userovi - instruktážní videa? jinak? jak? \r\n\r\ntémata na navazující projekt : augmentit reality,  BMS- Building Management Systém - , vyhodnocování dat z mostů , dititální dvojčeata\r\n\r\nÚkol promyslet témata a v půli července bude další schůzka k přípravě OP TAK.\r\n\r\n            ', 'mrkvikat', '2022-06-17 00:00:00'),
(349, 174, '2022-08-17', 'Schůzka k náležitostem před podáním průběžné etapové zprávy. \r\nNedočerpané prostředky se přesouvají do další etapy. \r\nVýsledky projektu: dle závazných parametrů je potřeba do konce projektu splnit dva prototypy ostatní výsledky - tři funkční výsledky zmíněny jen v podnikatelském záměru. Doproučuji je vytvořit a ve zprávách zmínit. \r\nZpráva je potřeba až na konci projektu nicméně doporučuji popsat i průběh řešení 2 etapy. Práce na projektu v druhé etapě se opozdily kvůli prodelení na straně hlavního řešitele a následně kvůli pracem UCEEB na projektu SOLARDECATLON. Nutno svolat schůzku s hlavním řešitelem - provede prof. Tywoniak v září. Nutno domluvit a synchronizovat postup dalších prací. Kája Tomešová nanominuje někoho z PO, kdo bude projektu dělat admin podporu. \r\n\r\nerpání prostředků: \r\nPlnění výsledků: \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři):  \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'mrkvikat', '2022-08-17 00:00:00'),
(350, 181, '2022-08-17', 'Nikolova obdržel šablony k výsledkům projektu. Software a Poloprovoz. Vyplní a pošle Dance Stolařové k zápisu do V3S. Danka přebírá projekt za Kačku \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'mrkvikat', '2022-08-17 00:00:00'),
(351, 68, '2022-08-17', 'Výsledky projektu jsou splněny a zapsány ve V3S. Chybí zapsat dva články, Lukáš pošle jakmile budou zveřejněny. Kája určí, kdo bude místo Kačky dělat projektovou podporu, aby pomohla se zápisem článků a byla k dispozici i pro závěrečnou oponenturu. ', 'mrkvikat', '2022-08-17 00:00:00'),
(352, 171, '2022-08-30', 'revize neprobíhají- fakultní projekt', 'mrkvikat', '2022-08-30 00:00:00'),
(353, 183, '2022-08-30', 'fakultní projekt- revize neprobíhají, jen případné ústní konzultace s hlavním řešitelem V. Zmrhalem\n\n            ', 'mrkvikat', '2022-08-30 00:00:00'),
(354, 143, '2022-09-19', 'Čerpání prostředků: dle predikce - zbyde ke konci roku cca 120 000 na osobních, max.60 000 můžeme převést; Inosens - dočerpá; zřejmě změnové řízení UCEEB, nutno zpracovat do konce října\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek hotový, dokumentace bude zpracována do konce září;nutno začít řešit užitný vzor - projektové dodá patřičné formuláře; sw - hotový, nutno zpracovat dokumentaci; projektové - dodá info k minimálním požadavkům\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace - p.Mlejnek - publikace na konferenci Wood Rise 2022, bude dodáno k zápisu isu V3S;  v MDPI Forrest - nemáme, asi nebude\r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ano, nový TAČR TREND VI (Hightimber),\r\nÚčastníci (partneři): ............ok, komunikace probíhá \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', 'reistkri', '2022-09-19 00:00:00'),
(355, 138, '2022-09-19', 'Čerpání prostředků: dle predikce zbývá cca 120 000 na osobních, neměl by být problém s přesunem; cca 98 000 na cestovném/ost.přímých; \r\nPlnění výsledků: dle JV UCEEB není přímo zodpovědný za žádný z výstupů projektu; plánováno až na 8/23\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): publikace  - konference CETRA 2022; \r\nRizika:viz analýza rizik \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): bez problémů, vše mají pod kontrolou \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ad hoc\r\n            ', 'reistkri', '2022-09-19 00:00:00'),
(356, 142, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků:  podčerpává se kvůli PIKům - to se převede, predikce 90%, za měsíc se jede do Norska, dočerpá se cestovný\nPlnění výsledků: V1 se přesunul na konec projektu, kvůli zpoždění realizace testovacího zařízení v Norsku. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - Damgaard možná bude chtít věcné výsledky, plus posun oboru - budou články na nově získaných datech, které se získají. Hlavní je posun poznání, ale bylo by super, kdyby už sedla i ta turbína. Předpokládá se navazující projekt, pokud to půjde. Výsledky mohou odklonit současný směr poznání a výzkumu. \nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných), do dalších projektů LORCA a spolupráce s DAMGAARD\nÚčastníci (partneři):  komunikují\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - steering bude v Norsku. \n\nKontrola projektu - je dokončená, na straně UCEEB je to v pořádku. Strojárna ať si to řeší. \n            ', 'tomeska1', '2022-10-03 00:00:00'),
(357, 259, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: ok, spíše méně, mzdy pod - srovná se v další etapě\r\nPlnění výsledků: ok, bude do konce projektu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):komercializace v plánu, 2 demonstrátory u klientů\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři): ok, samostatní \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): probíhají na UCEEB \r\n            ', 'reistkri', '2022-10-03 00:00:00'),
(358, 99, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: málo, ale od 1/10 navýšení perso, ale je třeba ještě víc; dořeší Jakub M. s J.D.\nPlnění výsledků: ok\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): budeme mít od partnera nevýhradní licenci k know-how získanému v projektu; vzájemná výměna licencí? Bude se řešit, musí být do konce projektu\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ok\n            ', 'reistkri', '2022-10-03 00:00:00'),
(359, 97, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: podčerpané, protože se čerpají PIKy\nPlnění výsledků: dle plánu\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: odešel Mlnařík, ale snad se vyřeší\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - teoreticky je to levnější varianta měřiče, ale teď to nevypadá na užití\nÚčastníci (partneři):  snad na ně nepřijde finanční kontrola\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(360, 236, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, ale řízeně\r\nPlnění výsledků: začít řešit ověřenou technologii, kdo to ověří\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): plný - bude Šlechta i Damgaard\r\nRizika: vyplněno do tabulky, je třeba včas řešit smlouvu kvůli Šlechtím právníkům - asi ze Šlechty nic nedostaneme.\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) pouze Damgaard\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(361, 235, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: čerpá se přesně, Kuba možná řízeně podčerpá\nPlnění výsledků: řídí se SEVEn, Voříšek (hl.m.Praha) je vocas, co řeší Hlubučku a nedaří se nám s ním sejít. Na nás je jen pětina výsledku.\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): ovlivnění zákonodárství\nRizika: rizika, že to na Praze nestinou včas certifikovat, ale to nemáme v rukou\nOstatní: (přesah projektu do jiných) budoucí uplatnění Wavů\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): \n          ', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(362, 234, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: mzdy se jemně podčerpávají\r\nPlnění výsledků: Fuzit dělá SVÚM, je to jejich rybíz\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): Damgaard chce používat, bude pravděpodobně licencvat od ČVUT\r\nRizika: cajk\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) je to prostě Wave - tzn. stále se posouvá celek\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(363, 150, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: po prodloužení by mělo být ok\nPlnění výsledků: v pořádku\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): tlačí se dál jako potenciální stálý zdroj energetického poradenství pro města\nRizika: neprodloužení - to by byl hodně velikej problém, asi se bude vracet\nOstatní: (přesah projektu do jiných) \nÚčastníci (partneři):  všichni parteři nedočerpávají\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-10-03 00:00:00'),
(364, 81, '2022-10-03', 'Čerpání prostředků: kromě VO0 všichni nedočerpávají nebo nečerpají vůbec - Karolina zjistí, zda je to je kvůli OP PIK\nPlnění výsledků: Mihal nemá páku jak hlídat kolik kdo odvedl práce a kolik ho to stojí peněz jinak se vyýsledky plní a dost záleží na požadavcích Kladna\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - doplněno do dotazníku\nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - díky SPARCs máme nové služby - dělali jsme pro Karvinou atd.\nÚčastníci (partneři):  je důležité, aby neodešel David Škorňa z Kladna, jinak ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - ano\n            ', 'tomeska1', '2022-10-03 00:00:00'),
(365, 177, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: přesné, ok\r\nPlnění výsledků: ok, zbývá prototyp a poloprovoz; provedeny zkoušky, problém s poloprovozem (lepidlo není); dodat podklady k poloprovozu a prototypu; smlouva o výsledcích - začít řešit v lednu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): 1 článek publikovaný (chybná dedikace), 2. - vyjde ve sborníků (bude dodáno); \r\nRizika: viz záložka rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): trochu do ARV (obdobný systém)\r\nÚčastníci (partneři):  ok, v kontaktu\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca jednou za 2 měsíce, dle potřeby i častěji;zápisy - budou; jsou prezentace\r\n            ', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(366, 181, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: mírně nedočerpává, bude vyrovnáno\nPlnění výsledků: má být sw (za 2.etapu); bude se dojednávat smlouva o výsledcích\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude článek, zaslat instrukce k publicitě\nRizika: viz záložka \nOstatní: (přesah projektu do jiných):SPARCS, TAČR P2H \nÚčastníci (partneři): ok \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): cca 1/měsíc,Nikola má poznámky\n            ', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(367, 199, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: přečerpává\r\nPlnění výsledků: prototyp - bude\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): zřejmě bude publikace (zaslat instrukce)\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): v kontaktu, schůzky osobní, cca 1 za 3 měsíce\r\n            ', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(368, 237, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: čerpá se především na fakultě, která na tom nejvíc dělá, začíná se čerpat teď, končí PIKy\r\nPlnění výsledků: teď se začíná dělat na Funkčním vzorku, do konce roku bude postavený (minimálně na fotky :-) )\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: viz analýzu rizik, je třeba na revize zvát Vojtu Zavřela, má větší přehled\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) zkonzultovat s Pluralem, co s podobnými výsledky, jak pracovat v synergii :-)\r\nÚčastníci (partneři):  cajk\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) \r\n            ', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(369, 246, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, čerpá to hlavně fakulta, za nás psaný Michal a Vachis, za VO2 v tuto chvíli nikdo napsaný není, časem se bude muset napravit\nPlnění výsledků: bude se dodávat dodatečné šetření a dávat dohromady podkladová studie, hodí se koordinovat UCEEB úkoly samostatně, začíná se řešit jakoby subdodávkou projektu pro FS, protože je to neukoordinovatelné (moc lidí), \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: koordinace je náročná, jak bylo očekáváno, ale nejsme na úrovni ohrožení dodání výsledků, přibírá se Michal Nesládek jako další pracovní síla\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nejvíc souvisí s dalšími ohledně centralizovaného zásobování teplem (CZT) - min 5 projektů, hodně rozsáhlé, Michalovina\nÚčastníci (partneři):  s FS se komunikuje, Feramat řeší Vojta Zavřel, snad ok, v tuto chvíli nemají mnoho úkolů\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):\n            ', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(370, 200, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: velké nedočerpání; budou další 2 lidi do týmu; na služby - vyčerpá se\r\nPlnění výsledků: zatím jednání, bude brzy rozhodnuto\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec):DV - nové poznatky z experimentů; uplatnitelnost ve WH; článek ve Stavitelství - poslat info k publicitě \r\nRizika: viz analýza rizik\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne\r\nÚčastníci (partneři):  ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): interní ad hoc, s partnerem cca 1 za 6 týdnů\r\n            ', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(371, 172, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: čekáme na \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(372, 122, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: lehce se nedočerpává, ale do konce roku bude ok; něco málo též na materiálních nákladech\nPlnění výsledků: už.vzory - do konce roku?\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): konference - proběhla, nevyšlo ještě (elektron.sborník); Psychologie - nerealizováno; celkem budou 2 články (1 za UCEEBem, 1 za NÚDZem - budou odevzdány do konce projektu, ne přijaty); licenční smlouva (smlouva o využití výsledků) se Spectrasolem je, s NÚDZ též\nRizika: viz rizika\nOstatní: (přesah projektu do jiných): ne, ale bylo by dobré zajistit návaznost (zavádění na trh)\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): dle potřeby, bývaly měsíční; zápisy v archivu\n            ', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(373, 172, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: přečerpává se skoro o 200 tis. (VO2), VO3 o 200 tis nedočerpává, Tomáš o tom ví\nPlnění výsledků: není zažádáno o prodloužení projektu a tudíž končíme v 5/2023, v tuto chvíli již nelze prodloužit, po obsahové stránce čekáme, až to zasklí a zastřeší, jinak nemůžeme měřit\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: viz tabulka rizik\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-10-04 00:00:00'),
(374, 121, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se, hlavně na mzdách; materiální - dočerpají; zjistit FS (Kristina)\r\nPlnění výsledků: dle plánu\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): FS - smluvnák, my - výhledově též; publikace - konference 2023\r\nRizika: viz rizika\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): do projektů ne, ale spíše do smluváku (uhlíkové stopy)\r\nÚčastníci (partneři):  Šenfeldr trochu tragédie, p.Pohloudek celkem ok; nový generální - začíná nám naslouchat; vše jede přes p.Pohloudka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): ano, ob týden, zápisy jsou\r\n            ', 'reistkri', '2022-10-04 00:00:00'),
(375, 228, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: dost se nedočerpává; RP1 málo; nedočerpává se; max.100 000 FÚUP; začít masivně čerpat\nPlnění výsledků: články - Kr.zašle instrukce k publicitě;\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)zatím nerelevantní\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných):ne\nÚčastníci (partneři):  ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): týdenní\n            ', 'reistkri', '2022-10-05 00:00:00'),
(376, 105, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: čerpání - přesouvá se po konci OP PIK, VO2 skoro nečerpá (až na Zavřela), VO5 také ne - odsun - po OP PIK, VO3 - ok. Cestovné - musí se hlídat, vyčerpaná velká část. \r\nPlnění výsledků: vše ok, to za co jsme zodpovědní je ok, jediný problém mohou být průtahy před našimi úkoly v rámci demonstrační budovy v Kašavě - pokud to začne hrozit, že se to nestihne, musí se VČAS eskalovat na General Assembly, jestli by nebylo dobré prodloužit projekt (třeba o půl roku) - Musí hlídat HONZA VČELÁK\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněno, vyjednává se i s RECUAIR o placené licenci ale není to nadějné - Hledáme partnera na výrobu a komericializaci (RECUAIR asi moc nadějný není). ,\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - 4 projekty na AHU\r\nÚčastníci (partneři):  Rýmařov stále bída, ale aspoň dodávají věci. RD řeší věci pomalu, pořád jsou dodělávky\r\npravidelné schůzky- probíhají, AHU jednotku koordinuje Dan A., Kašavu Pavel M. \r\n\r\n\r\n\r\n            ', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(377, 76, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: Robert musí optimalizovat, nyní se přečerpává. OPN jsou přečerpané\r\nPlnění výsledků: výsledek bude - PV forecast hybrid - je to dobré, PV forecast se propojil s TZB. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - ve spojitosti s PV forecast\r\nRizika: aktualizován\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - napojeno na PV forecast a řídicí algoritmy s AERS, celkový balík služeb\r\nÚčastníci (partneři):  Siemens je v roli konzultanta\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - Vláďa si to dělá sám\r\n            ', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(378, 210, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: teď se nedočerpává, ale to se dojede se, sdíleni s VO1, u materiálu se čeká na stavbu\r\nPlnění výsledků: výsledky do konce roku jsou rozpracovány, do konce října budou koncepty k review v rámci konsorcia\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - výsledky budou služby, které už dál nabízíme a nabízet budeme, zlepšuje to spolupráci s městem\r\nRizika: doplněna\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - cokoli napojené na eg. systémy budov - zkoušíme si jejich propojení\r\nÚčastníci (partneři):  prozatím bez problému\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - konají se jak interní na UCEEB, tak s v rámci českého kroužku, tak na úrovni projektu\r\n            ', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(379, 185, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: přečerpává se, Robert to optimalizuje, nezapomenout na pravidlo 40 000 Kč na zaměstnance na etapu, změna rozpočtu není možná - služba v rozpočtu - ústav hydrodynamiky, může se nedočerpat (ale chce to kontrolovat rozpočet)\r\nPlnění výsledků: do konce listopadu musí být podaný užitný vzor Jirka dostál. Nyní se soustřeďuje na poloprovoz ČEZ, jde to do systému přímo v továrně. Karolina Jirkovi pošle instrukce ohledně užitného vzoru. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - asi zcela ne, ale propojilo to řešitelský tým na lidi ve velké energetice a ukázalo co a jak se má dělat\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) není\r\nÚčastníci (partneři):  skvělí, vše si vedou sami\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - Jirka je pravidelně v kontaktu s firmou\r\n            ', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(380, 260, '2022-10-05', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se - hodně, zbývají 2 mil. Kč, musí se rychle řešit (Wawerka), ostatní přímé -   Do konce projektu 200k - nutné co nejdříve dohodnout - může se koupit na budovu UCEEB, půjde tam IT, které mají povolené.\r\nPlnění výsledků: licenční smlouva - je dohodnutá, ale čeká na podpis. Musí se rozhýbat podpisové kolečko (J. Dytrich), v této chvíli se zkouší SW na budovách. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - do komercializace - možnost zakázek i nad rámec energocentra\r\nÚčastníci (partneři):  vedeme hlavně my, energocentrum vypomáhá\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) -a no\r\n            ', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(381, 215, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: nedočerpává se VO5, VO4\r\nPlnění výsledků: Funkční vzorek - rozpracováno bude do konce projektu hotové, Zlínské stavby vyvinuli senzor (nechtějí sdílet data pro funkční vzorek; UCEEB musí na konci projektu předat licenci k 31/5/2023 - nachystá Kuba D. (aspoň 5% podíl na výsledku); závěrečný zpráva - sepsat\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\r\nRizika: nekomunikace, je nutné domluvit se s Vašíčkem za Zlínské stavby; PARTNER NESDÍLÍ INFO\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, V. Janovský, R. Wawerka \r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): Neprobíhají, J. Včelák se domluví s p. Vašíčkem na schůzce 10/10 ohledně výstupů projektu\r\n            ', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(382, 258, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: nečerpá se\r\nPlnění výsledků: funkční vzorek udělá 1 UCEEB, Protopyp jde za firmou EXPECT IT\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec), zase menší licence za nulu, za software zodpovídáme my za UCEEB nic (je dle žádosti 10 % za UCEEB - dá se provazba za UCEEB). Funkční vzorek majorita. \r\nRizika: není, vše je v pořádku není - schůzky probíhají. p. Kuklík řeší; \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných)\r\nÚčastníci (partneři): J. Dytrich, J. Včelák, Š. Holečková, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):schůzky probíhají\r\n            ', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(383, 178, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: zkusit do toho zapojit VO1, nedočerpává se (VO4 nákup tenzometrů)\r\nPlnění výsledků: užitný vzor - 6 měsíců před - řešit do konce 31/10- bezdrátový senzor - finální verze, poslat; musí být hotový užitný vzor v projektu (půl roku na vyřízení)\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec);\r\nRizika: musí se podat přihláška pro užitný vzor do konce října 2022\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  J. Pošta, J. Včelák, J. Dytrich, R. Wawerka, Š. Holečková\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy): neprobíhají\r\n            ', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(384, 253, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: nečerpá se kvůli projektům OP PIK, které je nutné vyčerpat; měl by se čerpat materiál \r\nPlnění výsledků: software - fa Elixeum s.r.o. je zodpovědná za funkční vzorek-bude v pořádku během příštího roku. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): bude využití pro mostní konstrukce\r\nRizika: vše běží, jak má, žádná zjištěná rizika nejsou\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných): není\r\nÚčastníci (partneři):  J. Dytrich, J. Včelák, J. Pošta, Š. Holečková, R. Wawerka\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy):pravidelné schůzky probíhají jednou za 3 měsíce, další schůzka je plánovaná na 10.10.2022\r\n            ', 'holecste', '2022-10-13 00:00:00'),
(385, 63, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: zbývá 1 rezervní plat, Martin bude optimalizovat, OPN - je objednaná zakázka za cca 151k Kč zbyde cca 6000, které se jednoduše utratí. \r\nPlnění výsledků: výsledky budou doručeny bez problémů - jen se nesmí zapomenout na grafickou úpravu. Dále musí JR a MV udělat byznys plán na využívání vyvinutého SW - jaký bude roční poplatek za využívání, jestli a za kolik se bude dávat jako nadstavba školení SB Tool CZ apod. \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - projekt přinesl spoustu zakázek za cca 1 mil. Kč, a celkově pomohl posunout věci ohledně SB Tool. \r\nRizika: aktualizována - nejsou žádná zásadní, výsledky se dolaďují, jediné co je k dodání se kalkulačka, ale firma je spolehlivá. \r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - smluvní výzkum a SB tool a co je na to napojené, NCK II (případně), PPŽ s IPR, propojení s Automation4 timber\r\nÚčastníci (partneři):  di5 ok, RDR v rámci automation4timber\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(386, 220, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: hodně se nedočerpává, ale Robert má pod kontrolou\r\nPlnění výsledků: všechny výsledky odsunuty na konec řešení projektu, byla i kontrola v místě realizace projektu a vše ok, \r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pravděpodobně jim půjde prodat infrakamera (to, co je zatím), \r\nRizika: viz tabulka\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) my to chceme využívat i dál - Vítek by rád využil svítidlo nebo krabičku na strop jako detektor pádu v pečovatelské oblasti, v rámci TAKu by se hodila další firma, která má něco v každý místnosti uprostřed; nebo i počítání lidí v místnosti. Celkově je to drahé, rádi bychom snížili cenu a masově rozšířili\r\nÚčastníci (partneři):  spolupracují dobře, dělají to, co mají, jen je jemné zdržení, ale ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\r\n            ', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(387, 220, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: hodně se nedočerpává, ale Robert má pod kontrolou\nPlnění výsledků: všechny výsledky odsunuty na konec řešení projektu, byla i kontrola v místě realizace projektu a vše ok, \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): pravděpodobně jim půjde prodat infrakamera (to, co je zatím), \nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných) my to chceme využívat i dál - Vítek by rád využil svítidlo nebo krabičku na strop jako detektor pádu v pečovatelské oblasti, v rámci TAKu by se hodila další firma, která má něco v každý místnosti uprostřed; nebo i počítání lidí v místnosti. Celkově je to drahé, rádi bychom snížili cenu a masově rozšířili\nÚčastníci (partneři):  spolupracují dobře, dělají to, co mají, jen je jemné zdržení, ale ok\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(388, 256, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: drobné nedočerpání, Robert to označuje za vzorový projekt v čerpání \nPlnění výsledků: jeden z prototypů hotový, na druhém se pracuje (je třeba jen sepsat)\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec): máme z toho 2 prototypy, chtěli by senzory používat, ale teď jsou malinko v existenční krizi\nRizika: viz přehled\nOstatní: (přesah projektu do jiných) jednáme s firmou o pokračování v TAK, teď jsou nejistí kvůli tomu, že dostanou menší míru podpory\nÚčastníci (partneři):  přešli do středního podniku, trochu to zkomplikovalo situaci a snad formálně pořešeno\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-10-07 00:00:00'),
(389, 80, '2022-10-04', 'Čerpání prostředků: obrovské nedočerpání VO2 a VO5 - vědí, ale nyní se nedá nic dělat. Projekt se bude asi prodlužovat (te´d se začíná jednat s project officerem - musí se podle toho upravit rozpočet - roztáhnout o 6 měsíců déle - Zdeno bude informovat Káju, popřípadě ji do procesu zapojí)\nPlnění výsledků: UCEEB se snaží plnit výsledky jak jen to jde. změnila se místa demonstrací a jejich rozměry (radikálně se zmenšily), zároveň je problém s převozem použitých baterií přes hranice (nutná výjimka MŽP). Tonda Lupíšek byl v nějaké komisi projektu (reviews atd.) a chtěl se toho zbavit - Kája popožene, aby to udělal. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - vyplněn dotazník, pro nás asi nic moc. \nRizika: aktualizována\nOstatní: (přesah projektu do jiných) nejsou\nÚčastníci (partneři):  jsme na nich závislí, ale nedá se víc dělat. \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - probíhají pravidelné schůzky k projektu s konsorciem\n            ', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(390, 128, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: dle plánu,bez problémů, rezerva čerpání je jeden plat\nPlnění výsledků: pouze přispíváme fakultě do zpráv, my zodpovědní nejsme za nic. \nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - formulář vyplněn\nRizika: nevyplňujeme, nemáme za projekt zodpovědnost vůbec žádnou :) \n\n            ', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(391, 62, '2022-10-07', 'Čerpání prostředků: VO5 nečerpá jak má, musí nutně nazdrojovat lidi, aby se dočerpalo!, ostatní náklady - zbývá 95 000, musí se vyčerpat co nejrychleji - měla by se připravit tabulka na rozdělení ostatních přímých nákladů jako každý rok. \r\nPlnění výsledků: budou splněny, některé se dolaďují, VO2 software potřebuje dodělat rozhraní, studie je v přípravě - chybí grafická stránka\r\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - už je uzavřená licenční smlouva (věci z omic), SW VO2 bude volně dostupný, TUl si řeší samo\r\nRizika: aktualizována\r\nOstatní: (přesah projektu do jiných) - cokoli s PV forecast, a energetikou budov\r\nÚčastníci (partneři):  vše ok\r\nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - an\r\n            ', 'tomeska1', '2022-10-07 00:00:00'),
(393, 51, '2022-10-10', 'Čerpání prostředků: mzdy - bude navýšen Robert J. a přidán Antonín L., aby se dočerpalo (udělá JD). OPN - zbyde cca 10 tis, případný zbytek vyčerpáme ve mzdách. \nPlnění výsledků: seminář v přípravě, je zabookovaná místnost, připravuje se program\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec) - NR\nRizika: proběhla valná hromada, žádný projekt nevykázal zvýšené riziko nedokončení projektů. \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'tomeska1', '2022-10-10 00:00:00'),
(394, 75, '2022-10-13', 'Čerpání prostředků: \nPlnění výsledků: Poloprovoz, pracuje se na něm\nVyužití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)\nRizika: \nOstatní: (přesah projektu do jiných)\nÚčastníci (partneři):  \nPravidelné schůzky projektového týmu (zápisy)\n            ', 'stoladan', '2022-10-13 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `projekt_rizika`
--

CREATE TABLE `projekt_rizika` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_projektu` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'CK provazující dané riziko na projekt z tabulky "projekt"',
  `verze` int(11) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'číslo verze tabulky analízy rizik',
  `cislo` varchar(15) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '0',
  `datum` date DEFAULT NULL,
  `nazev_rizika` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `popis_rizika` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `stav` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `vaha` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `pravdepodobnost` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `popis_opatreni` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `poznamka` varchar(1023) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `upravil` varchar(20) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Obsahuje rizika k jednotliv?m projekt';

--
-- Vypisuji data pro tabulku `projekt_rizika`
--

INSERT INTO `projekt_rizika` (`id`, `id_projektu`, `verze`, `cislo`, `datum`, `nazev_rizika`, `popis_rizika`, `stav`, `vaha`, `pravdepodobnost`, `popis_opatreni`, `poznamka`, `upravil`) VALUES
(14, 60, 1, '1', '2020-02-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'monitorování personální situace v projektu, případné vyhlášení výběrového řízení na novou pozici', '', 'tomeska1'),
(15, 60, 1, '2', '2020-02-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(16, 60, 1, '3', '2020-02-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(17, 60, 1, '4', '2020-02-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(18, 60, 1, '5', '2020-02-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(19, 60, 1, '6', '2020-02-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(20, 60, 1, '7', '2020-02-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(21, 60, 1, '8', '2020-02-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(22, 60, 1, '9', '2020-02-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(23, 60, 1, '10', '2020-02-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(24, 60, 1, '11', '2020-02-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(25, 60, 1, '12', '2020-02-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(26, 60, 1, '13', '2020-02-04', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(27, 14, 1, '1', '2020-02-27', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 0, 0, '', '', 'stoladan'),
(28, 14, 1, '2', '2020-02-27', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 1, '- velká fluktuace lidí především v RP2 a RP5', '', 'stoladan'),
(29, 14, 1, '3', '2020-02-27', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, '', '', 'stoladan'),
(30, 14, 1, '4', '2020-02-27', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 0, 0, '', '', 'stoladan'),
(31, 14, 1, '5', '2020-02-27', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(32, 14, 1, '6', '2020-02-27', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 0, 0, '', '', 'stoladan'),
(33, 14, 1, '7', '2020-02-27', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 0, 1, 'stíhá se', '', 'stoladan'),
(34, 14, 1, '8', '2020-02-27', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 0, 0, '', '', 'stoladan'),
(35, 14, 1, '9', '2020-02-27', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(36, 14, 1, '10', '2020-02-27', 'Riziko nescházení se týmu v rámci ČVUT', '', '', 1, 2, 'Danka bude vyžadovat účast', '', 'stoladan'),
(37, 14, 1, '11', '2020-02-27', '', '', '', 0, 0, '', '', 'stoladan'),
(38, 14, 1, '12', '2020-02-27', '', '', '', 0, 0, '', '', 'stoladan'),
(39, 14, 1, '13', '2020-02-27', '', '', '', 0, 0, '', '', 'stoladan'),
(53, 10, 1, '1', '2020-03-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(54, 10, 1, '2', '2020-03-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(55, 10, 1, '3', '2020-03-02', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(56, 10, 1, '4', '2020-03-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(57, 10, 1, '5', '2020-03-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(58, 10, 1, '6', '2020-03-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(59, 10, 1, '7', '2020-03-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'Kraj neví, zda může certifikovat. Michal Kuzmič dodá podklady na základě kterých je přesvědčí, že je to možné.', '', 1, 2, '', '', 'mrkvikat'),
(60, 10, 1, '8', '2020-03-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(61, 10, 1, '9', '2020-03-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(62, 10, 1, '10', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(63, 10, 1, '11', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(64, 10, 1, '12', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(65, 10, 1, '13', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(66, 54, 1, '1', '2020-03-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'Odešel jeden člen týmu. Nicméně mají sehnaného dalšího člověka z UJEP. Bez rizika. ', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(67, 54, 1, '2', '2020-03-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Martina Sýkorová koordinuje na společných projektových schůzkách jednotlivé dílčí aktivity. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(68, 54, 1, '3', '2020-03-02', 'Etické riziko', 'Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(69, 54, 1, '4', '2020-03-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'Partner UJEP je spolehlivým partnerem. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(70, 54, 1, '5', '2020-03-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'Ošetřeno. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(71, 54, 1, '6', '2020-03-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'Bez navýšení. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(72, 54, 1, '7', '2020-03-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'Mírný skluz v termínu předložení podkladové studie. Doženou. Bez rizika', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(73, 54, 1, '8', '2020-03-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'Není známo', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(74, 54, 1, '9', '2020-03-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'Není kofinancováno.', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(75, 54, 1, '10', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(76, 54, 1, '11', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(77, 54, 1, '12', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(78, 54, 1, '13', '2020-03-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(92, 19, 1, '1', '2020-03-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(93, 19, 1, '2', '2020-03-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(94, 19, 1, '3', '2020-03-05', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(95, 19, 1, '4', '2020-03-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(96, 19, 1, '5', '2020-03-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 2, 'potřeba určit jak s DV po konci projektu, průběžně se řeší na projektových setkáních, průběžně se jedná o využití výsledků projektu', '', 'tomeska1'),
(97, 19, 1, '6', '2020-03-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(98, 19, 1, '7', '2020-03-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 4, 0, '', '', 'tomeska1'),
(99, 19, 1, '8', '2020-03-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(100, 19, 1, '9', '2020-03-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(101, 19, 1, '10', '2020-03-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(102, 19, 1, '11', '2020-03-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(103, 19, 1, '12', '2020-03-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(104, 19, 1, '13', '2020-03-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(105, 75, 1, '1', '2020-03-06', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'Petr se bude s Michalem Harníkem pravidelně konzultovat, bude nastaven jasný postup prací, Petr bude shánět další lidi (varianta půjčit si někoho od Jirky Dostála?)', '', 'stoladan'),
(106, 75, 1, '2', '2020-03-06', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(107, 75, 1, '3', '2020-03-06', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(108, 75, 1, '4', '2020-03-06', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 1, 'Elpramo je pomalé, ale nakonec splnilo. Musí se popohánět.', '', 'stoladan'),
(109, 75, 1, '5', '2020-03-06', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(110, 75, 1, '6', '2020-03-06', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(111, 75, 1, '7', '2020-03-06', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(112, 75, 1, '8', '2020-03-06', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(113, 75, 1, '9', '2020-03-06', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(114, 75, 1, '10', '2020-03-06', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(115, 75, 1, '11', '2020-03-06', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(116, 75, 1, '12', '2020-03-06', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(117, 75, 1, '13', '2020-03-06', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(118, 59, 1, '1', '2020-03-06', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'Václav Zelenka, personální posílení týmu + odbornosti týmu', '', 'vlasabar'),
(119, 59, 1, '2', '2020-03-06', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'Koordinace funguje. Riziko odbornosti členů týmu. Flexibilnost u AERS je. ', '', 'vlasabar'),
(120, 59, 1, '3', '2020-03-06', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(121, 59, 1, '4', '2020-03-06', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(122, 59, 1, '5', '2020-03-06', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(123, 59, 1, '6', '2020-03-06', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(124, 59, 1, '7', '2020-03-06', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(125, 59, 1, '8', '2020-03-06', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(126, 59, 1, '9', '2020-03-06', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(127, 59, 1, '10', '2020-03-06', '', '', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(128, 59, 1, '11', '2020-03-06', '', '', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(129, 59, 1, '12', '2020-03-06', '', '', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(130, 59, 1, '13', '2020-03-06', '', '', '', 0, 0, '', '', 'vlasabar'),
(131, 5, 1, '1', '2020-03-09', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(132, 5, 1, '2', '2020-03-09', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(133, 5, 1, '3', '2020-03-09', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(134, 5, 1, '4', '2020-03-09', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(135, 5, 1, '5', '2020-03-09', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(136, 5, 1, '6', '2020-03-09', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(137, 5, 1, '7', '2020-03-09', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'Prozkoumání možnosti hodnocení projektu později (články se stihnou publikovat)', '', 'stoladan'),
(138, 5, 1, '8', '2020-03-09', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(139, 5, 1, '9', '2020-03-09', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(140, 5, 1, '10', '2020-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(141, 5, 1, '11', '2020-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(142, 5, 1, '12', '2020-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(143, 5, 1, '13', '2020-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(144, 73, 1, '1', '2020-03-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(145, 73, 1, '2', '2020-03-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(146, 73, 1, '3', '2020-03-13', 'Etické riziko', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(147, 73, 1, '4', '2020-03-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(148, 73, 1, '5', '2020-03-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není relevatní', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(149, 73, 1, '6', '2020-03-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(150, 73, 1, '7', '2020-03-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'riziko corona viru - odsun ', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(151, 73, 1, '8', '2020-03-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(152, 73, 1, '9', '2020-03-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'není relevnatní, 100% financování', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(153, 73, 1, '10', '2020-03-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(154, 73, 1, '11', '2020-03-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(155, 73, 1, '12', '2020-03-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(156, 73, 1, '13', '2020-03-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(157, 17, 1, '1', '2020-03-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(158, 17, 1, '2', '2020-03-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(159, 17, 1, '3', '2020-03-16', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(160, 17, 1, '4', '2020-03-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(161, 17, 1, '5', '2020-03-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(162, 17, 1, '6', '2020-03-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(163, 17, 1, '7', '2020-03-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Narazilo se na výzkumné obtíže. Jirka alokoval všechny výzkumné síly týmu na řešení. Funkční vzorek se stihne (možná ne v takovém stupni vývoje, jako se na začátku předpokládalo).', '', 'stoladan'),
(164, 17, 1, '8', '2020-03-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(165, 17, 1, '9', '2020-03-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(166, 17, 1, '10', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(167, 17, 1, '11', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(168, 17, 1, '12', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(169, 17, 1, '13', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(170, 69, 1, '1', '2020-03-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, '', '', 'stoladan'),
(171, 69, 1, '2', '2020-03-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(172, 69, 1, '3', '2020-03-16', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(173, 69, 1, '4', '2020-03-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Partner je ambiciózní.', '', 'stoladan'),
(174, 69, 1, '5', '2020-03-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(175, 69, 1, '6', '2020-03-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(176, 69, 1, '7', '2020-03-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(177, 69, 1, '8', '2020-03-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(178, 69, 1, '9', '2020-03-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'Kofinanc není.', '', 'stoladan'),
(179, 69, 1, '10', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(180, 69, 1, '11', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(181, 69, 1, '12', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(182, 69, 1, '13', '2020-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(183, 53, 1, '1', '2020-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'Trochu se nestíhá. Pravidelné týdenní revize, aby se doplnilo, co se nestihlo.', '', 'stoladan'),
(184, 53, 1, '2', '2020-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(185, 53, 1, '3', '2020-03-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(186, 53, 1, '4', '2020-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(187, 53, 1, '5', '2020-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(188, 53, 1, '6', '2020-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(189, 53, 1, '7', '2020-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'Trochu se nestíhá. Pravidelné týdenní revize, aby se doplnilo, co se nestihlo.', '', 'stoladan'),
(190, 53, 1, '8', '2020-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(191, 53, 1, '9', '2020-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(192, 53, 1, '10', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(193, 53, 1, '11', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(194, 53, 1, '12', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(195, 53, 1, '13', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(196, 80, 1, '1', '2020-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(197, 80, 1, '2', '2020-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'v projektu jsme jako jediní integrátoři, snažíme se tlačit na koordinátora, ale zase nám to zvyšuje hodnotu v rámci konsorcia', '', 'tomeska1'),
(198, 80, 1, '3', '2020-03-18', 'Etické riziko', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(199, 80, 1, '4', '2020-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(200, 80, 1, '5', '2020-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'dohoda je součástí consortium agreement', '', 'tomeska1'),
(201, 80, 1, '6', '2020-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'korona virus', '', 2, 2, 'teď je těžké odhadovat, plánuje se přesun peněz v rámci konsorcia tak, aby se bylo dost peněz na instalaci demonstrací', '', 'tomeska1'),
(202, 80, 1, '7', '2020-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'korona virus', '', 2, 2, 'opět těžké říci, záleží na tom, jak dlouho budeme nefungovat kvůli koronaviru', '', 'tomeska1'),
(203, 80, 1, '8', '2020-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(204, 80, 1, '9', '2020-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(205, 80, 1, '10', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(206, 80, 1, '11', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(207, 80, 1, '12', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(208, 80, 1, '13', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(209, 21, 1, '1', '2020-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(210, 21, 1, '2', '2020-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(211, 21, 1, '3', '2020-03-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(212, 21, 1, '4', '2020-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 1, 'Lepší než vloni.', '', 'stoladan'),
(213, 21, 1, '5', '2020-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(214, 21, 1, '6', '2020-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 3, 'Řeší se z vlastních zdrojů, jinak vyřešit nejde. Ale bude z toho něco pro UCEEB.', '', 'stoladan'),
(215, 21, 1, '7', '2020-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'Kvůli koronaviru. Možnost posunutí až do 12/2020', '', 'stoladan'),
(216, 21, 1, '8', '2020-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(217, 21, 1, '9', '2020-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(218, 21, 1, '10', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(219, 21, 1, '11', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(220, 21, 1, '12', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(221, 21, 1, '13', '2020-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(222, 23, 1, '1', '2020-03-19', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(223, 23, 1, '2', '2020-03-19', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(224, 23, 1, '3', '2020-03-19', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(225, 23, 1, '4', '2020-03-19', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(226, 23, 1, '5', '2020-03-19', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(227, 23, 1, '6', '2020-03-19', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(228, 23, 1, '7', '2020-03-19', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(229, 23, 1, '8', '2020-03-19', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(230, 23, 1, '9', '2020-03-19', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(231, 23, 1, '10', '2020-03-19', 'Výsleky projektu - byl vytvořen repozitář, který není evidován jako výstup', '', '', 2, 2, 'Byl upozorněn hlavní řešitel, musí dořešit, aby nevznikly sankce ', '', 'mrkvikat'),
(232, 23, 1, '11', '2020-03-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(233, 23, 1, '12', '2020-03-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(234, 23, 1, '13', '2020-03-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(235, 62, 1, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, 'za RP2 je vše ok, pracovníci bez zaječích úmyslů, RP3 stejně', '', 'tomeska1'),
(236, 62, 1, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'dělí se to na 2 části, které se dohromady moc koordinovat nemusí, zvlášť se koordinují', '', 'tomeska1'),
(237, 62, 1, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(238, 62, 1, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(239, 62, 1, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'vše 100% buď uceeb nebo TUL', '', 'tomeska1'),
(240, 62, 1, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'RP3 staví celý stystém, velké zdražení by byl problém, ale dorovnaly by firmy', '', 'tomeska1'),
(241, 62, 1, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'vše je ok', '', 'tomeska1'),
(242, 62, 1, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'FSV dělá pouze simulace, nehrozí', '', 'tomeska1'),
(243, 62, 1, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'nerelevantní', '', 'tomeska1'),
(244, 62, 1, '10', '2020-03-26', 'Riziko, že partner nevykáže požadované prostředky (kofinanc 20%)', '', '', 3, 1, 'zatím dáno zdržením pilotní instalace, teď už by mělo vše být ok - řešíme osobně s jednotlivými účastníky projektu', '', 'tomeska1'),
(245, 62, 1, '11', '2020-03-26', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(246, 62, 1, '12', '2020-03-26', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(247, 62, 1, '13', '2020-03-26', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(248, 60, 2, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'externí subdodávka', '', 'tomeska1'),
(249, 60, 2, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(250, 60, 2, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(251, 60, 2, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(252, 60, 2, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není, vše je ochráněno ', '', 'tomeska1'),
(253, 60, 2, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'už se bude kupovat jen z Čech, mělo by být ok', '', 'tomeska1'),
(254, 60, 2, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'je možnost, že neproběhne reálné testování (zákaz cest), zpoždění dodávek materiálu', '', 2, 2, 'ohrožené reálné testování, popřípadě je nutná změna popisu výsledků projektu, ', '', 'tomeska1'),
(255, 60, 2, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(256, 60, 2, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ok, kofin jde ze SAWER', '', 'tomeska1'),
(257, 60, 2, '10', '2020-03-26', 'Tesstování v reálných podmínkých', 'není možné testovat, pokud es nebude moct cestovat do SAE', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(258, 60, 2, '11', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(259, 60, 2, '12', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(260, 60, 2, '13', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(261, 8, 1, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(262, 8, 1, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(263, 8, 1, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(264, 8, 1, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 2, 'Musíme se strefovat do volných oken ve výrobě. Snažíme se plánovat, ale teď je to malinko problém. Jinak jsou spolehliví.', '', 'stoladan'),
(265, 8, 1, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(266, 8, 1, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'Máme rezervu. Nevíme, jak Wieden.', '', 'stoladan'),
(267, 8, 1, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'Možná výsledek bude jednodušší, než se plánovalo.', '', 'stoladan'),
(268, 8, 1, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'Trochu podobné jako dělá Dan Adamovský, ale v zásadě se nekryje.', '', 'stoladan'),
(269, 8, 1, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'Není relevantní.', '', 'stoladan'),
(270, 8, 1, '10', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(271, 8, 1, '11', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(272, 8, 1, '12', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(273, 8, 1, '13', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(274, 66, 1, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(275, 66, 1, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(276, 66, 1, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(277, 66, 1, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(278, 66, 1, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 2, 'Nutno uzavřít smlouvu o využití výsledků. Příprava Jakub Dytrich', '', 'mrkvikat'),
(279, 66, 1, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(280, 66, 1, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(281, 66, 1, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(282, 66, 1, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 3, 1, 'Komunikace vedoucí RP 3 a RP5 - rozdělení podílů čerpání projektu ', '', 'mrkvikat'),
(283, 66, 1, '10', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(284, 66, 1, '11', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(285, 66, 1, '12', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(286, 66, 1, '13', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(287, 65, 1, '1', '2020-03-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'nepředpokládá se jako rizikové pro tento projekt', '', 'vlasabar'),
(288, 65, 1, '2', '2020-03-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 2, 'Budou revidovat postup na výsledcích - v rámci naplánovaných schůzek. Problém je trochu v komunikaci s Kronospanem v Rize. Budou koordinovat spolupráci s českou stranou. ', '', 'vlasabar'),
(289, 65, 1, '3', '2020-03-26', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(290, 65, 1, '4', '2020-03-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 2, 'Problém je trochu v komunikaci s Kronospanem v Rize. Budou koordinovat spolupráci s českou stranou. ', '', 'vlasabar'),
(291, 65, 1, '5', '2020-03-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není. Dobře pokryto. Spolupráce s Hanou Duškovou. ', '', 'vlasabar'),
(292, 65, 1, '6', '2020-03-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'toto neohrozí projekt. Mají dostatek financí', '', 'vlasabar'),
(293, 65, 1, '7', '2020-03-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'Výsledky doloží. Koordinují aktivity. ', '', 'vlasabar'),
(294, 65, 1, '8', '2020-03-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(295, 65, 1, '9', '2020-03-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'Všechny firmy jsou připraveny k plné spolupráci.  nepředpokládají se finanční potíže, jsou to velké firmy. ', '', 'vlasabar'),
(296, 65, 1, '10', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(297, 65, 1, '11', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(298, 65, 1, '12', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(299, 65, 1, '13', '2020-03-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(300, 56, 1, '1', '2020-03-27', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(301, 56, 1, '2', '2020-03-27', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 2, 'jde o to', '', 'tomeska1'),
(302, 56, 1, '3', '2020-03-27', 'Etické riziko', 'není', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(303, 56, 1, '4', '2020-03-27', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'problém s dodávkou a kvalitou dodané výztuže', '', 1, 0, 'odešel problémový zaměstnanec, budeme je postupně hlídat', '', 'tomeska1'),
(304, 56, 1, '5', '2020-03-27', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není- navazuje už na udělený užitný vzor', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(305, 56, 1, '6', '2020-03-27', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'máme naskladněno', '', 'tomeska1'),
(306, 56, 1, '7', '2020-03-27', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'riziko zdržení dodávky materiálu', '', 3, 2, 'dost materiálu je naskladněno, pak to snad dodají', '', 'tomeska1'),
(307, 56, 1, '8', '2020-03-27', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými tými v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'Není, je zde jen UCEEB', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(308, 56, 1, '9', '2020-03-27', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'Nerelevantní, 100% financováno', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(309, 56, 1, '10', '2020-03-27', 'nemožnost účastnit se konferencí, neovlivní výledky', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(310, 56, 1, '11', '2020-03-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(311, 56, 1, '12', '2020-03-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(312, 56, 1, '13', '2020-03-27', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(313, 55, 1, '1', '2020-03-31', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 2, 'Bude revidováno v rámci setkání týdenních Tonda a Maruška', '', 'vlasabar'),
(314, 55, 1, '2', '2020-03-31', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'Bude revidováno v rámci setkání týdenních Tonda a Maruška', '', 'vlasabar'),
(315, 55, 1, '3', '2020-03-31', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(316, 55, 1, '4', '2020-03-31', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Není. Dek funguje. Musí se včas informovat. ', '', 'vlasabar'),
(317, 55, 1, '5', '2020-03-31', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'Smluvně ošetřeno v rámci konsorcia. ', '', 'vlasabar'),
(318, 55, 1, '6', '2020-03-31', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(319, 55, 1, '7', '2020-03-31', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'SW - je a není. Bude obhajitelné dobrou prezentací výsledku.  ', '', 'vlasabar'),
(320, 55, 1, '8', '2020-03-31', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(321, 55, 1, '9', '2020-03-31', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(322, 55, 1, '10', '2020-03-31', 'Účast na zahraniční konferenci ', '', '', 1, 0, 'Výsledek bude. Ale bude možná komplikované čerpání fin. prostředků vzhledem COVID. ', '', 'vlasabar'),
(323, 55, 1, '11', '2020-03-31', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(324, 55, 1, '12', '2020-03-31', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(325, 55, 1, '13', '2020-03-31', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(326, 72, 1, '1', '2020-04-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'Změna složení týmu v důsledku odchodu zaměstnance.', '', 1, 1, '', '', 'mclauter'),
(327, 72, 1, '2', '2020-04-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Tým se pravidelně schází každý týden k projednání vývoje v projektu, všechny úkoly jsou zapisovány a jejich plnění průběžně sledováno.', '', 3, 0, '', '', 'mclauter'),
(328, 72, 1, '3', '2020-04-02', 'Etické riziko', 'Nejsem si vědoma.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(329, 72, 1, '4', '2020-04-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'Partner nespolupracuje a z tohoto důvodu nejsme schopni řádně plnit svou roli Manažera komunikace.', '', 2, 0, '', '', 'mclauter'),
(330, 72, 1, '5', '2020-04-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(331, 72, 1, '6', '2020-04-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(332, 72, 1, '7', '2020-04-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'Všechny aktivity pro plnění v jednotlivých semestrech máme definované a plníme podle harmonogramu.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(333, 72, 1, '8', '2020-04-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(334, 72, 1, '9', '2020-04-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(335, 72, 1, '10', '2020-04-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mclauter'),
(336, 72, 1, '11', '2020-04-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mclauter'),
(337, 72, 1, '12', '2020-04-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mclauter'),
(338, 72, 1, '13', '2020-04-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mclauter'),
(339, 85, 1, '1', '2020-04-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'Změna složení týmu v důsledku odchodu zaměstnance.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(340, 85, 1, '2', '2020-04-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Tým se schází každý týden k projednání vývoje v projektu, všechny úkoly jsou zapisovány a jejich plnění průběžně sledováno.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(341, 85, 1, '3', '2020-04-02', 'Etické riziko', 'Nejsem si vědoma.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(342, 85, 1, '4', '2020-04-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'Partner nespolupracuje a neplní úkoly.', '', 3, 1, 'Polský partner plní úkoly pozdě a nedodává kvalitní výstupy. Jeden člen týmu je pověřen pravidelným kontaktem s partnerem, všechny úkoly jsou detailně vysvětleny.', '', 'mclauter'),
(343, 85, 1, '5', '2020-04-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(344, 85, 1, '6', '2020-04-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(345, 85, 1, '7', '2020-04-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'Všechny aktivity pro plnění v jednotlivých semestrech máme definované a plníme podle harmonogramu. Týká se jak plnění na úrovni UCEEB, tak v rámci celého konsorcia.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(346, 85, 1, '8', '2020-04-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'Pro projekt není relevantní.', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(347, 85, 1, '9', '2020-04-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(348, 85, 1, '10', '2020-04-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(349, 85, 1, '11', '2020-04-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(350, 85, 1, '12', '2020-04-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(351, 85, 1, '13', '2020-04-02', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mclauter'),
(352, 63, 1, '1', '2020-04-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, 'dostatek lidských zdrojů.', '', 'vlasabar'),
(353, 63, 1, '2', '2020-04-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'Jenda koordinuje - bez rizika.', '', 'vlasabar'),
(354, 63, 1, '3', '2020-04-16', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'Nehrozí. ', '', 'vlasabar'),
(355, 63, 1, '4', '2020-04-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Průběžná komunikace s partnery na projektu', '', 'vlasabar'),
(356, 63, 1, '5', '2020-04-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'Freeware, metodika veřejně dostupná - bez rizika', '', 'vlasabar'),
(357, 63, 1, '6', '2020-04-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 1, 'mírné riziko tu je. ', '', 'vlasabar'),
(358, 63, 1, '7', '2020-04-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'Dodavatel SW - ještě není znám, musí se pohlídat', '', 'vlasabar'),
(359, 63, 1, '8', '2020-04-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(360, 63, 1, '9', '2020-04-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'vlasabar'),
(361, 63, 1, '10', '2020-04-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(362, 63, 1, '11', '2020-04-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(363, 63, 1, '12', '2020-04-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(364, 63, 1, '13', '2020-04-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'vlasabar'),
(365, 22, 1, '1', '2020-09-01', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(366, 22, 1, '2', '2020-09-01', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(367, 22, 1, '3', '2020-09-01', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(368, 22, 1, '4', '2020-09-01', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(369, 22, 1, '5', '2020-09-01', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(370, 22, 1, '6', '2020-09-01', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(371, 22, 1, '7', '2020-09-01', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(372, 22, 1, '8', '2020-09-01', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(373, 22, 1, '9', '2020-09-01', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(374, 22, 1, '10', '2020-09-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(375, 22, 1, '11', '2020-09-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(376, 22, 1, '12', '2020-09-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(377, 22, 1, '13', '2020-09-01', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(391, 97, 1, '1', '2020-09-08', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'řízení činností v řešení projektu za UCEEB dalším řešitelem (ZZ)', '', 'spaleja1'),
(392, 97, 1, '2', '2020-09-08', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, 'funkce projektového koordinátora do velké míry eliminuje', '', 'spaleja1'),
(393, 97, 1, '3', '2020-09-08', 'Etické riziko', 'není', '', 0, 0, 'není', '', 'spaleja1'),
(394, 97, 1, '4', '2020-09-08', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'S partnerem jsou několikaleté dobré zkušenosti se spoluprácí na VaV projektech', '', 'spaleja1'),
(395, 97, 1, '5', '2020-09-08', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'Duševní vlastnictví vzniklé během projektu bude chráněné smlouvou o využití výsledků projektu, kde bude specifikován podíl jednotlivých uchazečů', '', 'spaleja1'),
(396, 97, 1, '6', '2020-09-08', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 0, 0, 'Výsledky projektu nejsou ohroženy navýšením cen vstupů, jelikož vstupy jsou relativně levné vzhledem ku rozpočtu projektu', '', 'spaleja1'),
(397, 97, 1, '7', '2020-09-08', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 1, 'Hlavní řešitel dr. Mlnařík má zkušenost s vývojem podobných systémů a zároveň řídí řešitelský tým k tomu, aby výsledků bylo dosaženo', '', 'spaleja1'),
(398, 97, 1, '8', '2020-09-08', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není', '', 0, 0, 'není', '', 'spaleja1'),
(399, 97, 1, '9', '2020-09-08', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'Partner projektu GTP prokázal v předchozích projektech, že toto riziko nehrozí', '', 'spaleja1'),
(400, 97, 1, '10', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'spaleja1'),
(401, 97, 1, '11', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'spaleja1'),
(402, 97, 1, '12', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'spaleja1'),
(403, 97, 1, '13', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'spaleja1'),
(417, 68, 1, '1', '2020-09-08', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(418, 68, 1, '2', '2020-09-08', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(419, 68, 1, '3', '2020-09-08', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(420, 68, 1, '4', '2020-09-08', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 1, 'Robert Jára, je v kontaktu s panem Vašíčkem a všechny případné problémy včas řeší', '', 'mrkvikat'),
(421, 68, 1, '5', '2020-09-08', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(422, 68, 1, '6', '2020-09-08', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(423, 68, 1, '7', '2020-09-08', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(424, 68, 1, '8', '2020-09-08', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(425, 68, 1, '9', '2020-09-08', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(426, 68, 1, '10', '2020-09-08', 'Čerpání projektu ', '', '', 2, 1, 'Vzhledem k situaci s COVID v roce 2019, nebylo možno čerpat prostředky na cestovné, pokud by se prostředky nevyčerpaly, budeme žádat o změnu rozpočtu a přesun do dalšího roku', '', 'mrkvikat'),
(427, 68, 1, '11', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(428, 68, 1, '12', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(429, 68, 1, '13', '2020-09-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(430, 57, 1, '1', '2020-09-10', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 2, 'Hlavní řešitelka odjíždí do zahraničí od příštího roku bude jen na DPP', '', 'mrkvikat'),
(431, 57, 1, '2', '2020-09-10', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(432, 57, 1, '3', '2020-09-10', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(433, 57, 1, '4', '2020-09-10', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(434, 57, 1, '5', '2020-09-10', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(435, 57, 1, '6', '2020-09-10', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(436, 57, 1, '7', '2020-09-10', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'Hlavní řešitelka bude řešit na dálku ', '', 'mrkvikat'),
(437, 57, 1, '8', '2020-09-10', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(438, 57, 1, '9', '2020-09-10', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(439, 57, 1, '10', '2020-09-10', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(440, 57, 1, '11', '2020-09-10', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(441, 57, 1, '12', '2020-09-10', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(442, 57, 1, '13', '2020-09-10', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(443, 65, 2, '1', '2020-09-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(444, 65, 2, '2', '2020-09-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 1, 'dělá se pouze s českým Kronospanem, bez Lotyšské strany, riziko eliminováno', '', 'tomeska1'),
(445, 65, 2, '3', '2020-09-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(446, 65, 2, '4', '2020-09-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(447, 65, 2, '5', '2020-09-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'Vše je ochráněno, bude smlouva o využití výsledků', '', 'tomeska1'),
(448, 65, 2, '6', '2020-09-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'rozpočet je dostatečně velký', '', 'tomeska1'),
(449, 65, 2, '7', '2020-09-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, 'není problém, vše by se mělo zvládnout', '', 'tomeska1'),
(450, 65, 2, '8', '2020-09-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'tomeska1'),
(451, 65, 2, '9', '2020-09-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relecvantní', '', 'tomeska1'),
(452, 65, 2, '10', '2020-09-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(453, 65, 2, '11', '2020-09-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(454, 65, 2, '12', '2020-09-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(455, 65, 2, '13', '2020-09-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(456, 81, 1, '1', '2020-09-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(457, 81, 1, '2', '2020-09-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(458, 81, 1, '3', '2020-09-16', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(459, 81, 1, '4', '2020-09-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'způsobeno změnou vedení na Kladně, obměna celé městské rady', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(460, 81, 1, '5', '2020-09-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(461, 81, 1, '6', '2020-09-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(462, 81, 1, '7', '2020-09-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(463, 81, 1, '8', '2020-09-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není relevantní', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1');
INSERT INTO `projekt_rizika` (`id`, `id_projektu`, `verze`, `cislo`, `datum`, `nazev_rizika`, `popis_rizika`, `stav`, `vaha`, `pravdepodobnost`, `popis_opatreni`, `poznamka`, `upravil`) VALUES
(464, 81, 1, '9', '2020-09-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'není relevnatní, 100% financování', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(465, 81, 1, '10', '2020-09-16', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(466, 81, 1, '11', '2020-09-16', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(467, 81, 1, '12', '2020-09-16', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(468, 81, 1, '13', '2020-09-16', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(469, 58, 1, '1', '2020-09-17', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(470, 58, 1, '2', '2020-09-17', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(471, 58, 1, '3', '2020-09-17', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(472, 58, 1, '4', '2020-09-17', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(473, 58, 1, '5', '2020-09-17', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(474, 58, 1, '6', '2020-09-17', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(475, 58, 1, '7', '2020-09-17', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Budeme žádat o změnu typu výsledku - z konferenčního příspěvku na impaktovaný článek', '', 'steigpat'),
(476, 58, 1, '8', '2020-09-17', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(477, 58, 1, '9', '2020-09-17', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(478, 58, 1, '10', '2020-09-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(479, 58, 1, '11', '2020-09-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(480, 58, 1, '12', '2020-09-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(481, 58, 1, '13', '2020-09-17', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(482, 80, 2, '1', '2020-09-21', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'projekt nepokreje celé lidi, snižují se stavy, snaha o zachování klíčových kompetencí i při snižování stavů', '', 'tomeska1'),
(483, 80, 2, '2', '2020-09-21', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'v projektu jsme jako jediní integrátoři, snažíme se tlačit na koordinátora, ale zase nám to zvyšuje hodnotu v rámci konsorcia', '', 'tomeska1'),
(484, 80, 2, '3', '2020-09-21', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(485, 80, 2, '4', '2020-09-21', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(486, 80, 2, '5', '2020-09-21', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'dohoda je součástí consortium agreement', '', 'tomeska1'),
(487, 80, 2, '6', '2020-09-21', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není, nedočerpává se cestovné, vzniká buffer', '', 'tomeska1'),
(488, 80, 2, '7', '2020-09-21', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'posunutí výsledků v čase', '', 'tomeska1'),
(489, 80, 2, '8', '2020-09-21', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(490, 80, 2, '9', '2020-09-21', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(491, 80, 2, '10', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(492, 80, 2, '11', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(493, 80, 2, '12', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(494, 80, 2, '13', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(495, 74, 1, '1', '2020-09-21', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(496, 74, 1, '2', '2020-09-21', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(497, 74, 1, '3', '2020-09-21', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(498, 74, 1, '4', '2020-09-21', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(499, 74, 1, '5', '2020-09-21', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(500, 74, 1, '6', '2020-09-21', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(501, 74, 1, '7', '2020-09-21', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 4, 3, 'vzhledem k zdravotní situaci není možné cestovat a výsledek zahraniční stáž nemůže být v roce 2020 splněn. Bude přesunut na rok 2021. Ostatní výstupy byly upraveny, konference a vzdělávací akce byly pořádány online ', '', 'mrkvikat'),
(502, 74, 1, '8', '2020-09-21', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(503, 74, 1, '9', '2020-09-21', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(504, 74, 1, '10', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(505, 74, 1, '11', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(506, 74, 1, '12', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(507, 74, 1, '13', '2020-09-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(508, 19, 2, '1', '2020-09-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(509, 19, 2, '2', '2020-09-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(510, 19, 2, '3', '2020-09-22', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(511, 19, 2, '4', '2020-09-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'Konhefr - už není demonstrátorem, nechce využívat', '', 1, 1, 'demonstrace převedena pod NWT. Konhefr zůstává jako AG', '', 'tomeska1'),
(512, 19, 2, '5', '2020-09-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 2, 'potřeba určit jak s DV po konci projektu, schůzka s Lukášem F. ohledně možnosti zapojení spin off ČVUT - po  založení ČVUT Tech se projedná přesněji', '', 'tomeska1'),
(513, 19, 2, '6', '2020-09-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(514, 19, 2, '7', '2020-09-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(515, 19, 2, '8', '2020-09-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(516, 19, 2, '9', '2020-09-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(517, 19, 2, '10', '2020-09-22', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(518, 19, 2, '11', '2020-09-22', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(519, 19, 2, '12', '2020-09-22', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(520, 19, 2, '13', '2020-09-22', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(521, 76, 1, '1', '2020-09-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(522, 76, 1, '2', '2020-09-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(523, 76, 1, '3', '2020-09-22', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(524, 76, 1, '4', '2020-09-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(525, 76, 1, '5', '2020-09-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(526, 76, 1, '6', '2020-09-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(527, 76, 1, '7', '2020-09-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(528, 76, 1, '8', '2020-09-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(529, 76, 1, '9', '2020-09-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevatní', '', 'tomeska1'),
(530, 76, 1, '10', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(531, 76, 1, '11', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(532, 76, 1, '12', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(533, 76, 1, '13', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(534, 53, 2, '1', '2020-09-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'Stále se trochu nestíhá, ale je to lepší.', '', 'stoladan'),
(535, 53, 2, '2', '2020-09-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(536, 53, 2, '3', '2020-09-22', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(537, 53, 2, '4', '2020-09-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(538, 53, 2, '5', '2020-09-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(539, 53, 2, '6', '2020-09-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(540, 53, 2, '7', '2020-09-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(541, 53, 2, '8', '2020-09-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(542, 53, 2, '9', '2020-09-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(543, 53, 2, '10', '2020-09-22', 'Riziko nedočerpání zdrojů z důvodu COVID', '', '', 2, 1, 'Žádá se o změnu a prodloužení projektu, převedení části cestovného do osobních. ', '', 'stoladan'),
(544, 53, 2, '11', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(545, 53, 2, '12', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(546, 53, 2, '13', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(547, 21, 2, '1', '2020-09-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(548, 21, 2, '2', '2020-09-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(549, 21, 2, '3', '2020-09-22', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(550, 21, 2, '4', '2020-09-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(551, 21, 2, '5', '2020-09-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(552, 21, 2, '6', '2020-09-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 1, 'Děje se. Možná budeme muset Rýmařovu splatit nějaké náklady za extra věci na budově TiCo - zatím se o tom hovořilo jen ústně, nebyla vznesena žádost.', '', 'stoladan'),
(553, 21, 2, '7', '2020-09-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'Díky prodloužení riziko není takové. Snad se podaří dostat relevantní výsledky z měření. Musí se stihnout podat Fuzit. Na všem se pracuje.', '', 'stoladan'),
(554, 21, 2, '8', '2020-09-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(555, 21, 2, '9', '2020-09-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(556, 21, 2, '10', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(557, 21, 2, '11', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(558, 21, 2, '12', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(559, 21, 2, '13', '2020-09-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(560, 17, 2, '1', '2020-09-24', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'Ano, kvůli financím hrozí, že se budou muset poštět lidi. ', '', 'stoladan'),
(561, 17, 2, '2', '2020-09-24', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(562, 17, 2, '3', '2020-09-24', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(563, 17, 2, '4', '2020-09-24', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Víme, že nebudou chtít výsledek koupit.', '', 'stoladan'),
(564, 17, 2, '5', '2020-09-24', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(565, 17, 2, '6', '2020-09-24', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(566, 17, 2, '7', '2020-09-24', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 1, 'Nestíhá se, skluz v algoritmické části - pro projekt se odevzdá, pro dotažení produktu to bude chybět.', '', 'stoladan'),
(567, 17, 2, '8', '2020-09-24', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(568, 17, 2, '9', '2020-09-24', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 2, 2, 'Velké. Na 2020 dobrý, 2021 je ve hvězdách. Je snaha získat co nejvíc smluváků. ', '', 'stoladan'),
(569, 17, 2, '10', '2020-09-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(570, 17, 2, '11', '2020-09-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(571, 17, 2, '12', '2020-09-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(572, 17, 2, '13', '2020-09-24', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(573, 64, 1, '1', '2020-10-02', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, 'do konce 2020 v pořádku, pak záleží na prodloužení', '', 'tomeska1'),
(574, 64, 1, '2', '2020-10-02', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'funguje dobře, koordinuje VUT', '', 'tomeska1'),
(575, 64, 1, '3', '2020-10-02', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(576, 64, 1, '4', '2020-10-02', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(577, 64, 1, '5', '2020-10-02', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'vše ošetří užitné vzory, mělo by být v pořádku', '', 'tomeska1'),
(578, 64, 1, '6', '2020-10-02', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(579, 64, 1, '7', '2020-10-02', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'vše podání užitnýcz vvzorů, musí být do konce října, spíš dříve', '', 'tomeska1'),
(580, 64, 1, '8', '2020-10-02', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(581, 64, 1, '9', '2020-10-02', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(582, 64, 1, '10', '2020-10-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(583, 64, 1, '11', '2020-10-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(584, 64, 1, '12', '2020-10-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(585, 64, 1, '13', '2020-10-02', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(586, 33, 1, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(587, 33, 1, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(588, 33, 1, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(589, 33, 1, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(590, 33, 1, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(591, 33, 1, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(592, 33, 1, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(593, 33, 1, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(594, 33, 1, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(595, 33, 1, '10', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(596, 33, 1, '11', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(597, 33, 1, '12', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(598, 33, 1, '13', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(599, 33, 2, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(600, 33, 2, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(601, 33, 2, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(602, 33, 2, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(603, 33, 2, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(604, 33, 2, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(605, 33, 2, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(606, 33, 2, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(607, 33, 2, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(608, 33, 2, '10', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(609, 33, 2, '11', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(610, 33, 2, '12', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(611, 33, 2, '13', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(612, 12, 1, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(613, 12, 1, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(614, 12, 1, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(615, 12, 1, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(616, 12, 1, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(617, 12, 1, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(618, 12, 1, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(619, 12, 1, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(620, 12, 1, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(621, 12, 1, '10', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(622, 12, 1, '11', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(623, 12, 1, '12', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(624, 12, 1, '13', '2021-03-12', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(625, 76, 2, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'tým je stabilní', '', 'tomeska1'),
(626, 76, 2, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '- ne, máme Roberta W. :) ', '', 'tomeska1'),
(627, 76, 2, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 0, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(628, 76, 2, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 0, 'není, SIemens ma o projekt zájem', '', 'tomeska1'),
(629, 76, 2, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'vše se ošetří smlouvou o VV', '', 'tomeska1'),
(630, 76, 2, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, 'rozpočet je dostatečně velký, věcné náklady jsou v poměru nízké', '', 'tomeska1'),
(631, 76, 2, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(632, 76, 2, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'tomeska1'),
(633, 76, 2, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(634, 76, 2, '10', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(635, 76, 2, '11', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(636, 76, 2, '12', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(637, 76, 2, '13', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(638, 85, 2, '1', '2021-03-12', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(639, 85, 2, '2', '2021-03-12', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(640, 85, 2, '3', '2021-03-12', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(641, 85, 2, '4', '2021-03-12', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'častá komunikace, a kontaktování nadřízených', '', 'tomeska1'),
(642, 85, 2, '5', '2021-03-12', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(643, 85, 2, '6', '2021-03-12', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(644, 85, 2, '7', '2021-03-12', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(645, 85, 2, '8', '2021-03-12', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(646, 85, 2, '9', '2021-03-12', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(647, 85, 2, '10', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(648, 85, 2, '11', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(649, 85, 2, '12', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(650, 85, 2, '13', '2021-03-12', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(651, 122, 1, '1', '2021-03-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(652, 122, 1, '2', '2021-03-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(653, 122, 1, '3', '2021-03-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(654, 122, 1, '4', '2021-03-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(655, 122, 1, '5', '2021-03-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'problém dohodnout se s ostatními účastníky na podílu jednotlivých stran na výsledcích', '', 1, 3, 'nutno stanovit strategii řešení této záležitosti - schůzka s J.Dytrichem po obdržení připomínke ke smlouvě ze strany NÚDZ', '', 'reistkri'),
(656, 122, 1, '6', '2021-03-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(657, 122, 1, '7', '2021-03-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(658, 122, 1, '8', '2021-03-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(659, 122, 1, '9', '2021-03-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(660, 122, 1, '10', '2021-03-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(661, 122, 1, '11', '2021-03-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(662, 122, 1, '12', '2021-03-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(663, 122, 1, '13', '2021-03-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(664, 80, 3, '1', '2021-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'projekt nepokreje celé lidi, snižují se stavy, snaha o zachování klíčových kompetencí i při snižování stavů', '', 'tomeska1'),
(665, 80, 3, '2', '2021-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, 'dema se díky dodatku zlepší, Flachglass najde někoho na integraci', '', 'tomeska1'),
(666, 80, 3, '3', '2021-03-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(667, 80, 3, '4', '2021-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(668, 80, 3, '5', '2021-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(669, 80, 3, '6', '2021-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'v současné době je rozpočet dostačující', '', 'tomeska1'),
(670, 80, 3, '7', '2021-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, 'díky covid ve zpoždění, možnost prodloužení projektu, v time line je buffer na měření (6 měsíců)', '', 'tomeska1'),
(671, 80, 3, '8', '2021-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(672, 80, 3, '9', '2021-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(673, 80, 3, '10', '2021-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(674, 80, 3, '11', '2021-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(675, 80, 3, '12', '2021-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(676, 80, 3, '13', '2021-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(677, 142, 1, '1', '2021-03-19', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, 'jde o stabilizovaný tým, nyní nic nehrozí', '', 'tomeska1'),
(678, 142, 1, '2', '2021-03-19', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(679, 142, 1, '3', '2021-03-19', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(680, 142, 1, '4', '2021-03-19', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 3, 1, 'problém se čerpání od GT Progress - posíláme Lenku Pilátovou', '', 'tomeska1'),
(681, 142, 1, '5', '2021-03-19', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'ošetřeno v consortium agreement a pak bude smlouva o VV', '', 'tomeska1'),
(682, 142, 1, '6', '2021-03-19', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'rozpočet má dostatečné rezervy na splnění výsledků', '', 'tomeska1'),
(683, 142, 1, '7', '2021-03-19', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 0, '', '', 'tomeska1'),
(684, 142, 1, '8', '2021-03-19', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti DV na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(685, 142, 1, '9', '2021-03-19', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(686, 142, 1, '10', '2021-03-19', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(687, 142, 1, '11', '2021-03-19', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(688, 142, 1, '12', '2021-03-19', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(689, 142, 1, '13', '2021-03-19', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(690, 93, 1, '1', '2021-03-25', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(691, 93, 1, '2', '2021-03-25', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(692, 93, 1, '3', '2021-03-25', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(693, 93, 1, '4', '2021-03-25', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'partner nekorektní jednání (viz OPPIK CarBatt, ukončili bez předešlé konzultace s námi)', '', 'reistkri'),
(694, 93, 1, '5', '2021-03-25', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(695, 93, 1, '6', '2021-03-25', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(696, 93, 1, '7', '2021-03-25', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(697, 93, 1, '8', '2021-03-25', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(698, 93, 1, '9', '2021-03-25', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(699, 93, 1, '10', '2021-03-25', 'Riziko ve vykazování - chybné zdrojování lidí (nutno ohlídat dle požadavků Výzvy - gender, věk...)', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(700, 93, 1, '11', '2021-03-25', 'Nedočerpání prostředků', 'nutno zintenzivnit čerpání', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(701, 93, 1, '12', '2021-03-25', '', '', '', 0, 0, '', '', 'reistkri'),
(702, 93, 1, '13', '2021-03-25', '', '', '', 0, 0, '', '', 'reistkri'),
(703, 150, 1, '1', '2021-03-25', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(704, 150, 1, '2', '2021-03-25', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(705, 150, 1, '3', '2021-03-25', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(706, 150, 1, '4', '2021-03-25', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(707, 150, 1, '5', '2021-03-25', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(708, 150, 1, '6', '2021-03-25', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(709, 150, 1, '7', '2021-03-25', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(710, 150, 1, '8', '2021-03-25', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(711, 150, 1, '9', '2021-03-25', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(712, 150, 1, '10', '2021-03-25', 'Riziko ve vykazování GIZ', 'velmi složitá administrativa', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(713, 150, 1, '11', '2021-03-25', 'Riziko nedočerpání', 'covid, nemožno cestovat', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(714, 150, 1, '12', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(715, 150, 1, '13', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(716, 99, 1, '1', '2021-03-25', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(717, 99, 1, '2', '2021-03-25', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'špatná komunikace', '', 1, 0, 'nastavit pravidla komunikace - KR, MT', '', 'reistkri'),
(718, 99, 1, '3', '2021-03-25', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(719, 99, 1, '4', '2021-03-25', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(720, 99, 1, '5', '2021-03-25', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(721, 99, 1, '6', '2021-03-25', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(722, 99, 1, '7', '2021-03-25', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(723, 99, 1, '8', '2021-03-25', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(724, 99, 1, '9', '2021-03-25', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(725, 99, 1, '10', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(726, 99, 1, '11', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(727, 99, 1, '12', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(728, 99, 1, '13', '2021-03-25', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(729, 110, 1, '1', '2021-03-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 3, 0, 'nevyhodit Martina s Honzou :-)', '', 'stoladan'),
(730, 110, 1, '2', '2021-03-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(731, 110, 1, '3', '2021-03-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(732, 110, 1, '4', '2021-03-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(733, 110, 1, '5', '2021-03-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'nic se neochraňuje', '', 'stoladan'),
(734, 110, 1, '6', '2021-03-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 3, 0, 'počítalo se s rezervou', '', 'stoladan'),
(735, 110, 1, '7', '2021-03-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'zatím není skluz', '', 'stoladan'),
(736, 110, 1, '8', '2021-03-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(737, 110, 1, '9', '2021-03-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'nerelevantní', '', 'stoladan'),
(738, 110, 1, '10', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(739, 110, 1, '11', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(740, 110, 1, '12', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(741, 110, 1, '13', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(742, 2, 1, '1', '2021-03-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(743, 2, 1, '2', '2021-03-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(744, 2, 1, '3', '2021-03-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(745, 2, 1, '4', '2021-03-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(746, 2, 1, '5', '2021-03-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(747, 2, 1, '6', '2021-03-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(748, 2, 1, '7', '2021-03-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'destrukce vah - zařízení ', '', 3, 1, 'pořízení nového vybavení', '', 'mrkvikat'),
(749, 2, 1, '8', '2021-03-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(750, 2, 1, '9', '2021-03-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(751, 2, 1, '10', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(752, 2, 1, '11', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(753, 2, 1, '12', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(754, 2, 1, '13', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(755, 64, 2, '1', '2021-03-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(756, 64, 2, '2', '2021-03-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(757, 64, 2, '3', '2021-03-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(758, 64, 2, '4', '2021-03-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(759, 64, 2, '5', '2021-03-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(760, 64, 2, '6', '2021-03-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(761, 64, 2, '7', '2021-03-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 0, '', '', 'tomeska1'),
(762, 64, 2, '8', '2021-03-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(763, 64, 2, '9', '2021-03-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(764, 64, 2, '10', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(765, 64, 2, '11', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(766, 64, 2, '12', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(767, 64, 2, '13', '2021-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(768, 172, 1, '1', '2021-04-19', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(769, 172, 1, '2', '2021-04-19', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(770, 172, 1, '3', '2021-04-19', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(771, 172, 1, '4', '2021-04-19', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(772, 172, 1, '5', '2021-04-19', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(773, 172, 1, '6', '2021-04-19', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'ceny vstupů prudce rostou (např. železo o 30%)', '', 1, 2, 'změna materiálu (plast), nebo uspořit někde jinde - např. dřevo', '', 'steigpat'),
(774, 172, 1, '7', '2021-04-19', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(775, 172, 1, '8', '2021-04-19', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(776, 172, 1, '9', '2021-04-19', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(777, 172, 1, '10', '2021-04-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(778, 172, 1, '11', '2021-04-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(779, 172, 1, '12', '2021-04-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(780, 172, 1, '13', '2021-04-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(781, 223, 1, '1', '2021-06-10', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(782, 223, 1, '2', '2021-06-10', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(783, 223, 1, '3', '2021-06-10', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(784, 223, 1, '4', '2021-06-10', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(785, 223, 1, '5', '2021-06-10', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(786, 223, 1, '6', '2021-06-10', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(787, 223, 1, '7', '2021-06-10', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(788, 223, 1, '8', '2021-06-10', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(789, 223, 1, '9', '2021-06-10', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(790, 223, 1, '10', '2021-06-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(791, 223, 1, '11', '2021-06-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(792, 223, 1, '12', '2021-06-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(793, 223, 1, '13', '2021-06-10', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(794, 68, 2, '1', '2021-09-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(795, 68, 2, '2', '2021-09-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(796, 68, 2, '3', '2021-09-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(797, 68, 2, '4', '2021-09-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(798, 68, 2, '5', '2021-09-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(799, 68, 2, '6', '2021-09-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(800, 68, 2, '7', '2021-09-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(801, 68, 2, '8', '2021-09-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(802, 68, 2, '9', '2021-09-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(803, 68, 2, '10', '2021-09-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(804, 68, 2, '11', '2021-09-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(805, 68, 2, '12', '2021-09-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(806, 68, 2, '13', '2021-09-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(807, 178, 1, '1', '2021-09-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(808, 178, 1, '2', '2021-09-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(809, 178, 1, '3', '2021-09-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(810, 178, 1, '4', '2021-09-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(811, 178, 1, '5', '2021-09-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(812, 178, 1, '6', '2021-09-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(813, 178, 1, '7', '2021-09-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'vývoj bezdrátového senzoru, zatím nemáme řešení. Plnění výsledku až 8/2022, zintenzivnění schůzek s VO5 komunikace Pavel Mlejnek a  řešení problémů s dalšími kolegy v rámci VO5 J. Včelák , R. Wawerka ', '', 'mrkvikat'),
(814, 178, 1, '8', '2021-09-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(815, 178, 1, '9', '2021-09-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(816, 178, 1, '10', '2021-09-29', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(817, 178, 1, '11', '2021-09-29', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(818, 178, 1, '12', '2021-09-29', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(819, 178, 1, '13', '2021-09-29', '', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(820, 99, 2, '1', '2021-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(821, 99, 2, '2', '2021-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(822, 99, 2, '3', '2021-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(823, 99, 2, '4', '2021-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'na straně partnera (problémy s účetnictvím - oddělené na projekt) - nutno hlídat', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(824, 99, 2, '5', '2021-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(825, 99, 2, '6', '2021-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(826, 99, 2, '7', '2021-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(827, 99, 2, '8', '2021-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(828, 99, 2, '9', '2021-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(829, 99, 2, '10', '2021-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(830, 99, 2, '11', '2021-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(831, 99, 2, '12', '2021-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(832, 99, 2, '13', '2021-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(833, 181, 1, '1', '2021-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(834, 181, 1, '2', '2021-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(835, 181, 1, '3', '2021-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(836, 181, 1, '4', '2021-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'neprobíhají pravidelné schůzky k projektu', '', 2, 1, 'Naplánovat schůzky - KM', '', 'mrkvikat'),
(837, 181, 1, '5', '2021-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(838, 181, 1, '6', '2021-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(839, 181, 1, '7', '2021-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(840, 181, 1, '8', '2021-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(841, 181, 1, '9', '2021-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(842, 181, 1, '10', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(843, 181, 1, '11', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(844, 181, 1, '12', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(845, 181, 1, '13', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(846, 105, 1, '1', '2021-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'chce najmout někdo na management projektu ARV a PLURAL, stavebne technický bbckground', '', 'tomeska1'),
(847, 105, 1, '2', '2021-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'najme se manažer', '', 'tomeska1'),
(848, 105, 1, '3', '2021-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'tomeska1'),
(849, 105, 1, '4', '2021-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(850, 105, 1, '5', '2021-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(851, 105, 1, '6', '2021-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(852, 105, 1, '7', '2021-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(853, 105, 1, '8', '2021-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(854, 105, 1, '9', '2021-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(855, 105, 1, '10', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(856, 105, 1, '11', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(857, 105, 1, '12', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(858, 105, 1, '13', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(859, 143, 1, '1', '2021-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(860, 143, 1, '2', '2021-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(861, 143, 1, '3', '2021-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(862, 143, 1, '4', '2021-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(863, 143, 1, '5', '2021-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(864, 143, 1, '6', '2021-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(865, 143, 1, '7', '2021-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(866, 143, 1, '8', '2021-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(867, 143, 1, '9', '2021-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(868, 143, 1, '10', '2021-10-07', 'neschopnost čerpání finančních prostředků na straně hlavního žadatele', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(869, 143, 1, '11', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(870, 143, 1, '12', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(871, 143, 1, '13', '2021-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(872, 188, 1, '1', '2021-10-11', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 4, 2, 'Vedoucí týmů se sejdou nastaví úvazky jednotlivých VO , tak aby byl zajištěn kvalitní vědecký tým, potřebný pro řešení projektu', '', 'mrkvikat'),
(873, 188, 1, '2', '2021-10-11', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(874, 188, 1, '3', '2021-10-11', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(875, 188, 1, '4', '2021-10-11', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 2, 'nastavení pravidelných projektových schůzek vědeckých týmů obou partnerů projektu. Zodpovědnost V. Janovský', '', 'mrkvikat'),
(876, 188, 1, '5', '2021-10-11', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(877, 188, 1, '6', '2021-10-11', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(878, 188, 1, '7', '2021-10-11', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 4, 2, 'Pravidelné schůzky vědeckých týmů, určení zodpovědnosti zajednotlivé výstupy i výsledky projektu. Zodpovědnost V. Janovský', '', 'mrkvikat'),
(879, 188, 1, '8', '2021-10-11', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(880, 188, 1, '9', '2021-10-11', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(881, 188, 1, '10', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(882, 188, 1, '11', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(883, 188, 1, '12', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(884, 188, 1, '13', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(885, 220, 1, '1', '2021-10-11', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 3, 'J. Včelák dodá detalní pracovní plán HR zdrojů na proejkty skupiny elektronické systémy., tak aby bylo hlavnímu řešiteli V. Janovskému jasné, že má dostatek vědeckých kapacit na řešení projektu', '', 'mrkvikat'),
(886, 220, 1, '2', '2021-10-11', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(887, 220, 1, '3', '2021-10-11', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(888, 220, 1, '4', '2021-10-11', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 2, 'Pravidelné projektové schlůzky ', '', 'mrkvikat'),
(889, 220, 1, '5', '2021-10-11', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(890, 220, 1, '6', '2021-10-11', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 2, 'bude nahrazeno jinými komponenty ', '', 'mrkvikat');
INSERT INTO `projekt_rizika` (`id`, `id_projektu`, `verze`, `cislo`, `datum`, `nazev_rizika`, `popis_rizika`, `stav`, `vaha`, `pravdepodobnost`, `popis_opatreni`, `poznamka`, `upravil`) VALUES
(891, 220, 1, '7', '2021-10-11', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(892, 220, 1, '8', '2021-10-11', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(893, 220, 1, '9', '2021-10-11', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(894, 220, 1, '10', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(895, 220, 1, '11', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(896, 220, 1, '12', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(897, 220, 1, '13', '2021-10-11', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(898, 174, 1, '1', '2021-10-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(899, 174, 1, '2', '2021-10-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(900, 174, 1, '3', '2021-10-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(901, 174, 1, '4', '2021-10-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(902, 174, 1, '5', '2021-10-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(903, 174, 1, '6', '2021-10-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(904, 174, 1, '7', '2021-10-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(905, 174, 1, '8', '2021-10-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(906, 174, 1, '9', '2021-10-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(907, 174, 1, '10', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(908, 174, 1, '11', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(909, 174, 1, '12', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(910, 174, 1, '13', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(911, 173, 1, '1', '2021-10-15', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(912, 173, 1, '2', '2021-10-15', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(913, 173, 1, '3', '2021-10-15', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(914, 173, 1, '4', '2021-10-15', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(915, 173, 1, '5', '2021-10-15', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(916, 173, 1, '6', '2021-10-15', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(917, 173, 1, '7', '2021-10-15', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(918, 173, 1, '8', '2021-10-15', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(919, 173, 1, '9', '2021-10-15', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(920, 173, 1, '10', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(921, 173, 1, '11', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(922, 173, 1, '12', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(923, 173, 1, '13', '2021-10-15', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(924, 74, 2, '1', '2022-02-28', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(925, 74, 2, '2', '2022-02-28', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(926, 74, 2, '3', '2022-02-28', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(927, 74, 2, '4', '2022-02-28', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(928, 74, 2, '5', '2022-02-28', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(929, 74, 2, '6', '2022-02-28', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(930, 74, 2, '7', '2022-02-28', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(931, 74, 2, '8', '2022-02-28', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(932, 74, 2, '9', '2022-02-28', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(933, 74, 2, '10', '2022-02-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(934, 74, 2, '11', '2022-02-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(935, 74, 2, '12', '2022-02-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(936, 74, 2, '13', '2022-02-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(937, 161, 1, '1', '2022-03-08', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, '', '', 'steigpat'),
(938, 161, 1, '2', '2022-03-08', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(939, 161, 1, '3', '2022-03-08', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(940, 161, 1, '4', '2022-03-08', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(941, 161, 1, '5', '2022-03-08', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(942, 161, 1, '6', '2022-03-08', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(943, 161, 1, '7', '2022-03-08', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(944, 161, 1, '8', '2022-03-08', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(945, 161, 1, '9', '2022-03-08', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(946, 161, 1, '10', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(947, 161, 1, '11', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(948, 161, 1, '12', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(949, 161, 1, '13', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(950, 91, 1, '1', '2022-03-08', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(951, 91, 1, '2', '2022-03-08', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(952, 91, 1, '3', '2022-03-08', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(953, 91, 1, '4', '2022-03-08', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(954, 91, 1, '5', '2022-03-08', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(955, 91, 1, '6', '2022-03-08', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 1, '', '', 'steigpat'),
(956, 91, 1, '7', '2022-03-08', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(957, 91, 1, '8', '2022-03-08', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(958, 91, 1, '9', '2022-03-08', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(959, 91, 1, '10', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(960, 91, 1, '11', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(961, 91, 1, '12', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(962, 91, 1, '13', '2022-03-08', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(963, 65, 3, '1', '2022-03-09', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(964, 65, 3, '2', '2022-03-09', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(965, 65, 3, '3', '2022-03-09', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'NR', '', 'tomeska1'),
(966, 65, 3, '4', '2022-03-09', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'všichni spolupracují', '', 'tomeska1'),
(967, 65, 3, '5', '2022-03-09', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'vše se ošetří smlouvou o VV', '', 'tomeska1'),
(968, 65, 3, '6', '2022-03-09', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 2, 'dodastatek zdrojů v rozpočtu, neměl by být problém', '', 'tomeska1'),
(969, 65, 3, '7', '2022-03-09', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(970, 65, 3, '8', '2022-03-09', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(971, 65, 3, '9', '2022-03-09', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(972, 65, 3, '10', '2022-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(973, 65, 3, '11', '2022-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(974, 65, 3, '12', '2022-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(975, 65, 3, '13', '2022-03-09', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(976, 80, 4, '1', '2022-03-14', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, 'lidi jsou, jen se zdrojují z OP PIK - možná bude problém s čerpáním', '', 'tomeska1'),
(977, 80, 4, '2', '2022-03-14', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'za nás není, jen v dalším konsorciu', '', 'tomeska1'),
(978, 80, 4, '3', '2022-03-14', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(979, 80, 4, '4', '2022-03-14', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'není', '', 'tomeska1'),
(980, 80, 4, '5', '2022-03-14', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(981, 80, 4, '6', '2022-03-14', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 3, 'zatím je v projektu vysoká rezerva, měli bychom se vejít, záleží na konečné velikosti demonstračních objeků', '', 'tomeska1'),
(982, 80, 4, '7', '2022-03-14', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 1, 'je v diskuzi prodloužení projektu', '', 'tomeska1'),
(983, 80, 4, '8', '2022-03-14', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'tomeska1'),
(984, 80, 4, '9', '2022-03-14', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není relevantní', '', 'tomeska1'),
(985, 80, 4, '10', '2022-03-14', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(986, 80, 4, '11', '2022-03-14', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(987, 80, 4, '12', '2022-03-14', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(988, 80, 4, '13', '2022-03-14', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(989, 200, 1, '1', '2022-03-16', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'není', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(990, 200, 1, '2', '2022-03-16', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'není', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(991, 200, 1, '3', '2022-03-16', 'Etické riziko', 'není', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(992, 200, 1, '4', '2022-03-16', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'není', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(993, 200, 1, '5', '2022-03-16', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(994, 200, 1, '6', '2022-03-16', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'materiál podražil', '', 1, 1, 'rešerše, peněz máme dost', '', 'dytrijak'),
(995, 200, 1, '7', '2022-03-16', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'projektové výsledky OK, něco navíc možná by mohl teoreticky být snad ne trabl', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(996, 200, 1, '8', '2022-03-16', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(997, 200, 1, '9', '2022-03-16', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'není, máme kdyžtak předjednanou licenčku', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(998, 200, 1, '10', '2022-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(999, 200, 1, '11', '2022-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(1000, 200, 1, '12', '2022-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(1001, 200, 1, '13', '2022-03-16', '', '', '', 1, 0, '', '', 'dytrijak'),
(1002, 19, 3, '1', '2022-03-18', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 2, 'Igor K. na DPP, případně externí konzultační služba (lépe jako DPP)', '', 'tomeska1'),
(1003, 19, 3, '2', '2022-03-18', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'není', '', 'tomeska1'),
(1004, 19, 3, '3', '2022-03-18', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1005, 19, 3, '4', '2022-03-18', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1006, 19, 3, '5', '2022-03-18', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1007, 19, 3, '6', '2022-03-18', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1008, 19, 3, '7', '2022-03-18', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1009, 19, 3, '8', '2022-03-18', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1010, 19, 3, '9', '2022-03-18', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1011, 19, 3, '10', '2022-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1012, 19, 3, '11', '2022-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1013, 19, 3, '12', '2022-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1014, 19, 3, '13', '2022-03-18', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1015, 228, 1, '1', '2022-03-21', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'ne, máme nové posily', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1016, 228, 1, '2', '2022-03-21', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Ecokit má pod kontrolou', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1017, 228, 1, '3', '2022-03-21', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1018, 228, 1, '4', '2022-03-21', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1019, 228, 1, '5', '2022-03-21', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1020, 228, 1, '6', '2022-03-21', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'ano, někde až 3x vyšší;', '', 1, 2, 'mámme rezervu; na straně Ecokitu - vyšší riziko', '', 'reistkri'),
(1021, 228, 1, '7', '2022-03-21', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'pokud nebude kofin - týká se Ecokitu; partner - ambiciozní představa, ne nutně naplnitelná; též časový skluz', '', 1, 0, 'máme podchyceno smluvou; časový skluz - dá se např.urychlit měření (pův.plánováno na rok)', '', 'reistkri'),
(1022, 228, 1, '8', '2022-03-21', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1023, 228, 1, '9', '2022-03-21', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'spíše ze strany partnera (neschválení půjčky)', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1024, 228, 1, '10', '2022-03-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1025, 228, 1, '11', '2022-03-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1026, 228, 1, '12', '2022-03-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1027, 228, 1, '13', '2022-03-21', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1028, 277, 1, '1', '2022-03-22', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, '', '', 'steigpat'),
(1029, 277, 1, '2', '2022-03-22', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1030, 277, 1, '3', '2022-03-22', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1031, 277, 1, '4', '2022-03-22', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1032, 277, 1, '5', '2022-03-22', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1033, 277, 1, '6', '2022-03-22', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1034, 277, 1, '7', '2022-03-22', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 1, 'V případě pozdějšího termínu náběhu energetického zákona a prováděcích předpisů - žádost o posunutí termínu výstupů', '', 'steigpat'),
(1035, 277, 1, '8', '2022-03-22', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1036, 277, 1, '9', '2022-03-22', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1037, 277, 1, '10', '2022-03-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1038, 277, 1, '11', '2022-03-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1039, 277, 1, '12', '2022-03-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1040, 277, 1, '13', '2022-03-22', '', '', '', 1, 0, '', '', 'steigpat'),
(1041, 246, 1, '1', '2022-03-28', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'Nikola bude mít hodně práce', '', 'stoladan'),
(1042, 246, 1, '2', '2022-03-28', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 2, 'Hodně zapojených lidí, VO2, VO5 a FS, je třeba dobře koordinovat a rozdělovat úkoly. Za nás Michal K.', '', 'stoladan'),
(1043, 246, 1, '3', '2022-03-28', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1044, 246, 1, '4', '2022-03-28', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1045, 246, 1, '5', '2022-03-28', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1046, 246, 1, '6', '2022-03-28', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1047, 246, 1, '7', '2022-03-28', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Není úplně jasný uživatel výsledku. Musí se během projektu vytříbit, aby měl potřebný dopad.', '', 'stoladan'),
(1048, 246, 1, '8', '2022-03-28', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1049, 246, 1, '9', '2022-03-28', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1050, 246, 1, '10', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1051, 246, 1, '11', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1052, 246, 1, '12', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1053, 246, 1, '13', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1054, 142, 2, '1', '2022-03-28', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'pořád stejné přetížení, nemělo by ovlivnit projekt', '', 'tomeska1'),
(1055, 142, 2, '2', '2022-03-28', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1056, 142, 2, '3', '2022-03-28', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1057, 142, 2, '4', '2022-03-28', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 1, 'GT Progres, pouze vykazuje, ale i to je rizikové :) ', '', 'tomeska1'),
(1058, 142, 2, '5', '2022-03-28', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1059, 142, 2, '6', '2022-03-28', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 1, 'rozopčet plánován s dosud dostatečnou rezervou, nemělo by ovlivnit výsledky', '', 'tomeska1'),
(1060, 142, 2, '7', '2022-03-28', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 0, 'OK, pokud se zprovozní trať v Norsku letos', '', 'tomeska1'),
(1061, 142, 2, '8', '2022-03-28', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'určí se podle zdrojování lidí - jestli na UCEEB nebo na strojárně a kmenovosti', '', 'tomeska1'),
(1062, 142, 2, '9', '2022-03-28', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'jediné jsou kurzové ztráty - dělí se mezi FS a  UCEEB', '', 'tomeska1'),
(1063, 142, 2, '10', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1064, 142, 2, '11', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1065, 142, 2, '12', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1066, 142, 2, '13', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1067, 99, 3, '1', '2022-03-28', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1068, 99, 3, '2', '2022-03-28', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1069, 99, 3, '3', '2022-03-28', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1070, 99, 3, '4', '2022-03-28', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1071, 99, 3, '5', '2022-03-28', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1072, 99, 3, '6', '2022-03-28', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1073, 99, 3, '7', '2022-03-28', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1074, 99, 3, '8', '2022-03-28', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1075, 99, 3, '9', '2022-03-28', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1076, 99, 3, '10', '2022-03-28', 'riziko nedostupnosti materiálu', '', '', 2, 0, '', '', 'reistkri'),
(1077, 99, 3, '11', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1078, 99, 3, '12', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1079, 99, 3, '13', '2022-03-28', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1080, 75, 2, '1', '2022-03-29', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1081, 75, 2, '2', '2022-03-29', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1082, 75, 2, '3', '2022-03-29', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1083, 75, 2, '4', '2022-03-29', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1084, 75, 2, '5', '2022-03-29', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1085, 75, 2, '6', '2022-03-29', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1086, 75, 2, '7', '2022-03-29', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1087, 75, 2, '8', '2022-03-29', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1088, 75, 2, '9', '2022-03-29', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 1, 'je to stále boj, v tuto chvíli kofinanc na celý rok není, ale pracuje se na tom', '', 'stoladan'),
(1089, 75, 2, '10', '2022-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1090, 75, 2, '11', '2022-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1091, 75, 2, '12', '2022-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1092, 75, 2, '13', '2022-03-29', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1093, 2, 2, '1', '2022-05-26', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'projekt je ze strany UCEEB ČVUT personálně dostatečně zajištěn ', '', 3, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1094, 2, 2, '2', '2022-05-26', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'probíhají pravidelné schůzky projektového týmu a pravidelné revize projektu ', '', 2, 1, '', '', 'mrkvikat'),
(1095, 2, 2, '3', '2022-05-26', 'Etické riziko', '', '', 2, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1096, 2, 2, '4', '2022-05-26', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1097, 2, 2, '5', '2022-05-26', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1098, 2, 2, '6', '2022-05-26', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'většina materiálu byla nakoupena na začátku projektu', '', 1, 2, '', '', 'mrkvikat'),
(1099, 2, 2, '7', '2022-05-26', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'vzhledem k padnemické situaci v letech 2020 a 2021 nebylo možno provádět  plánované zkoušky dle harmonogramu.  Došlo k redukci a prioritizaci zkoušek na základě dohody s hlavním řešitelem ', '', 3, 4, '', '', 'mrkvikat'),
(1100, 2, 2, '8', '2022-05-26', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'není', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1101, 2, 2, '9', '2022-05-26', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 0, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1102, 2, 2, '10', '2022-05-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1103, 2, 2, '11', '2022-05-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1104, 2, 2, '12', '2022-05-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1105, 2, 2, '13', '2022-05-26', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1106, 272, 1, '1', '2022-06-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', 'Hlavní řešitel je pracuje na UCEEB jen na částečný úvazek, Michal Kuzmič je velmi vytížený na jiných projektech, B. Hejtmánková pracuje jen načástečný úvazek na UCEB. riziko nedostatečné koordinace. Opatření pravidelné měsíční schůzky se zápisy a zodpovědnostmi. ', '', 1, 3, 'pravidelné měsíční schůzky týmu s jasnou agendou a přidělení úkolů', '', 'mrkvikat'),
(1107, 272, 1, '2', '2022-06-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 2, 'pravidelné měsíční schůzky týmu s jasnou agendou a přidělení úkolů', '', 'mrkvikat'),
(1108, 272, 1, '3', '2022-06-03', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1109, 272, 1, '4', '2022-06-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1110, 272, 1, '5', '2022-06-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1111, 272, 1, '6', '2022-06-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1112, 272, 1, '7', '2022-06-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1113, 272, 1, '8', '2022-06-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1114, 272, 1, '9', '2022-06-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1115, 272, 1, '10', '2022-06-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1116, 272, 1, '11', '2022-06-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1117, 272, 1, '12', '2022-06-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1118, 272, 1, '13', '2022-06-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1119, 250, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 3, 'Tomáš Matuška nazdrojuje lidi na projekt, aby byl realizovatelný', '', 'mrkvikat'),
(1120, 250, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1121, 250, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1122, 250, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1123, 250, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1124, 250, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1125, 250, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 1, 'nutno domluvit a projednat očekávání partnera projektu - T.Matuška domluví po revizi 28.3.2022 schůzku s partnery , následnou organizaci pravidelných schůzek bude mít na starosti Nikola Pokorný', '', 'mrkvikat'),
(1126, 250, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1127, 250, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1128, 250, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1129, 250, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1130, 250, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1131, 250, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1132, 256, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'Robert Wawerka musí nazdrojovat lidi na projekt, aby bylo možno dosáhnout požadovaných výstupů.', '', 'mrkvikat'),
(1133, 256, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1134, 256, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1135, 256, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1136, 256, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1137, 256, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1138, 256, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1139, 256, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1140, 256, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1141, 256, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1142, 256, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1143, 256, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1144, 256, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1145, 258, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1146, 258, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1147, 258, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1148, 258, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1149, 258, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1150, 258, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1151, 258, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1152, 258, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1153, 258, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1154, 258, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1155, 258, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1156, 258, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1157, 258, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1158, 260, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 3, 'Mzdové prostředky se nečerpají dostatečně. R. Wawerka nastaví v rámci možností. Hlavní řešitel není na projektu prozatím zdrojován vůbec. Změny v řešitelském týmu nutno avizovat včas Káje Pospíšilové', '', 'mrkvikat'),
(1159, 260, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 1, 'pravidelné schůzky projektového týmu ', '', 'mrkvikat'),
(1160, 260, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1161, 260, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1162, 260, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1163, 260, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1164, 260, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1165, 260, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1166, 260, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1167, 260, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1168, 260, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1169, 260, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1170, 260, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1171, 220, 2, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'dle revize z 22.3.Čerpání prostředků: mzdové se nečerpají- stálá písnička RW- přesouvá se co to jde :-).Materiálové náklady se nečerpají dostatečně, JV a VJ se domluví, a začnou čerpat víc.  Plnění výsledků: plánuje se vytvoření prvního výstupu v květnu na základě podkladů a 3D tisku z firmy Sanssouci.  Využití výsledků (komercializace, PR, možné publikace, DV nad rámec)Nutno domluvit na příští projektové schůzce 18.4. 2022. Pracovní pozice nebyla stále obsazena, výběrové řízení běží.', '', 'mrkvikat'),
(1172, 220, 2, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1173, 220, 2, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1174, 220, 2, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1175, 220, 2, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1176, 220, 2, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1177, 220, 2, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1178, 220, 2, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1179, 220, 2, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1180, 220, 2, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1181, 220, 2, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1182, 220, 2, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1183, 220, 2, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1184, 215, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, 'Dle revize z 9.3.2022 osobní náklady se nečerpají dostatečně ani za VO5 ani za VO4. Bude se přesouvat do další etapy, aby byla garance zajištění dostatečných lidských zdrojů pro realizaci výstupů projektu', '', 'mrkvikat'),
(1185, 215, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 2, 'Pravidelné schůzky projektového týmu (zápisy) - neprobíhají, J. Včelák je v komunikaci s p. Vašíčkem ze Zlínských staveb osobně. Komunikace bude intenzivnější', '', 'mrkvikat'),
(1186, 215, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1187, 215, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1188, 215, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1189, 215, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 2, 'Materiálové náklady budou čerpány dle plánu, J. Včelák byl seznámen s tím, co bylo napsáno v návrhu projektu a zajistí nákup včas, aby nedocházelo k navyšování cen .', '', 'mrkvikat'),
(1190, 215, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 3, 1, 'Plnění výsledků: do konce etapy v srpnu 2022 vzniknou dva funkční vzorky dle harmonogramu projektu - garance J. Včelák  ', '', 'mrkvikat'),
(1191, 215, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1192, 215, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1193, 215, 1, '10', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1194, 215, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1195, 215, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1196, 215, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1197, 49, 1, '1', '2022-08-30', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 2, 'změny v řešitelském týmu nutno konzultovat vždy s FEL (kamila Gregorová), dodržování maximálního mzdového limitu přizdojování- garentuje Jakub Dytrich', '', 'mrkvikat'),
(1198, 49, 1, '2', '2022-08-30', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 3, 'Projekt je koordinován FEL- informace, které dostáváme neodpovídají standardům projektového řízení. Opatření být ve spojení s Kamilo Gregorovou, která je vstřícná a  má přehled', '', 'mrkvikat'),
(1199, 49, 1, '3', '2022-08-30', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1200, 49, 1, '4', '2022-08-30', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1201, 49, 1, '5', '2022-08-30', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1202, 49, 1, '6', '2022-08-30', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1203, 49, 1, '7', '2022-08-30', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1204, 49, 1, '8', '2022-08-30', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1205, 49, 1, '9', '2022-08-30', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1206, 49, 1, '10', '2022-08-30', 'Riziko neznatelnosti nákladů _MŠMT - poskytovatel je nepredikovatelnýá', '', '', 1, 3, 'Plánované náklady a změny v projektech, cesty a pod. si necháváme pravidelně schvalovat K. Gregorovou ', '', 'mrkvikat'),
(1207, 49, 1, '11', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1208, 49, 1, '12', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1209, 49, 1, '13', '2022-08-30', '', '', '', 1, 0, '', '', 'mrkvikat'),
(1210, 143, 2, '1', '2022-09-19', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1211, 143, 2, '2', '2022-09-19', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1212, 143, 2, '3', '2022-09-19', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1213, 143, 2, '4', '2022-09-19', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1214, 143, 2, '5', '2022-09-19', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1215, 143, 2, '6', '2022-09-19', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1216, 143, 2, '7', '2022-09-19', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1217, 143, 2, '8', '2022-09-19', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1218, 143, 2, '9', '2022-09-19', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1219, 143, 2, '10', '2022-09-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1220, 143, 2, '11', '2022-09-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1221, 143, 2, '12', '2022-09-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1222, 143, 2, '13', '2022-09-19', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1223, 259, 1, '1', '2022-10-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1224, 259, 1, '2', '2022-10-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1225, 259, 1, '3', '2022-10-03', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1226, 259, 1, '4', '2022-10-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1227, 259, 1, '5', '2022-10-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 0, 'nutno ohlídat; ', '', 'reistkri'),
(1228, 259, 1, '6', '2022-10-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1229, 259, 1, '7', '2022-10-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1230, 259, 1, '8', '2022-10-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1231, 259, 1, '9', '2022-10-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1232, 259, 1, '10', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1233, 259, 1, '11', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1234, 259, 1, '12', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1235, 259, 1, '13', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1236, 99, 4, '1', '2022-10-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1237, 99, 4, '2', '2022-10-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1238, 99, 4, '3', '2022-10-03', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1239, 99, 4, '4', '2022-10-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1240, 99, 4, '5', '2022-10-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1241, 99, 4, '6', '2022-10-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1242, 99, 4, '7', '2022-10-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1243, 99, 4, '8', '2022-10-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1244, 99, 4, '9', '2022-10-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1245, 99, 4, '10', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1246, 99, 4, '11', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1247, 99, 4, '12', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1248, 99, 4, '13', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1249, 236, 1, '1', '2022-10-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1250, 236, 1, '2', '2022-10-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1251, 236, 1, '3', '2022-10-03', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1252, 236, 1, '4', '2022-10-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1253, 236, 1, '5', '2022-10-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1254, 236, 1, '6', '2022-10-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 1, '', '', 'stoladan'),
(1255, 236, 1, '7', '2022-10-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Honzík zjistí, co je potřeba vyřešit s výsledky', '', 'stoladan'),
(1256, 236, 1, '8', '2022-10-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 2, 2, 'Kuba maká jako šroub', '', 'stoladan'),
(1257, 236, 1, '9', '2022-10-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1258, 236, 1, '10', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1259, 236, 1, '11', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1260, 236, 1, '12', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1261, 236, 1, '13', '2022-10-03', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1262, 81, 2, '1', '2022-10-03', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 1, '', '', 'tomeska1'),
(1263, 81, 2, '2', '2022-10-03', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 1, 'průběžná komunikace napříč WP', '', 'tomeska1'),
(1264, 81, 2, '3', '2022-10-03', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, 'NR', '', 'tomeska1'),
(1265, 81, 2, '4', '2022-10-03', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 3, 1, 'průběžně působit soft power na Kladno', '', 'tomeska1'),
(1266, 81, 2, '5', '2022-10-03', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'databáze PED - cost', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1267, 81, 2, '6', '2022-10-03', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1268, 81, 2, '7', '2022-10-03', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'vztahy a požadavky Kladna', '', 2, 1, 'průběžně si s Kladnem ujasňujeme, co se od nás čeká', '', 'tomeska1'),
(1269, 81, 2, '8', '2022-10-03', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1270, 81, 2, '9', '2022-10-03', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1271, 81, 2, '10', '2022-10-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1272, 81, 2, '11', '2022-10-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1273, 81, 2, '12', '2022-10-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1274, 81, 2, '13', '2022-10-03', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1275, 177, 1, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1276, 177, 1, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1277, 177, 1, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1278, 177, 1, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1279, 177, 1, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1280, 177, 1, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 0, 'nedostupnost lepidla; hledá se alternativa', '', 'reistkri'),
(1281, 177, 1, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'máme plán b (lepidlo)', '', 'reistkri'),
(1282, 177, 1, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1283, 177, 1, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1284, 177, 1, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1285, 177, 1, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1286, 177, 1, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1287, 177, 1, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1288, 181, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1289, 181, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1290, 181, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1291, 181, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1292, 181, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1293, 181, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1294, 181, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1295, 181, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1296, 181, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1297, 181, 2, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1298, 181, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1299, 181, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1300, 181, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1301, 199, 1, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1302, 199, 1, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1303, 199, 1, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1304, 199, 1, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1305, 199, 1, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1306, 199, 1, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1307, 199, 1, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1308, 199, 1, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri');
INSERT INTO `projekt_rizika` (`id`, `id_projektu`, `verze`, `cislo`, `datum`, `nazev_rizika`, `popis_rizika`, `stav`, `vaha`, `pravdepodobnost`, `popis_opatreni`, `poznamka`, `upravil`) VALUES
(1309, 199, 1, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1310, 199, 1, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1311, 199, 1, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1312, 199, 1, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1313, 199, 1, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1314, 237, 1, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'už máme Eriku, je to v pořádku', '', 'stoladan'),
(1315, 237, 1, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'koordinuje Vojta Zavřel na fakultě, snad cajk', '', 'stoladan'),
(1316, 237, 1, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1317, 237, 1, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1318, 237, 1, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1319, 237, 1, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1320, 237, 1, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1321, 237, 1, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 2, 2, 'konflikt s Pluralem, má to na starosti Vojta Zavřel, Tomáš si s Vojtou sedne a pohovoří', '', 'stoladan'),
(1322, 237, 1, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1323, 237, 1, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1324, 237, 1, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1325, 237, 1, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1326, 237, 1, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1327, 200, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'odchod na mateřskou, ale nijak neohrožuje', '', 'reistkri'),
(1328, 200, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1329, 200, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1330, 200, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1331, 200, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 2, 'vznikají nová zjištění z experimentů, přínos pro partnera; zahrnout do licenční smlouvy; ale těžko se definuje', '', 'reistkri'),
(1332, 200, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1333, 200, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1334, 200, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1335, 200, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1336, 200, 2, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1337, 200, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1338, 200, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1339, 200, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1340, 122, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1341, 122, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1342, 122, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1343, 122, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1344, 122, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1345, 122, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1346, 122, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'mírně skluz (metodika a ověření technologie); zkusit zažádat o prodloužení? jde to za NÚDZ', '', 'reistkri'),
(1347, 122, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1348, 122, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1349, 122, 2, '10', '2022-10-04', 'Implementace - uvádění na trh (medicínská technologie, nutná ověření, certifikace...)', 'až ve fázi implementace, ne během realizace samotného projektu', '', 2, 1, 'získat podporu uvádění na trh', '', 'reistkri'),
(1350, 122, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1351, 122, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1352, 122, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1353, 172, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1354, 172, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 2, 'EMET nestíhá, je třeba se ptát na termíny, abychom to stihli (Bořek jde dneska 4.10.) na schůzku', '', 'stoladan'),
(1355, 172, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1356, 172, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 2, 'nestíhá se, je třeba kontrolovat', '', 'stoladan'),
(1357, 172, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1358, 172, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'Už se děje a nemůžeme s tím nic dělat. Nás se to nijak zvlášť nedotklo a je vyřešeno.', '', 'stoladan'),
(1359, 172, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 2, 2, 'Bojuje se s časem, Emet nemá postaveno a my nemůžeme měřit. Čekáme, až bude hotovo. Měření protáhneme až do poslední chvíle (červenec) před vykazováním, aby výsledky byly aspoň trochu relevantní.', '', 'stoladan'),
(1360, 172, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1361, 172, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 2, 2, 'řeší se přes voucher s Emet, který se i fakticky odpracuje, dělení mezi VO2 a VO3 je asi 70 ku 30, obě VO s tím počítají', '', 'stoladan'),
(1362, 172, 2, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1363, 172, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1364, 172, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1365, 172, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1366, 62, 2, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'řeší se to, výsledky se splní', '', 'tomeska1'),
(1367, 62, 2, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1368, 62, 2, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1369, 62, 2, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1370, 62, 2, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1371, 62, 2, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1372, 62, 2, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1373, 62, 2, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1374, 62, 2, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1375, 62, 2, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1376, 62, 2, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1377, 62, 2, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1378, 62, 2, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1379, 80, 5, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1380, 80, 5, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1381, 80, 5, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1382, 80, 5, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1383, 80, 5, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1384, 80, 5, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1385, 80, 5, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1386, 80, 5, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1387, 80, 5, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1388, 80, 5, '10', '2022-10-04', 'Nedostatek materiálu na trhu, dlouhé dodací lhůty', '', '', 2, 1, 'objdenávat s předstihem a prodlužuje se projekt o půl roku', '', 'tomeska1'),
(1389, 80, 5, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1390, 80, 5, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1391, 80, 5, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1392, 121, 1, '1', '2022-10-04', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'na straně partnera, ne na naší straně; pomůžeme nadefinovat pozici, oni seženou člověka', '', 'reistkri'),
(1393, 121, 1, '2', '2022-10-04', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1394, 121, 1, '3', '2022-10-04', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1395, 121, 1, '4', '2022-10-04', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 2, 'ano, hlídat Šenfeldra a jestli správně čerpají a vykazují; včasná komunikace', '', 'reistkri'),
(1396, 121, 1, '5', '2022-10-04', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1397, 121, 1, '6', '2022-10-04', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1398, 121, 1, '7', '2022-10-04', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1399, 121, 1, '8', '2022-10-04', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1400, 121, 1, '9', '2022-10-04', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1401, 121, 1, '10', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1402, 121, 1, '11', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1403, 121, 1, '12', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1404, 121, 1, '13', '2022-10-04', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1405, 228, 2, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1406, 228, 2, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1407, 228, 2, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1408, 228, 2, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1409, 228, 2, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1410, 228, 2, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 1, 'dají se udělat úpravy, abychom se do rozpočtu vešly', '', 'reistkri'),
(1411, 228, 2, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1412, 228, 2, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1413, 228, 2, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 4, 3, 'hl.žadatel - problém s půjčkou na kofin; 1.rok ok,je to v režii Ecokitu ', '', 'reistkri'),
(1414, 228, 2, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1415, 228, 2, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1416, 228, 2, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1417, 228, 2, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'reistkri'),
(1418, 105, 2, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 1, 'lidí se věnuje dost, spíše problém s nedostatkem financí', '', 'tomeska1'),
(1419, 105, 2, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 2, 'práce je rozdělena mezi P. Mlejnka a D. Adamovského - za nás pokryto', '', 'tomeska1'),
(1420, 105, 2, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1421, 105, 2, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'RD Rýmařov řeší věci pomalu', '', 1, 2, 'tlačit více na partnera - kdyžtak eskalovat ', '', 'tomeska1'),
(1422, 105, 2, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'na základě projektu nic nevzniklo, naše původní je ochráněný', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1423, 105, 2, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'neohrožuje výsledky, ale komercializaci /navýšení prodejní', '', 1, 1, '', '', 'tomeska1'),
(1424, 105, 2, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'jediný problém může být instalace v Kašavě - instalace a řízení demonstrace', '', 1, 2, 'pravidelné schůzky, případně budeme řešit s koordinátore - prodloužení projektu. ', '', 'tomeska1'),
(1425, 105, 2, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1426, 105, 2, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1427, 105, 2, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1428, 105, 2, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1429, 105, 2, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1430, 105, 2, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1431, 76, 3, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'máme pořešeno, není aktuální. ', '', 'tomeska1'),
(1432, 76, 3, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1433, 76, 3, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1434, 76, 3, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Siemens je ok', '', 'tomeska1'),
(1435, 76, 3, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 2, 'musíme ošetřit dobře smlouvu o VV, popřípadě licenčku', '', 'tomeska1'),
(1436, 76, 3, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1437, 76, 3, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'co se deklaruje, to se odezvdá', '', 'tomeska1'),
(1438, 76, 3, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1439, 76, 3, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1440, 76, 3, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1441, 76, 3, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1442, 76, 3, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1443, 76, 3, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1444, 210, 1, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'momentálně stabilizováno', '', 'tomeska1'),
(1445, 210, 1, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'občas je těžké vědět, co která aktivita znamená, stavba', '', 1, 2, 'pravidelná komunikace a schůzky', '', 'tomeska1'),
(1446, 210, 1, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1447, 210, 1, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'momentálně není', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1448, 210, 1, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'momentálně ne, ošetřeno v CA', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1449, 210, 1, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'zmenšení velikosti DEMO, zapojení VEOLIA - snížení nákladů na FV', '', 'tomeska1'),
(1450, 210, 1, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'zmenšení demonstrací, splnění KPI', '', 2, 2, 'propojíme s ostatními projekty a zapojíme řešení, aby vyšly KPI, Veolie udělá střešní FV', '', 'tomeska1'),
(1451, 210, 1, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1452, 210, 1, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1453, 210, 1, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1454, 210, 1, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1455, 210, 1, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1456, 210, 1, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1457, 210, 2, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'momentálně stabilizováno', '', 'tomeska1'),
(1458, 210, 2, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'občas je těžké vědět, co která aktivita znamená, stavba', '', 1, 2, 'pravidelná komunikace a schůzky', '', 'tomeska1'),
(1459, 210, 2, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1460, 210, 2, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'momentálně není', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1461, 210, 2, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'momentálně ne, ošetřeno v CA', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1462, 210, 2, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 2, 2, 'zmenšení velikosti DEMO, zapojení VEOLIA - snížení nákladů na FV', '', 'tomeska1'),
(1463, 210, 2, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', 'zmenšení demonstrací, splnění KPI', '', 2, 2, 'propojíme s ostatními projekty a zapojíme řešení, aby vyšly KPI, Veolie udělá střešní FV', '', 'tomeska1'),
(1464, 210, 2, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1465, 210, 2, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1466, 210, 2, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1467, 210, 2, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1468, 210, 2, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1469, 210, 2, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1470, 260, 2, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'v tuto chvíli nejsou na obzoru žádné změny, nastaveno dobře', '', 'tomeska1'),
(1471, 260, 2, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'aktivity navazují', '', 'tomeska1'),
(1472, 260, 2, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1473, 260, 2, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'Energocetnrum - vše ok', '', 'tomeska1'),
(1474, 260, 2, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'tým si hlídá kód, nikdy ho nepředává', '', 'tomeska1'),
(1475, 260, 2, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1476, 260, 2, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'vše se splní', '', 'tomeska1'),
(1477, 260, 2, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1478, 260, 2, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'dá se dohromady v rámci VO', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1479, 260, 2, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1480, 260, 2, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1481, 260, 2, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1482, 260, 2, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1483, 185, 1, '1', '2022-10-05', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 2, 2, 'kolize s disertací jediného řešitele - do února to bude špatné, je dohoda, že se co jde dodělá do konce října a pak zase na jaře', '', 'tomeska1'),
(1484, 185, 1, '2', '2022-10-05', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'není', '', 1, 0, 'partner si to hlídá', '', 'tomeska1'),
(1485, 185, 1, '3', '2022-10-05', 'Etické riziko', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1486, 185, 1, '4', '2022-10-05', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1487, 185, 1, '5', '2022-10-05', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', 'není to tak replikovatelné', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1488, 185, 1, '6', '2022-10-05', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne na straně UCEEB', '', 'tomeska1'),
(1489, 185, 1, '7', '2022-10-05', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 2, 'Užitný vzor  musí se stihnout podat - Karolina bude urgovat Jirku pravidelně', '', 'tomeska1'),
(1490, 185, 1, '8', '2022-10-05', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1491, 185, 1, '9', '2022-10-05', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'zaplatí VO', '', 'tomeska1'),
(1492, 185, 1, '10', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1493, 185, 1, '11', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1494, 185, 1, '12', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1495, 185, 1, '13', '2022-10-05', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1496, 63, 2, '1', '2022-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1497, 63, 2, '2', '2022-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1498, 63, 2, '3', '2022-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1499, 63, 2, '4', '2022-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', 'stojí to na dodavateli kalkulačky, reálně může být drobný posun /leden', '', 1, 1, '', '', 'tomeska1'),
(1500, 63, 2, '5', '2022-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1501, 63, 2, '6', '2022-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1502, 63, 2, '7', '2022-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1503, 63, 2, '8', '2022-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1504, 63, 2, '9', '2022-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', 'NR', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1505, 63, 2, '10', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1506, 63, 2, '11', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1507, 63, 2, '12', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1508, 63, 2, '13', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'tomeska1'),
(1509, 220, 3, '1', '2022-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'už ok', '', 'stoladan'),
(1510, 220, 3, '2', '2022-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1511, 220, 3, '3', '2022-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1512, 220, 3, '4', '2022-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1513, 220, 3, '5', '2022-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'Je nadefinované ve vstupním knowhow, výsledek nejde úplně ochránit (patentovat)', '', 'stoladan'),
(1514, 220, 3, '6', '2022-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1515, 220, 3, '7', '2022-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1516, 220, 3, '8', '2022-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1517, 220, 3, '9', '2022-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1518, 220, 3, '10', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1519, 220, 3, '11', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1520, 220, 3, '12', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1521, 220, 3, '13', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1522, 256, 2, '1', '2022-10-07', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ok, je nový člověk', '', 'stoladan'),
(1523, 256, 2, '2', '2022-10-07', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1524, 256, 2, '3', '2022-10-07', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1525, 256, 2, '4', '2022-10-07', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1526, 256, 2, '5', '2022-10-07', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 2, 1, 'Je potřeba na konci dobře pohlídat smlouvu.', '', 'stoladan'),
(1527, 256, 2, '6', '2022-10-07', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1528, 256, 2, '7', '2022-10-07', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1529, 256, 2, '8', '2022-10-07', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1530, 256, 2, '9', '2022-10-07', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1531, 256, 2, '10', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1532, 256, 2, '11', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1533, 256, 2, '12', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1534, 256, 2, '13', '2022-10-07', '', '', '', 1, 0, '', '', 'stoladan'),
(1535, 253, 1, '1', '2022-10-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1536, 253, 1, '2', '2022-10-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1537, 253, 1, '3', '2022-10-13', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není relevatní', '', 'holecste'),
(1538, 253, 1, '4', '2022-10-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 1, 'možná malé riziko, TM STAV-p. Vašíček', '', 'holecste'),
(1539, 253, 1, '5', '2022-10-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1540, 253, 1, '6', '2022-10-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1541, 253, 1, '7', '2022-10-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1542, 253, 1, '8', '2022-10-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'holecste'),
(1543, 253, 1, '9', '2022-10-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1544, 253, 1, '10', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1545, 253, 1, '11', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1546, 253, 1, '12', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1547, 253, 1, '13', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1548, 178, 2, '1', '2022-10-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'ne za UCEEB, možná u partnera', '', 'holecste'),
(1549, 178, 2, '2', '2022-10-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', 'Intenzivně řeší J. Pošta', '', 3, 3, 'riziko, musí se předat od partnera UCEEB - Funkční vzorek', '', 'holecste'),
(1550, 178, 2, '3', '2022-10-13', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1551, 178, 2, '4', '2022-10-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1552, 178, 2, '5', '2022-10-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1553, 178, 2, '6', '2022-10-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1554, 178, 2, '7', '2022-10-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'holecste'),
(1555, 178, 2, '8', '2022-10-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'holecste'),
(1556, 178, 2, '9', '2022-10-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'holecste'),
(1557, 178, 2, '10', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1558, 178, 2, '11', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1559, 178, 2, '12', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1560, 178, 2, '13', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1561, 215, 2, '1', '2022-10-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1562, 215, 2, '2', '2022-10-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 3, 'riziko na straně partnera, předání informací UCEEBu pro vytvoření funkčního vzorku', '', 'holecste'),
(1563, 215, 2, '3', '2022-10-13', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1564, 215, 2, '4', '2022-10-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 2, 2, 'velké', '', 'holecste'),
(1565, 215, 2, '5', '2022-10-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'malé - problém s předáním duš. vlastnictví', '', 'holecste'),
(1566, 215, 2, '6', '2022-10-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'ne', '', 'holecste'),
(1567, 215, 2, '7', '2022-10-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1568, 215, 2, '8', '2022-10-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1569, 215, 2, '9', '2022-10-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1570, 215, 2, '10', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1571, 215, 2, '11', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1572, 215, 2, '12', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1573, 215, 2, '13', '2022-10-13', '', '', '', 1, 0, '', '', 'holecste'),
(1574, 258, 2, '1', '2022-10-13', 'Riziko nedostatku  lidských zdrojů pro provedení projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1575, 258, 2, '2', '2022-10-13', 'Riziko nedostatečné koordinace jednotlivých aktivit', '', '', 2, 2, 'problém v komunikaci s p. Vašíčkem, který zajišťuje aktivity na straně partnera', '', 'holecste'),
(1576, 258, 2, '3', '2022-10-13', 'Etické riziko', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1577, 258, 2, '4', '2022-10-13', 'Riziko nespolehlivého partnera', '', '', 1, 1, 'malé', '', 'holecste'),
(1578, 258, 2, '5', '2022-10-13', 'Riziko ztráty stávajícího či na základě projektu získaného duševního vlastnictví', '', '', 1, 0, 'malé, musí se nastavit smlouva o duš. vlastnictví', '', 'holecste'),
(1579, 258, 2, '6', '2022-10-13', 'Riziko navýšení cen vstupů (materiálu a služeb) a tím ohrožení výsledků projektu', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1580, 258, 2, '7', '2022-10-13', 'Riziko nedodržení předsevzatých výsledků', '', '', 1, 0, 'ano, malé', '', 'holecste'),
(1581, 258, 2, '8', '2022-10-13', 'Riziko vzniku konfliktu s jinými vědeckými týmy v oblasti IP na ČVUT  i mimo ni', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1582, 258, 2, '9', '2022-10-13', 'Riziko nemožnosti kofinancovat projekt', '', '', 1, 0, 'není', '', 'holecste'),
(1583, 258, 2, '10', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'holecste'),
(1584, 258, 2, '11', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'holecste'),
(1585, 258, 2, '12', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'holecste'),
(1586, 258, 2, '13', '2022-10-13', '', '', '', 0, 0, '', '', 'holecste');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `projekt_role`
--

CREATE TABLE `projekt_role` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_projektu` int(11) NOT NULL COMMENT 'CK na tab. projekt',
  `verze_roli` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `cislo` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'pořadové číslo role v projektu',
  `zkratka` varchar(63) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `nazev_role` varchar(253) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `pridelena_osoba` varchar(63) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'login zaměstnance',
  `vlozil_kdo` varchar(63) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

--
-- Vypisuji data pro tabulku `projekt_role`
--

INSERT INTO `projekt_role` (`id`, `id_projektu`, `verze_roli`, `cislo`, `zkratka`, `nazev_role`, `pridelena_osoba`, `vlozil_kdo`) VALUES
(7, 2, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kateřina Mrkvičková (oficiálně J. Komárková)', 'mrkvikat'),
(8, 2, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(9, 2, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(10, 2, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(11, 2, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(12, 2, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(13, 2, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(14, 2, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(15, 2, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Hejtmánek', 'mrkvikat'),
(16, 2, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(17, 2, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(18, 2, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Lupíšek', 'mrkvikat'),
(19, 2, 3, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(20, 2, 3, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(21, 2, 3, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Hejtmánek', 'mrkvikat'),
(22, 2, 3, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Dytrich', 'mrkvikat'),
(23, 2, 3, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(24, 2, 3, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Lupíšek', 'mrkvikat'),
(25, 18, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(26, 18, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '--', 'stoladan'),
(27, 18, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Zbyněk Zelený', 'stoladan'),
(28, 18, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina', 'stoladan'),
(29, 18, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(30, 18, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Jakub Maščuch', 'stoladan'),
(31, 19, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Karolina', 'tomeska1'),
(32, 19, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Michal', 'tomeska1'),
(33, 19, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'tomeska1'),
(34, 19, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'tomeska1'),
(35, 19, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'tomeska1'),
(36, 19, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'tomeska1'),
(37, 62, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(38, 62, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'vlasabar'),
(39, 62, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'vlasabar'),
(40, 62, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(41, 62, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(42, 62, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Tomáš Matuška', 'vlasabar'),
(43, 60, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(44, 60, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Nikola Pokorný', 'vlasabar'),
(45, 60, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Nikola Pokorný/ Vlacheslav Shemelin', 'vlasabar'),
(46, 60, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(47, 60, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(48, 60, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Tomáš Matuška', 'vlasabar'),
(49, 66, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(50, 66, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(51, 66, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Adamovský', 'mrkvikat'),
(52, 66, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(53, 66, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(54, 66, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(55, 66, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(56, 66, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Adamovský', 'mrkvikat'),
(57, 66, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Adamovský', 'mrkvikat'),
(58, 66, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(59, 66, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(60, 66, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Adamovský', 'mrkvikat'),
(61, 65, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(62, 65, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Robert Jára', 'vlasabar'),
(63, 65, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Robert Jára', 'vlasabar'),
(64, 65, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(65, 65, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(66, 65, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert Jára', 'vlasabar'),
(67, 12, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(68, 12, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(69, 12, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Včelák ', 'mrkvikat'),
(70, 12, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(71, 12, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(72, 12, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'WaWerka, Adamovský', 'mrkvikat'),
(73, 76, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(74, 76, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Robert Wawerka', 'vlasabar'),
(75, 76, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Azim Mazinani/Robert Wawerka', 'vlasabar'),
(76, 76, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(77, 76, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(78, 76, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert Wawerka', 'vlasabar'),
(79, 55, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(80, 55, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar'),
(81, 55, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Marie Nehasilová', 'vlasabar'),
(82, 55, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(83, 55, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(84, 55, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Antonín Lupíšek', 'vlasabar'),
(85, 64, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(86, 64, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Michal Sněhota', 'vlasabar'),
(87, 64, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Michal Sněhota', 'vlasabar'),
(88, 64, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(89, 64, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(90, 64, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Antonín Lupíšek', 'vlasabar'),
(91, 54, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(92, 54, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar'),
(93, 54, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Martina Sýkorová', 'vlasabar'),
(94, 54, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(95, 54, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(96, 54, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Antonín Lupíšek', 'vlasabar'),
(97, 63, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(98, 63, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Jan Růžička', 'vlasabar'),
(99, 63, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Jan Růžička', 'vlasabar'),
(100, 63, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(101, 63, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(102, 63, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Antonín Lupíšek', 'vlasabar'),
(103, 91, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(104, 91, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'vlasabar'),
(105, 91, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'vlasabar'),
(106, 91, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(107, 91, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(108, 91, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Evžen Amler', 'vlasabar'),
(109, 45, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(110, 45, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(111, 45, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Pavlů', 'mrkvikat'),
(112, 45, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(113, 45, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(114, 45, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Lupíšek', 'mrkvikat'),
(115, 61, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(116, 61, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(117, 61, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Vácha', 'mrkvikat'),
(118, 61, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(119, 61, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(120, 61, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'mrkvikat'),
(121, 57, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(122, 57, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(123, 57, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Čápová', 'mrkvikat'),
(124, 57, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(125, 57, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(126, 57, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(127, 57, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(128, 57, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(129, 57, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Čápová', 'mrkvikat'),
(130, 57, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(131, 57, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(132, 57, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'mrkvikat'),
(133, 58, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(134, 58, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(135, 58, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Nehasil', 'mrkvikat'),
(136, 58, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(137, 58, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(138, 58, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Adamovský', 'mrkvikat'),
(139, 74, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(140, 74, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Mrkvičková', 'mrkvikat'),
(141, 74, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Ferkl', 'mrkvikat'),
(142, 74, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(143, 74, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(144, 74, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(145, 96, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(146, 96, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Špale Jan', 'reistkri'),
(147, 96, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Novotný Václav', 'reistkri'),
(148, 96, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová Karolína', 'reistkri'),
(149, 96, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Ferkl L., Dytrych J., Matuška T.', 'reistkri'),
(150, 96, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Matuška Tomáš', 'reistkri'),
(151, 97, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(152, 97, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Michal T.', 'stoladan'),
(153, 97, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Zbyněk', 'stoladan'),
(154, 97, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina', 'stoladan'),
(155, 97, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(156, 97, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Kuba M.', 'stoladan'),
(157, 97, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'stoladan'),
(158, 97, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'stoladan'),
(159, 97, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'stoladan'),
(160, 97, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'stoladan'),
(161, 97, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(162, 97, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'stoladan'),
(163, 96, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(164, 96, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Špale Jan', 'reistkri'),
(165, 96, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Novotný Václav', 'reistkri'),
(166, 96, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová Karolína', 'reistkri'),
(167, 96, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Ferkl L., Dytrych J., Maščuch J.', 'reistkri'),
(168, 96, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Maščuch Jakub', 'reistkri'),
(169, 47, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Barbora Vlasatá', 'vlasabar'),
(170, 47, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Robert Wawerka', 'vlasabar'),
(171, 47, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Vladislav Martínek', 'vlasabar'),
(172, 47, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'vlasabar'),
(173, 47, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'BOARD', 'vlasabar'),
(174, 47, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert Wawerka', 'vlasabar'),
(175, 122, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(176, 122, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Maierová Lenka', 'reistkri'),
(177, 122, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Maierová Lenka', 'reistkri'),
(178, 122, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová Martina', 'reistkri'),
(179, 122, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'reistkri'),
(180, 122, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Adamovský Daniel', 'reistkri'),
(181, 100, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(182, 100, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(183, 100, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Matuška', 'mrkvikat'),
(184, 100, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(185, 100, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(186, 100, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(187, 100, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(188, 100, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(189, 100, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Matuška ', 'mrkvikat'),
(190, 100, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(191, 100, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(192, 100, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Matuška', 'mrkvikat'),
(193, 179, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(194, 179, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(195, 179, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Tywoniak', 'mrkvikat'),
(196, 179, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(197, 179, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(198, 179, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Lupíšek', 'mrkvikat'),
(199, 150, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(200, 150, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Špale Jan', 'reistkri'),
(201, 150, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Špale Jan', 'reistkri'),
(202, 150, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová Martina', 'reistkri'),
(203, 150, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'reistkri'),
(204, 150, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Maščuch Jakub', 'reistkri'),
(205, 87, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(206, 87, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Pavlů Tereza', 'reistkri'),
(207, 87, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Hájek Petr', 'reistkri'),
(208, 87, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová Martina', 'reistkri'),
(209, 87, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', 'reistkri'),
(210, 87, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri'),
(211, 121, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(212, 121, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Diviš Jakub', 'reistkri'),
(213, 121, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri'),
(214, 121, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová Martina', 'reistkri'),
(215, 121, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', 'reistkri'),
(216, 121, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri'),
(217, 93, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(218, 93, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Špale Jan', 'reistkri'),
(219, 93, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Novotný Václav', 'reistkri'),
(220, 93, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová Martina', 'reistkri'),
(221, 93, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Ferkl L., Dytrych J., Maščuch J.', 'reistkri'),
(222, 93, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Maščuch Jakub', 'reistkri'),
(223, 99, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(224, 99, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri'),
(225, 99, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Zelený Zbyněk', 'reistkri'),
(226, 99, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová Karolína', 'reistkri'),
(227, 99, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Ferkl L., Dytrich J., Matuška T.', 'reistkri'),
(228, 99, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Maščuch Jakub', 'reistkri'),
(229, 216, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(230, 216, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(231, 216, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Veselka Jakub', 'reistkri'),
(232, 216, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová Martina', 'reistkri'),
(233, 216, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Ferkl L., Dytrych J., Lupíšek A..', 'reistkri'),
(234, 216, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Lupíšek Antonín', 'reistkri'),
(235, 218, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(236, 218, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(237, 218, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Jára Robert', 'reistkri'),
(238, 218, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová Martina', 'reistkri'),
(239, 218, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Ferkl L., Dytrych J., Kuklík P.', 'reistkri'),
(240, 218, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Kuklík Petr', 'reistkri'),
(241, 217, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(242, 217, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(243, 217, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Janovský Vít', 'reistkri'),
(244, 217, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová Martina', 'reistkri'),
(245, 217, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Ferkl L., Dytrych J., Adamovský D.', 'reistkri'),
(246, 217, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Adamovský Daniel', 'reistkri'),
(247, 68, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(248, 68, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Jára ', 'mrkvikat'),
(249, 68, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Jára ', 'mrkvikat'),
(250, 68, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(251, 68, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(252, 68, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(253, 173, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(254, 173, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(255, 173, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Nehasil', 'mrkvikat'),
(256, 173, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(257, 173, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(258, 173, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Adamovský', 'mrkvikat'),
(259, 33, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(260, 33, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(261, 33, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Vácha', 'mrkvikat'),
(262, 33, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Lexová', 'mrkvikat'),
(263, 33, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(264, 33, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'mrkvikat'),
(265, 105, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Karolina', 'tomeska1'),
(266, 105, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Karolina', 'tomeska1'),
(267, 105, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Včelák', 'tomeska1'),
(268, 105, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina L.', 'tomeska1'),
(269, 105, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'tomeska1'),
(270, 105, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert Wawerka', 'tomeska1'),
(271, 142, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Karolina', 'tomeska1'),
(272, 142, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Karolina', 'tomeska1'),
(273, 142, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Vašek N.', 'tomeska1'),
(274, 142, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina L.', 'tomeska1'),
(275, 142, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'tomeska1'),
(276, 142, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Kuba M.', 'tomeska1'),
(277, 75, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(278, 75, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'stoladan'),
(279, 75, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Petr Wolf', 'stoladan'),
(280, 75, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'stoladan'),
(281, 75, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(282, 75, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert', 'stoladan'),
(283, 110, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(284, 110, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'stoladan'),
(285, 110, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Jan Pošta/Martin Hataj', 'stoladan'),
(286, 110, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina', 'stoladan'),
(287, 110, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(288, 110, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert', 'stoladan'),
(289, 110, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(290, 110, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'stoladan'),
(291, 110, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Jan Pošta/Martin Hataj', 'stoladan'),
(292, 110, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina', 'stoladan'),
(293, 110, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(294, 110, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert', 'stoladan'),
(295, 188, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(296, 188, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'stoladan'),
(297, 188, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Vítek', 'stoladan'),
(298, 188, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina', 'stoladan'),
(299, 188, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(300, 188, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'stoladan'),
(301, 172, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kateřina Mrkvičková', 'steigpat'),
(302, 172, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'steigpat'),
(303, 172, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Bořivoj Šourek', 'steigpat'),
(304, 172, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Karolína Pospíšilová', 'steigpat'),
(305, 172, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'steigpat'),
(306, 172, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Tomáš Matuška, Daniel Adamovský', 'steigpat'),
(307, 223, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Karolina', 'tomeska1'),
(308, 223, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'tomeska1'),
(309, 223, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Eva', 'tomeska1'),
(310, 223, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina', 'tomeska1'),
(311, 223, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'tomeska1'),
(312, 223, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Adam', 'tomeska1'),
(313, 231, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kristina Reist', 'reistkri'),
(314, 231, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Robert Wawerka', 'reistkri'),
(315, 231, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Robert Wawerka', 'reistkri'),
(316, 231, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'reistkri'),
(317, 231, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Lukáš Ferkl, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', 'reistkri'),
(318, 231, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert Wawerka', 'reistkri'),
(319, 174, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková', 'mrkvikat'),
(320, 174, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(321, 174, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Tywoniak', 'mrkvikat'),
(322, 174, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(323, 174, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(324, 174, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Volf', 'mrkvikat'),
(325, 178, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(326, 178, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(327, 178, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Pošta', 'mrkvikat'),
(328, 178, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(329, 178, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(330, 178, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(331, 178, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(332, 178, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(333, 178, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Pošta', 'mrkvikat'),
(334, 178, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(335, 178, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(336, 178, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Kuklík', 'mrkvikat'),
(337, 171, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(338, 171, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(339, 171, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Zmrhla', 'mrkvikat'),
(340, 171, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(341, 171, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(342, 171, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Matuška', 'mrkvikat'),
(343, 173, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(344, 173, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(345, 173, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Dobiášová', 'mrkvikat'),
(346, 173, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(347, 173, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(348, 173, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Adamovský', 'mrkvikat'),
(349, 181, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(350, 181, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(351, 181, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Matuška', 'mrkvikat'),
(352, 181, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(353, 181, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(354, 181, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(355, 173, 3, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(356, 173, 3, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(357, 173, 3, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Dobiášová', 'mrkvikat'),
(358, 173, 3, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(359, 173, 3, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(360, 173, 3, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Adamovský', 'mrkvikat'),
(361, 183, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(362, 183, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(363, 183, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Včelák/Pošta', 'mrkvikat'),
(364, 183, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(365, 183, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(366, 183, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Pošta/Wawerka', 'mrkvikat'),
(367, 183, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(368, 183, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(369, 183, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Zmrhal', 'mrkvikat'),
(370, 183, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(371, 183, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(372, 183, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Matuška', 'mrkvikat'),
(373, 220, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(374, 220, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(375, 220, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Janovský', 'mrkvikat'),
(376, 220, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(377, 220, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(378, 220, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Adamovský', 'mrkvikat'),
(379, 199, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kristina Reist', 'reistkri'),
(380, 199, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'reistkri'),
(381, 199, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Tomáš Matuška', 'reistkri'),
(382, 199, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri'),
(383, 199, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', 'reistkri'),
(384, 199, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Tomáš Matuška', 'reistkri'),
(385, 176, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kristina Reist', 'reistkri'),
(386, 176, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Tereza Pavlů', 'reistkri'),
(387, 176, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Tereza Pavlů', 'reistkri'),
(388, 176, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri'),
(389, 176, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Martin Volf', 'reistkri'),
(390, 176, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Martin Volf', 'reistkri'),
(391, 200, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kristina Reist', 'reistkri'),
(392, 200, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Daniel Adamovský', 'reistkri'),
(393, 200, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Daniel Adamovský', 'reistkri'),
(394, 200, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri'),
(395, 200, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Daniel Adamovský', 'reistkri'),
(396, 200, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Daniel Adamovský', 'reistkri'),
(397, 62, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'tomeska1'),
(398, 62, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'tomeska1'),
(399, 62, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Daniel Adamovský; Tomáš Matuška', 'tomeska1'),
(400, 62, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'tomeska1'),
(401, 62, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'tomeska1'),
(402, 62, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'tomeska1'),
(403, 178, 3, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(404, 178, 3, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(405, 178, 3, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(406, 178, 3, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(407, 178, 3, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(408, 178, 3, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(409, 143, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kristina Reist', 'reistkri'),
(410, 143, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri'),
(411, 143, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Pavel Mlejnek', 'reistkri'),
(412, 143, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Lexová', 'reistkri'),
(413, 143, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Robert Wawerka', 'reistkri'),
(414, 143, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert Wawerka', 'reistkri'),
(415, 177, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kristina Reist', 'reistkri'),
(416, 177, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Tomáš Matuška', 'reistkri'),
(417, 177, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Viacheslav Shemelin', 'reistkri'),
(418, 177, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri'),
(419, 177, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', 'reistkri'),
(420, 177, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Tomáš Matuška', 'reistkri'),
(421, 199, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kristina Reist', 'reistkri'),
(422, 199, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Tomáš Matuška', 'reistkri'),
(423, 199, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Bořivoj Šourek', 'reistkri'),
(424, 199, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri'),
(425, 199, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Tomáš Matuška', 'reistkri'),
(426, 199, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Tomáš Matuška', 'reistkri'),
(427, 220, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(428, 220, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(429, 220, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(430, 220, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(431, 220, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(432, 220, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(433, 220, 3, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(434, 220, 3, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(435, 220, 3, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(436, 220, 3, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(437, 220, 3, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(438, 220, 3, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(439, 220, 4, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(440, 220, 4, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(441, 220, 4, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(442, 220, 4, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(443, 220, 4, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(444, 220, 4, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(445, 220, 5, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(446, 220, 5, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(447, 220, 5, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(448, 220, 5, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(449, 220, 5, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(450, 220, 5, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(451, 188, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Pospíšilová', 'mrkvikat'),
(452, 188, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(453, 188, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(454, 188, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(455, 188, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(456, 188, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(457, 188, 3, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(458, 188, 3, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(459, 188, 3, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(460, 188, 3, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(461, 188, 3, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(462, 188, 3, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(463, 188, 4, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(464, 188, 4, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(465, 188, 4, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(466, 188, 4, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(467, 188, 4, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(468, 188, 4, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(469, 248, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Štěpánka Holečková', 'holecste'),
(470, 248, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'holecste'),
(471, 248, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'holecste'),
(472, 248, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'holecste'),
(473, 248, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'holecste'),
(474, 248, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'holecste'),
(475, 260, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat'),
(476, 260, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(477, 260, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Dostál', 'mrkvikat'),
(478, 260, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová/Dytrich', 'mrkvikat'),
(479, 260, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(480, 260, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'mrkvikat'),
(481, 258, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat'),
(482, 258, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(483, 258, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Včelák', 'mrkvikat'),
(484, 258, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Pospíšilová/Dytrich', 'mrkvikat'),
(485, 258, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(486, 258, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'mrkvikat'),
(487, 256, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat'),
(488, 256, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(489, 256, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Janovský', 'mrkvikat'),
(490, 256, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Dytrich', 'mrkvikat'),
(491, 256, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(492, 256, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'mrkvikat'),
(493, 185, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat'),
(494, 185, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(495, 185, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Dostál', 'mrkvikat'),
(496, 185, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Dytrich', 'mrkvikat'),
(497, 185, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(498, 185, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'mrkvikat'),
(499, 171, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(500, 171, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(501, 171, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(502, 171, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(503, 171, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(504, 171, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(505, 226, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Martina Lexová', 'steigpat'),
(506, 226, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'steigpat'),
(507, 226, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Tomáš Vlach', 'steigpat'),
(508, 226, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Špičková', 'steigpat'),
(509, 226, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'steigpat'),
(510, 226, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Martin Volf', 'steigpat'),
(511, 91, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'steigpat'),
(512, 91, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'steigpat'),
(513, 91, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'steigpat'),
(514, 91, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'steigpat'),
(515, 91, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'steigpat'),
(516, 91, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'steigpat'),
(517, 91, 3, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'steigpat'),
(518, 91, 3, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'steigpat'),
(519, 91, 3, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'steigpat'),
(520, 91, 3, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'steigpat'),
(521, 91, 3, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'steigpat'),
(522, 91, 3, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'steigpat'),
(523, 215, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Pospíšilová/Mrkvičková', 'mrkvikat'),
(524, 215, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(525, 215, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Včelák', 'mrkvikat'),
(526, 215, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Dytrich', 'mrkvikat'),
(527, 215, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(528, 215, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'mrkvikat'),
(529, 228, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kristina Reist', 'reistkri'),
(530, 228, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Martin Hataj', 'reistkri'),
(531, 228, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Martin Hataj', 'reistkri'),
(532, 228, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Špičková', 'reistkri'),
(533, 228, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, doc.Kuklík', 'reistkri'),
(534, 228, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'doc.Kuklík', 'reistkri'),
(535, 277, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Martina Lexová', 'steigpat'),
(536, 277, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'steigpat'),
(537, 277, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Tomáš Vácha, Wojciech Belch', 'steigpat'),
(538, 277, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'steigpat'),
(539, 277, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'steigpat'),
(540, 277, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert Wawerka', 'steigpat'),
(541, 85, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Stepanka', 'tomeska1'),
(542, 85, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Karolina', 'tomeska1'),
(543, 85, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Jakub', 'tomeska1'),
(544, 85, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina', 'tomeska1'),
(545, 85, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'tomeska1'),
(546, 85, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'tomeska1'),
(547, 246, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(548, 246, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Michal Kuzmič', 'stoladan'),
(549, 246, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Nicola Pokorný/Wojtek', 'stoladan'),
(550, 246, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Špičková', 'stoladan'),
(551, 246, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(552, 246, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'stoladan'),
(553, 237, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(554, 237, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'stoladan'),
(555, 237, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Tomáš Matuška', 'stoladan'),
(556, 237, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Špičková', 'stoladan'),
(557, 237, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(558, 237, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'stoladan'),
(559, 235, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(560, 235, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'stoladan'),
(561, 235, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'zatím Maščuch', 'stoladan'),
(562, 235, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina', 'stoladan'),
(563, 235, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(564, 235, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'stoladan'),
(565, 236, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Danka', 'stoladan'),
(566, 236, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'stoladan'),
(567, 236, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Vašek Vodička', 'stoladan'),
(568, 236, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina', 'stoladan'),
(569, 236, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'stoladan'),
(570, 236, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'stoladan'),
(571, 248, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Jan Vanžura', 'holecste'),
(572, 248, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Jan Vanžura', 'holecste'),
(573, 248, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'prof. Evžen Amler', 'holecste'),
(574, 248, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Špičková', 'holecste'),
(575, 248, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'holecste'),
(576, 248, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'holecste'),
(577, 259, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Kristina Reist', 'reistkri'),
(578, 259, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Jan Špale', 'reistkri'),
(579, 259, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Zbyněk Zelený', 'reistkri'),
(580, 259, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Karolína Pospíšilová', 'reistkri'),
(581, 259, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Robert Jára, Jakub Dytrich, Jakub Maščuch', 'reistkri'),
(582, 259, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Tomáš Matuška/Jakub Maščuch', 'reistkri'),
(583, 2, 4, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková', 'mrkvikat'),
(584, 2, 4, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(585, 2, 4, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Hejtmánek', 'mrkvikat'),
(586, 2, 4, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Dytrich', 'mrkvikat'),
(587, 2, 4, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(588, 2, 4, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Volf', 'mrkvikat'),
(589, 2, 5, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(590, 2, 5, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(591, 2, 5, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(592, 2, 5, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(593, 2, 5, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(594, 2, 5, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(595, 2, 6, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(596, 2, 6, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(597, 2, 6, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(598, 2, 6, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(599, 2, 6, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(600, 2, 6, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(601, 74, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(602, 74, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(603, 74, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(604, 74, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(605, 74, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(606, 74, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(607, 74, 3, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(608, 74, 3, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(609, 74, 3, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(610, 74, 3, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(611, 74, 3, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(612, 74, 3, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(613, 272, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková ', 'mrkvikat'),
(614, 272, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(615, 272, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Vácha', 'mrkvikat'),
(616, 272, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Dytrich', 'mrkvikat'),
(617, 272, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(618, 272, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka', 'mrkvikat'),
(619, 230, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Štěpánka Holečková', 'holecste'),
(620, 230, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Nikolaos Skandalos', 'holecste'),
(621, 230, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Nikolaos Skandalos', 'holecste'),
(622, 230, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Špičková', 'holecste'),
(623, 230, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'holecste'),
(624, 230, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Robert Wawerka', 'holecste'),
(625, 253, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Štěpánka Holečková', 'holecste'),
(626, 253, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Pošta Jan', 'holecste'),
(627, 253, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Pošta Jan', 'holecste'),
(628, 253, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Špičková', 'holecste'),
(629, 253, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'holecste'),
(630, 253, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Petr Kuklík', 'holecste'),
(631, 173, 4, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'mrkvikat'),
(632, 173, 4, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(633, 173, 4, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'mrkvikat'),
(634, 173, 4, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'mrkvikat'),
(635, 173, 4, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(636, 173, 4, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'mrkvikat'),
(637, 250, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Mrkvičková', 'mrkvikat'),
(638, 250, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'mrkvikat'),
(639, 250, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Matuška', 'mrkvikat'),
(640, 250, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Dytrich', 'mrkvikat'),
(641, 250, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'mrkvikat'),
(642, 250, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Matuška', 'mrkvikat'),
(643, 138, 1, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', 'Reist Kristina', 'reistkri'),
(644, 138, 1, 0, 'PM', 'Projektový manažer', 'Čápová Kristýna', 'reistkri'),
(645, 138, 1, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', 'Včelák Jan', 'reistkri'),
(646, 138, 1, 0, 'FO', 'Finanční manažer', 'Martina Špičková', 'reistkri'),
(647, 138, 1, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', 'Jára R., Dytrich J., Wawerka R.', 'reistkri'),
(648, 138, 1, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', 'Wawerka R.', 'reistkri'),
(649, 143, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'reistkri'),
(650, 143, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'reistkri'),
(651, 143, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'reistkri'),
(652, 143, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'reistkri'),
(653, 143, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'reistkri'),
(654, 143, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'reistkri'),
(655, 181, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'reistkri'),
(656, 181, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'reistkri'),
(657, 181, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'reistkri'),
(658, 181, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'reistkri'),
(659, 181, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'reistkri'),
(660, 181, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'reistkri'),
(661, 226, 2, 0, 'PA', 'Projektový administrátor', '', 'reistkri'),
(662, 226, 2, 0, 'PM', 'Projektový manažer', '', 'reistkri'),
(663, 226, 2, 0, 'OŘ', 'Odborný řešitel', '', 'reistkri'),
(664, 226, 2, 0, 'FO', 'Finanční manažer', '', 'reistkri'),
(665, 226, 2, 0, 'BOARD', 'Ředitel UCEEB, Tajemník UCEEB, vedoucí RP (BOARD)', '', 'reistkri'),
(666, 226, 2, 0, 'VRP', 'Vedoucí RP', '', 'reistkri');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `projekt_role_odpovednosti`
--

